Kocaeli tramvay projesinde asıl iş Temmuz’da
İzmit şehir merkezi trafiğine çözüm olacağı umuduyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tramvay projesinde, çalışmalar bayram sonrası hızlanacak.
Gidiş-geliş toplamda 14.4 kilometre rayın döşeneceği 7.2 kilometrelik güzergahta, şimdiye kadar 3.4 kilometrelik bölümün tamamlandığı açıklandı.
Kocaeli Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Altay, çalışmaları yakından denetlerken, bitimine bugün itibariyle 221 günün kaldığı projenin programa uygun gittiğini, 2017 Şubat ayında Akçaray’ın faaliyete geçeceğini söyledi. Raylar döşenmeden başlayan altyapı çalışmalarının 3/2’si bitti. Bundan sonra ray döşeme çalışması daha hızlı ilerleyecek. Altay, “İleride sıkıntı yaşanmaması için ince eleyip sık dokuyoruz. Sıkıntı yaşanıyor, kabul. Vatandaştan anlayış bekliyoruz” dedi.
11 TEMMUZ’DA ADLİYE ÖNÜ
Tramvay çalışmasında ray döşemesi tamamlanan yerlerde ‘Kataner’ direkleri dikmek için 3 metre derinliğinde çukurlar kazılacak; temmuz ayının son haftasında tramvay hattı üzerinde 250 adet ‘Kataner’ direği dikilecek, sonra üzerine enerji telleri çekilecek. Hat üzerinde 30 sinyalize kavşak yapılacak. Bayram ertesi 11 Temmuz’dan itibaren Adliye önü ve Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde altyapı çalışması başlayacak.
VATANDAŞIN ANLAYIŞINI BEKLİYORUZ
Tramvay yolunda raylar döşenmeden başlayan çalışmalarda altyapının da 3/2’sinin tamamlandığını, altyapıda teknik zorunluluklar nedeniyle doğalgaz, su elektrik, gibi hatların da yapıldığını söyleyen yetkililer, “İlerde bir sıkıntı yaşanmaması için altyapı ve rayların döşenmesinde her detayı düşünüyor, ince eleyip sık dokuyoruz. Çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımız gerek ulaşım gerekse yolların bozulması ve toz-çamur sıkıntıyı yaşıyor. Çalışma yapılan bölgelerde toz kalkması engellemek için sulama yapılıyor. Çalışma nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dediler.
ADLİYE-ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ 11 TEMMUZ’DA
Tramvay çalışmasında ray döşemesi tamamlanan yerlerde ‘Kataner’ direkleri dikmek için 3 metre derinliğinde çukurlar kazılacak; Temmuz ayının son haftasında tramvay hattı üzerinde 250 adet ‘Kataner’ direği dikilecek.
Bu çalışma da bitirildikten sonra enerji verecek taşıyıcı teller takılacak, hat üzerinde 30 sinyalize kavşak yapılacak. Ray döşemesi tamamlanan, asfalt atılan Yahya Kaptan’ın Sarımimoza ve Necip Fazıl Caddeleri trafiğe açıldı. Bayram ertesi 11 Temmuz’dan itibaren Adliye önü ve Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde altyapı çalışması başlayacak.
Raylar döşenirken bir yandan da araçların kullanacağı yollar asfaltlanıyor, kaldırımlar ve kavşak düzenlemeleri yapılmaya başlandı. Tramvay yolu tamamlanıp hizmet girmesi ile birlikte Necip Fazıl Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Ankara Caddesi trafiğe kapanacak. Diğer yerlerde araçlar rayların üzerinde geçebilecek.
TRAMVAY VAGONU EKİM-KASIM’DA
Bursa’da Durmazlar Firması tarafından yapılan Akçaray adı verilecek 12 adet tramvay aracı, Ekim veya Kasım ayında İzmit’e gelecek. Bu arada, İzmit’in tramvayının Almanya’da açılacak fuarda da sergileneceği belirtildi.
Etiketler: Kocaeli tramvay projesinde asıl iş Temmuz’da, kocaeli, tramvay, deniz haber, deniz haber ajansı, ulastirma, ulasimonline