İleri Üretim Planlama
Download "İleri Üretim Planlama"
1 İleri Üretim Planlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] [X] Standard [X] Yeni Uygulama İleri Üretim Planlama modülü, tezgah yükleme/çizelgeleme işlemini, sistemdeki verilerin optimizasyon motoruna gönderilmesi, optimizasyon motoru tarafından en iyi çizelgenin belirlenmesi, sonuçların sisteme geri döndürülmesi ve görsel olarak izlenmesi/düzenlenmesi adımlarının uygulanması sonucu gerçekleştirir. İleri Üretim Planlama modülü iki ana parçadan oluşur. 1- Temelset içerisindeki bölümler 2- Optimizasyon motoru (NEO) 1. Temelset İleri Üretim Planlama İşleyişi Çizelgeleme işlemi, üretilecek mamul ve yarı mamullerin, üretim aşamalarında gerçekleşecek operasyonlarının, fabrikada mevcut iş istasyonlarının ve makinelerin kapasitelerine göre en optimum şekilde nasıl dağıtılabileceğinin bulunabilmesi için yapılır. Dolayısıyla çizelgeleme işlemi; üretilecek ürünlerin neler olduğunu, Malzeme Gereksinim Planlama bölümünden kaydedilen üretim planından; ürünlerin hangi operasyonları içerdiğini, bu operasyonların sırasını, süresini ve hangi iş istasyonunda yapıldığı gibi bilgileri ürün ağaçları/rota kayıtlarından; fabrikadaki mevcut iş istasyonlarının ve makinelerin neler olduğu ve kapasiteleri ile çalışma zamanlarını, yine MRP modülünde mevcut kayıt sisteminden; ve varsa mevcut stokların durumlarını, planlama yapılacak olan tarihe kadar teslim edilecek malzeme miktarlarını, planlanmış üretilecek iş emirlerini, ilgili modüllerinden almaktadır. Çizelgeleme işlemi ve bu dökümanın anlaşılabilmesi için, sipariş, stok, üretim ve mrp modüllerinin ilgili kavramlarının etraflıca bilinmesi gerekmektedir. Çizelgeleme işlemi sırasında modüllerden derlenecek verinin detaylı açıklaması için bknz: İşlem Penceresi / Gönderilen Paket İçeriği. İleri Üretim Planlama işlemleri, temelset içerisinde, MRP modülünde bir tek ekran üzerinden yapılmaktadır. Ancak stok, cari, fatura, üretim gibi birçok modülde kayıtlı başka verilerden etkilenmektedir. İleri Üretim Planlama ekranında kullanıcı, çizelgeleme için paketler hazırlayıp her birini ayrı ayrı çalıştırabilmektedir. Paket kullanımı amaçlarından biri, paketleri planlama dönemleri bazında hazırlamak ve saklamak olabilir. Örneğin, ikişer haftalık dönem aralığında planlama yapılıyorsa, her iki hafta için yeni bir paket hazırlanıp, önceki haftaların planlanmış paketleri arşiv olarak saklanabilir. Paketler, Temelset modüllerinde tanımlı verilerin, optimizasyon motorunun (NEO) anlayacağı formata getirilmiş şeklidir. Çizelgeleme işlemi, öncelikle hangi mamulun hangi tarihte üretilmesi gerektiği bilgisini gerektirmektedir. Paket hazırlama işlemi bu veriyi, MRP modülünün Malzeme Gereksinim Planlama bölümü için girilmiş olan üretim planı kayıtlarından (bknz: MRP / Malzeme Gereksinim Planlama, Üretim Planı Dengeleme, Gereksinim Planlama Oluşturma), belirlenen tarih aralığı için oluşturacaktır. Üretim planı dışında, mevcut birçok bilgi derlenerek pakete eklenmektedir. Paketin kapsadığı verilerin detayı için bknz: İleri Üretim Planlama /
2 Gönderilen Paket İçeriği. Paketin NEO'ya gönderilmesi sonrasında, motor kendi kendine ard alanda çalışacak ve çizelgeleme sonuçlarını oluşturacaktır. Bu süre içinde temelset tarafında başka işlemler yapılabilir, ekranda beklemeye gerek yoktur. Hatta program ve bilgisayar dahi kapatılabilir. Temelset tarafında hazırlanan paket, NEO'nun işlemesi için talep kuyruğuna atılmaktadır. NEO, gelen paketleri sırasıyla kuyruktan alıp ard alanda optimizasyon işlemi yapacak ve her bir talep paketi için oluşan sonuç paketini sonuç kuyruğuna yığacaktır. İşlemin tamamlandığına ve sonuçların oluştuğuna dair temelset tarafına herhangi bir uyarı gelmemektedir. Kullanıcı istediği zaman sonuç oluşup oluşmadığına dair kontrol yapabilmektedir. Kontrol işlemi sonuçların oluşup oluşmadığını bildirir. Sonuç paketi oluşmuş ise, temelset tarafında, kullanıcı sonuç kuyruğundan paketi alabilir ve sonuçları görsel olarak izleyebilir. Kuyruk kullanımı için bknz : NEO/ Neo Test/Admin Console / Mesaj Kuyrukları; NEO Middleware Kurulum Kılavuzu. Özet olarak işlem sırası aşağıdaki gibidir. İşlem Sırası; 1- Yeni paket hazırlama ve gönderim (Temelset) 2- Tezgah yükleme/çizelgeleme işlemi (Optimizasyon motoru, NEO) 3- Sonuç paketi kontrol ve sonuçların alınması (Temelset) 4- Sonuçların irdelenmesi (Temelset) 2. İleri Üretim Planlama Parametreleri İleri Üretim Planlama; MRP modülü/parametreler seçeneğinde, MRP II sekmesinde İleri Üretim Planlama parametresi işaretli olduğu durumda modül kullanılabilecektir. Bu parametre işaretlendiğinde, parametrelerde İleri Üretim Planlama sekmesi oluşacaktır. 2.1 İleri Üretim Planlama Sekmesi
3 Dosya Bilgileri; Mesaj Kuyruk Adresi; İleri Üretim Planlama işleminde, temelset ile server'a yüklenen optimizasyon motoru (NEO), etkileşimli olarak çalışmaktadır. Temelset tarafından, planlama için talep paketleri gönderilmekte, bu paketler, NEO tarafından işlenmekte ve temelsete sonuç paketleri gönderilmektedir. Talep ve sonuç paketleri kuyruklara yığılmakta ve programlar, bu kuyruklardan paketleri almak kaydıyla işlem yapmaktadır. Kuyrukların oluştuğu yer, NEO'nun yüklendiği server'dır. Bu sahada, server olan makinenin IP adresi belirtilmelidir. NEO kurulum ve kuyruk işlemleri için bknz : NEO/ Neo Test/Admin Console / Mesaj Kuyrukları; NEO Middleware Kurulum Kılavuzu. Giden/Gelen Dosya Yolu; Temelset ile NEO arasında giden/gelen paketlerin yazılacağı dizindir. Bu dizin, NEO kurulumu sırasında belirlenir ve çalışacak kullanıcılara, bu dizin için gerekli haklar tanımlanır. bknz : NEO Middleware Kurulum Kılavuzu Süre Bilgileri; Bu bölümde tanımlanan parametreler, İleri Üretim Planlama bölümünde hazırlanan paketler için varsayılan değerleri oluşturacaktır. Paket hazırlama sırasında, her paket için farklı parametre değerleri verilebilecektir. Bknz:İleri Üretim Planlama / Paket Hazırlama. Maksimum Çalışma Süresi; NEO için belirlenecek en uzun çalışma süresidir. NEO, bu sürede en iyi çizelgeyi bulacak, eğer zaman kalırsa sonuçları iyileştirmeye devam edecek ve süre sonunda duracaktır. Oluşmuş en optimize sonucu temelsete döndürecektir. Eğer bu süre sonunda herhangi bir sonuç oluşmamışsa, motorun nasıl davranması gerektiği, bir sonraki seçenekte belirlenecektir. Tamamlanma Tipi; Maksimum Çalışma Süresi parametresinde belirtilen sürede NEO tarafından herhangi bir sonuç oluşturulamamış ise, motorun ne yapması istendiğidir. Continue seçeneği ile, motorun, ilk sonuç oluşuncaya kadar çalışmaya devam etmesi sağlanabilir. Stop on Time seçeneği ile, motorun sonuçsuz durdurulur. Detaylı Çizelge Süresi; Çizelgelemenin başlangıç tarih ve zamanından itibaren hangi zaman aralığı için yapılacağının gün cinsinden değeridir. Amaç Fonksiyonu; NEO, farklı amaçlara yönelik olarak en iyi çizelgeyi hesaplamaktadır. İlk sürüm için desteklenen tek amaç fonksiyon, Maksimum sipariş karşılanmasıdır. Müşteri Bazında Planlama; Optimizasyonda işlerin müşteri (sipariş) bazında ayrıştırılması ya da farklı müşteriler için de olsa aynı işlerin kümülatif olarak çizelgelenmesi için kullanılacak seçenektir. İşaretli olması durumunda işler müşteri (sipariş) detayında çizelgelenecektir. Planlı Siparişleri Kullan; Kullanılmamaktadır. Güncel Durum Bilgisi Kullan; Çizelgeleme sırasında, çizelgeleme talep anındaki iş istasyonları ve makinelerdeki mevcut işlerin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenmelidir. Bu durumda, mevcut işler dikkate alınarak, bitimi sonrasında çizelgedeki işlerin yüklenmesine başlanacaktır. İşaretlenmediği durumda ise fabrikanın boş durumda olduğu düşünülerek yüklemeye başlanacaktır. İlk versiyonda desteklenmemektedir. Satıcı Siparişleri Kontrol Et; Çizelgeleme sırasında, satıcıdan teslimi bekleyen hammadde siparişlerinin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenmelidir. Bu durumda, satıcıdan teslimi beklenen hammaddeler için yeni talep oluşturulmayacaktır. İşaretlenmediği durumda ise, satıcıdan teslimi beklenen malzemeler dikkate alınmaksızın, oluşan her ihtiyaç için talep açılacaktır. İş Emirleri Kontrol Et; Çizelgeleme sırasında, üretilmesi bekleyen mamul/yarı mamul iş emirlerinin dikkate alınması isteniyorsa işaretlenmelidir. Bu durumda, üretimi beklenen mamul/yarı mamuller için yeni iş oluşturulmayacak ancak iş emri olarak bekleyen işler çizelgelenecektir. İşaretlenmediği durumda ise, üretimi beklenen mamul/yarı mamuller dikkate alınmaksızın, oluşan her ihtiyaç için yeni iş açılarak çizelgelenecektir. 3. İleri Üretim Planlama
4 Temelset tarafında tüm işlemlerin yönetildiği ekrandır. Bknz: İleri Üretim Planlama İşleyiş. Bu ekranda, optimizasyon motoruna (NEO) gönderilmek üzere veri paketleri hazırlanabilir, çizelgeleme sonuçları oluşup oluşmadığı kontrol edilebilir, sonuçlar alınarak izlenebilir/düzenlenebilir. 3.1 Paketler Penceresi Ekranın sol tarafında, tanımlanmış paketlerin yer aldığı pencere bulunmaktadır Paket Kısıtları Pencerenin üst kısmında bulunan sahadan, izlenecek paketler için kısıt verilebilir. Sahanın sağ yanındaki aşağı ok butonu yardımıyla açılacak listeden, Günlük (çalışılan güne ait paketler), Haftalık (içinde bulunulan haftaya ait paketler), Aylık (içinde bulunulan aya ait paketler), Yıllık (içinde bulunulan yıla ait paketler) ve Hepsi (tüm tanımlı paketler) seçeneklerinden biri belirlenebilir Paket Başlığı ve Detayları Paketler, paket başlıkları halinde ve ağaç yapısında listelenecektir. Herbir paket başlığının sol yanında bulunan butonu ile paketin detay bilgisi açılabilir. butonu ile paket başlığı olarak kapatılabilir. Paketl başlığının solunda yer alan ikonların anlamları şöyledir; : Paket hazırlanmış. Bknz: İşlem Penceresi / Paket Hazırlama. : Paket hazırlanmış ve NEO'ya gönderilmiş. Bknz: İşlem Penceresi / Paket Hazırlama, Mesaj Oluştur. : Paket Sonuçları alınmış. Bknz: İşlem Penceresi / Paket Sonuçlarını Alma. Paket ile ilgili ağaç dalı açıldığında, ulaşılabilecek bilgiler şöyledir.
5 Paket Bilgileri Paket başlığı seçili iken, işlem penceresinde, hazırlanmış ve saklanmış olan bu paketin durumu, zamanlaması, gelen/giden dosyalar ile ilgili bilgileri yer alır. Bknz: İşlem Penceresi / Paket Bilgileri, Paket Hazırlama Paket Parametreleri Açılan detay bölümlerden parametreler seçildiğinde, paket hazırlandığı sırada verilen parametre değerleri, sağ taraftaki işlem penceresinde izlenebilecektir. Bknz: İşlem Penceresi / Paket Hazırlama, İleri Üretim Planlama Parametreleri. NEO'ya gönderilerek çalıştırılmış bir paketin parametreleri üzerinde düzeltme yapılamaz İptal/Durum Sorgulama Paket hazırlanıp gönderildikten sonrasında (Bknz: İşlem Penceresi / Paket Hazırlama), NEO'nun çizelgeleme işleminin durumunu sorgulayan seçenektir. Sorgulama sonucu sonuç paketi hazır olduğunda, sonuç bilgileri alınarak incelenebilir (Bknz: İşlem Penceresi / Kuyruk Bilgileri Güncelle) Planlama Sonucu Bu dal, paket hazırlanma sonrasında çalıştırılmış ve sonuç bilgileri alınmış ise görünecektir. Solundaki butonu ile planlama sonuçları detayları açılabilir. Bknz: İşlem Penceresi / Planlama Sonucu Çizelge Paket çalıştırılması sonucunda oluşan çizelge, sağdaki işlem penceresinde izlenebilir/düzenlenebilir. Bknz: İşlem Penceresi / Çizelge Malzeme Gereksinimi Bknz: İşlem Penceresi / Malzeme Gereksinimi Stok Bakiyesi Bknz: İşlem Penceresi / Stok Bakiyesi Performans Bknz: İşlem Penceresi / Performans Log Bknz: İşlem Penceresi / Log. 3.2 İşlem Penceresi
6 İleri Üretim Planlama ile ilgili tüm işlemlerin yapılabileceği penceredir. Sol taraftaki paketler penceresinde seçilen bölüm için, pencere üst kısmında bulunan araç çubuğu seçenekleri ile çok çeşitli işlemler yapılabilmektedir Paket Hazırlama Araç çubuğunda Paket Hazırla butonu tıklandığında, yeni bir paket hazırlama durumuna geçilir. Soldaki paketler penceresinde üzerinde bulunulan seçenekten bağımsız olarak çalışan bir işlemdir. Yeni paket hazırlanabilmesi için işlem penceresinde, paket için açıklama bilgisi ve parametrelerin tanımlanabileceği seçenekler açılır Paket Parametreleri Genel Bilgiler; Açıklama; Hazırlanacak paketin açıklaması, aynı zamanda paket başlığıdır. Süre Bilgileri; Maksimum Çalışma Süresi, Tamamlanma Tipi, Detaylı Çizelge Süresi; Bu bilgiler, İleri Üretim Planlama parametrelerinden varsayılan değerler olarak getirilir. İstenirse tanımlanacak paket için, bu pencerede değiştirilebilir. Detaylı açıklamaları için bknz: İleri Üretim Planlama Parametreleri. Planlama Başlangıç Tarihi; Çizelgeleme işlemi için gerekli olan hangi mamulun hangi tarihte üretilmesi gerektiği bilgisi, MRP modülünün Malzeme Gereksinim Planlama bölümü için girilmiş olan üretim planı kayıtlarından alınmaktadır (bknz: MRP/Malzeme Gereksinim Planlama, Üretim Planı Dengeleme, Gereksinim Planlama Oluşturma). Tarihleri, bu seçenekte belirlenen başlangıç tarihinden itibaren, Detaylı Çizelge Süresi seçeneğinde belirlenen süre sonuna kadar olan kayıtlar, üretim planından alınacak kayıtlardır. Detay Bilgileri; Müşteri Bazında Planlama, Güncel Durum Bilgisi Kullan, Satıcı Siparişleri Kontrol Et, İş Emirleri Kontrol Et; Bu bilgiler, İleri Üretim Planlama parametrelerinden varsayılan değerler olarak getirilir. İstenirse tanımlanacak paket için, bu pencerede değiştirilebilir. Detaylı açıklamaları için bknz: İleri Üretim Planlama
7 Parametreleri. MRP Plan Yedek Numarası; Malzeme gereksinim planları olarak hazırlanmış ancak yedeklenmiş olan planın kullanılması için verilebilen yedeklenmiş planın kodudur. Bknz: MRP / İşlemler / Üretim Planı Sakla/Yükle Paket Hazırla ve Paket Hazırla & Gönder Butonları Paketin hazırlanmasına ve paketin hazırlanarak kuyruğa gönderilmesine yarayan butonlardır. Paket Hazırla; butonu ile, paket, XML olarak hazırlanır ancak kuyruğa gönderilmez. Kuyruğa gönderme öncesinde XML paketin incelenebilmesini ve tespit edilebilen hataların giderilerek, kuyruğa gönderme öncesinde tekrar tekrar hazırlanabilmesini sağlar. Ancak bu kullanım ileri kullanıcılar için geçerli olup, oluşan XML paketinin detayına girilmeyecektir. Paket Hazırlama işlemi sonucunda, hazırlanan paketin başlığı, Paketler Penceresinde, şekildeki ikon ile görünecektir. Bu ikon, paketin hazırlanmış ve saklanmış olduğu anlamına gelir. Bknz: Paketler Penceresi. Paket Hazırla & Gönder; butonu ile, paket hazırlanıp işlenmek üzere kuyruğa gönderilecektir. Paketlerin işleyişi için bknz: İleri Üretim Planlama İşleyiş. Paket içeriği için bknz: Gönderilen Paket İçeriği. Kuyrukların işleyişi için bknz : NEO/ Neo Test/Admin Console / Mesaj Kuyrukları; NEO Middleware Kurulum Kılavuzu Paket, NEO'ya gönderildiğinde, Paketler Penceresinde, paket başlığı ile birlikte, şekildeki ikon görünecektir. Bu ikon, paketin hazırlanmış, saklanmış ve gönderilmiş olduğu anlamına gelir. Bknz: Paketler Penceresi Gönderilen Paket İçeriği Paket hazırlama sırasında, temelsette mevcut birçok bilgi alınarak paketin içine konacak ve optimizasyon motoruna (NEO) gönderilecektir. Çizelgeleme işleminin doğru yapılabilmesi için, bilgilerin doğru olması ve işlemin ihtiyacı olan bilgilerin mutlaka bulunması gerekmektedir. Sistemden alınan bilgiler ve bu bilgilerin kayıt edilmesi sırasında kullanıcı tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdadır Model (Paket Parametreleri) Paket Hazırlama sırasında tanımlanan parametrelerin değerleri. Bknz: Paket Hazırlama / Paket Parametreleri Talep (Üretim Planı) Paket Hazırlama adımında belirtilen tarih aralığında oluşturulan üretim planı kayıtları. Tarih aralığı belirlemek için, bknz: Paket Hazırlama / Paket Parametreleri. Üretim planı kayıtları oluşturmak için bknz: MRP/Malzeme Gereksinim Planlama, Üretim Planı Dengeleme, Gereksinim Planlama Oluşturma Ürün Ağaçları ve Rotalar Üretilecek tüm ürünlerin ve bu ürünleri oluşturan yarı mamullerin ürün ağaçları, Üretim / Reçete Kayıtları bölümünden doğru olarak oluşturulmuş olması gerekiyor. Bknz: Üretim / Reçete Kaydı. Dikkat edilmesi gereken konular;
8 1- Her bir mamul / yarı mamul reçetesinde mutlaka bir operasyon bulunmalıdır. Operasyon tanımlanabilmesi için, MRP II parametreleri, iş istasyonları ve operasyon kataloğu tanımlanmalıdır. Daha sonra operasyon kataloğundaki operasyonlar, ürün ağaçlarında kullanılır. Ürün ağacında, yapılacak her bir operasyon için, iş istasyonu, üretim süresi, geçiş miktarı ve süresi doğru olarak tanımlanmalıdır. Bknz: MRP / İş İstasyonu Tanımlama, Operasyon Tanımlama, Kapasite Planlama, Üretim / Reçete Kaydı / Reçete Bilgileri-2 / Operasyon Bilgileri. Reçete tanımındaki hazırlık süresi ve simültane tezgah sayısı bilgileri ise önemsiz olup, başka bölümlerde tanımlanmaktadır. Hazırlık süresi için bknz: Operasyon Matrisi; Simültane tezgah sayısı için bknz: Makineler ve Bakım Takvimleri. 2- Reçetelerde bulunan tüm malzemeler (bileşen) için, kullanıldığı operasyon kodu belirtilmelidir.
9 3- Rotalar için alternatif tanımları yapılmalıdır. Bir operasyon, farklı şekillerde yapılabiliyorsa, operasyonun alternatifleri tanımlanmalıdır. Bknz: Üretim / Alternatif Malzeme Tanımlama. Örnek-1: Kapasitesi farklı bir makinede yapılan aynı işlem, alternatif operasyon olmalıdır. Dikkat; Ancak kapasitesi ve yaptığı işlemler tamamen birbirine eşit olan makineler, tek iş istasyonu altında toplanabilir. Aynı işi yapan farklı kapasitelere sahip makineler varsa, kapasitesi farklı makineler, ayrı iş istasyonları altında kaydedilmelidir. Örnek; Kesme işini yapabilen iki yeni makine, iki de eski makine olsun. Yeni iki makinenin tüm kesme işlemlerini yaptığı süre aynıdır. Eski makineler de birbirine eşit sürelerde kesme işlemlerini yapabilmekte ancak işlemleri yeni makinelere oranla daha yavaş yapabilmektedir. Bu durumda, yeni ve eski makineler için ayrı birer iş istasyonu tanımlanmalıdır. Her iki istasyon için ayrı kesme operasyonları tanımlanıp, ürün ağaçlarında bu operasyonlar, birbirlerine alternatif olarak tanımlanmalıdır. Çizelgeleme sırasında iş yüküne göre, kesme operasyonu iki istasyona da yüklenebilecektir. Örnek-2: Aynı işi yapan farklı lokasyonlardaki iş istasyonlarındaki operasyonlar, alternatif olabilir. Örnek-3: Kapasitesi eşit olan iki tane kesme makinesi vardır. Ancak bu makinelerden birine sadece kalın bıçak takılabilmekte, diğerine ise hem kalın hem de ince bıçak takılabilmektedir. Bu durumda, kalın bıçak ile kesme işlemimiz varsa iki makine kapasitemiz, ancak ince bıçakla kesme işlemimiz varsa tek makine kapasitemiz bulunmaktadır. Bu durumda, iki makine için ayrı iş istasyonları tanımlanmalıdır. Sadece kalın bıçağı destekleyen makine için bir operasyon, kalın ve ince bıçakları destekleyen makine içinse, kalın bıçakla kesim, ince bıçakla kesim olmak üzere iki operasyon tanımlanmalıdır. Ürün ağaçlarında ise, kalın bıçakla kesim operasyonları için, ilk istasyon operasyonu ile ikinci istasyonda tanımlanan kalın bıçakla kesim operasyonu birbirine alternatif olarak tanımlanmalıdır İş İstasyonları ve Çalışma Takvimleri Fabrikadaki tüm iş istasyonları tanımlanmaldır. Bknz: MRP /İstasyon Tanımlama. Dikkat edilecek konular; 1- Her iş istasyonu için vardiya bilgileri mutlaka tanımlanmalıdır. 2- İş istasyonları için, çalışılacak zaman aralığına ait çalışma takvimi oluşturulmuş olması gerekmektedir. Bknz: MRP / Takvim Tanımlamaları.
10 İş İstasyonu / İleri Üretim Planlama Bilgileri Zaman Skalası; İş istasyonundaki en düşük süreli operasyonun dakika cinsinden süresidir. Çizelgeleme sırasında, bir vardiya sonunda kalan süre, burada verilen süreden küçükse, operasyonun bölünmemesi için, bu zaman dilimine yerleştirme yapılmayacak, bir sonraki vardiyaya geçilecektir. Fason; Fason işlemler için tanımlanmış iş istasyonunda işaretlenmeldir. Kapasite; Çizelgeleme sırasında, iş istasyonunun kapasitesinin sınırlı / sınırsız olarak düşünülmesi seçeneğidir. Kapasite sınırsız ise, tüm işler, herhangi bir kapasite kısıtına bakılmaksızın, yapılması gerektiği zamana yığılacaktır. Kapasite sınırlı ise, çizelgeleme sırasında işler, boş zamanlara kaydırılacaktır. Makine Detaylı; İş istasyonundaki makineler için ayrı ayrı çizelgeleme isteniyorsa, Makine detaylı seçeneği işaretlenmeldir Makineler ve Bakım Takvimleri İş istasyonlarında mevcut makineler bu bölümden mutlaka tanımlanmalıdır. Bknz: MRP / Makine Tanımlama. Dikkat; makine bazında kapasite belirtilemez. Kapasite bilgisi iş istasyonuna aittir. Bir iş istasyonundaki tüm makinelerin aynı kapasiteye sahip olduğu varsayılır. Ayrı kapasiteye sahip aynı işi yapan makineler için ayrı iş istasyonu tanımlanmalıdır. Çizelgeleme yapılacak olan zaman diliminde makinelerin bakım dönemleri varsa, bu dönemde makineye yükleme yapılmaması için, makine bakım takvimleri tanımlanmalıdır. Bknz: MRP / Makine Bakım Takvimi. Makine bilgileri doğrudan kapasiteyi etkilemektedir. İş istasyonu tanımında, çizlegelemenin makine detaylı yapılması seçilmişse, tanımlanan makine bilgileri paketin içinde gönderilecek ve bakım zamanlarında çalışmadığı dikkate alınacaktır. Gönderilen makine bilgileri, iş istasyonunun toplam kapasitesini oluşturur. İş istasyonu tanımında çizelgelemenin makine detaylı yapılmaması seçilmişse, makine bilgileri paketin içinde gönderilmeyecek, ancak tanımlı makinelerin toplam sayısı, iş istasyonunun kapasitesini oluşturacak şekilde pakete alınacaktır. Ayrıca bakım zamanları belirtilmişse, bakım anındaki kapasite eksiltilecektir Operasyon Matrisi Bir iş istasyonundaki operasyonlar için, birinden diğerine geçişte ya da iş istasyonuna
11 yeni gelen bir iş için, geçişte istasyondaki yapılan operasyon değişecekse, hazırlık için gerekecek sürelerin dakika cinsinden değerlerinin belirlendiği bölümdür. İşleyiş; Bir makinede ya da iş istasyonunda yapılan iş değiştiğinde, yeni işin başlatılma öncesinde bir hazırlık süresine ihtiyaç olabilir. Örneğin; metal kesme işleminde, ince bıçakla çalışılıyorken, bir sonraki gelen iş için kalın bıçağa geçilmesi gerekiyorsa, ince bıçağın çıkarılıp, kalın bıçağın takılma süresi, hazırlık süresidir. Ancak kalın bıçak takıldıktan sonra, kalın bıçak ile yapılacak bundan sonraki tüm işler için, bir kez daha hazırlık süresine ihtiyaç olmayacaktır. Tekrar ince bıçağa geçişte, yine hazırlık süresi söz konusudur. Bu makine (istasyon) için tanımlanması gereken hazırlık süreleri şunlar olmalıdır; 1- Kalın bıçaktan ince bıçağa, 2- İnce bıçaktan kalın bıçağa, 3- Boşken ince bıçağa, 4- Boşken kalın bıçağa, 5- İnce bıçaktan boşa, 6- Kalın bıçaktan boşa. Çizelgeleme, değerlendirme yaparken, makinede (istasyonda) bir önce yapılan işe bakarak, sonra gelen iş için hazırlık süresine ihtiyaç olup olmadığını hesaplayacaktır. Örnekte, makine boşken (herhangi bir bıçak takılı değilken) ince bıçakla yapılacak operasyon yükleyecekse, 3.no.lu kondisyon için tanımlanan hazırlık süresini ekleyecektir. Yine makine boşken kalın bıçakla yapılacak operasyon yükleyecekse 4.no.lu kondisyon için tanımlanan hazırlık süresini ekleyecektir. Makinede en son yapılan operasyonda ince bıçakla çalışılmış ve yeni gelen operasyon için kalın bıçak gerekiyorsa, 5.no.lu kondisyon için tanımlanan hazırlık süresini ekleyecektir. Örneği bir matris olarak tanımlayacak olursak; Boş İnce Bıçak Kalın Bıçak Boş Geçiş yok Boşken ince bıçağa geçiş Boşken kalın bıçağa geçiş İnce Bıçak İnce bıçaktan boşa geçiş Geçiş yok İnce bıçaktan kalın bıçağa geçiş Kalın Bıçak Kalın bıçaktan boşa geçiş Kalın bıçaktan ince bıçağa geçiş Geçiş yok İstasyon Seçimi; Ekranda öncelikle operasyon matrisi tanımlanacak olan istasyon belirlenmelidir. Tanımlı her istasyon için, tüm hazırlık süreleri sıfır da olsa ve istasyonda yapılan tek operasyon da olsa mutlaka operasyon matrisi tanımlanmalıdır. Boşluk durumu ve Boş Operasyon Tanımı; Her makinenin (istasyonun) boş olma durumu vardır. Bu hiç bir iş yapmıyor olma durumudur. Boşluk durumu için 0 (sıfır) kodlu bir operasyon mutlaka tanımlanmalıdır. Seçilen istasyon için, matrise boş operasyon otomatik eklenecektir. Operasyon Ekle; Araç çubuğundaki bu butonla, istasyon için tanımlı operasyonlardan birini matrise eklemek üzere opearsyon katalog rehberi açılacaktır. Rehberden istenen operasyon seçilebilir. Dikkat; Sadece seçilen iş istasyonuna ait operasyonlar matrise eklenmelidir. Diğer istasyonlardan gelen işlerde, çizelgeleme, istasyonda daha önce yapılan işe bakarak yeni iş için hazırlık süresi gerekip gerekmeyeceğine karar verecektir.
12 Eklenen operasyon matrisin hem sütunlarına hem de satırlarına eklenecektir. Butonun sağ yanında bulunan aşağı ok butonuyla açılan listeden, Operasyon ekle seçeneği, anlatılan tek operasyon ekleme işlemini rehber aracılığıyla; Toplu Operasyon Ekle ise, seçili istasyona ait tanımlanmış tüm operasyonları tek seferde topluca ekleme işlemleri yapılabilir. Operasyon Matrisi Doldurulması; Operasyonlar eklendikçe oluşan matrisin hücrelerine, işleyiş bölümünde anlatılan mantıkla hazırlık süreleri yazılmalı ve enter tuşu ile onaylanmalıdır. Operasyonun satır/sütun çakıştığı hücrelere girişe izin verilmez. Çünkü aynı operasyon devam edecekse hazırlığa gerek olmayacaktır. Örnekte, geçiş yok yazılı hücreler. Operasyon sil; Yanlışlıkla eklenen operasyonların silinmesi için araç çubuğunda yer alan butondur. Tanımlı operasyonun silinebilmesi için satır/sütun çakıştığı hücre üzerine gelinmelidir. Değişiklikleri Sakla; Yapılan düzenlemeleri saklama içindir. Saklamadan ekran kapatılırsa yapılan değşiklikler geçersiz olacaktır İş Emirleri Mevcut henüz üretimi tamamlanmamış iş emrileri bilgileri, üretim planı ile birlikte çizelgelenebilmesi için, parametrik olarak paket içerisinde gönderilmektedir. İş emirleri rota detayında gönderildiği için, İş Emriyle birlikte reçete sakla parametresinin mutlaka kullanılıyor olması gerekmektedir. Mutlaka açılan her iş emri için reçete saklanıyor olması gerekmektedir. Üretim Planı için, Ürün Ağaçları ve Rotalar bölümünde anlatılan bilgilerin aynısı, iş emirleri için, iş emriyle saklanan reçete/rota bilgilerinden derlenecektir. İleri üretim planlama sonucu oluşan iş emirleri, reçete/rota detayı ile oluşturulacaktır. Rota detayı, çizelgeleme sonucu oluşacağından standart reçetede tanımlı rotadan farklılık gösterebilir. O nedenle mümkün olduğu kadar elle iş emri açılmamalı, çizelgeleme sonuçlarından açılmalı ve mevcut iş emirleri her seferinde çizelgelenmek üzere pakete dahil edilmelidir. Çizelgelemenin mevcut iş emirlerini dikkate alması parametriktir. Bknz: İleri Üretim Planlama Parametreleri, Paket Hazırlama Parametreleri Cari Planlama Kayıtları / İleri Üretim Planlama Bilgileri (Müşteri için) Çizelgelemeye gönderilecek paketin içerdiği müşteri bilgileri, Cari Planlama Kayıtları bölümünden girilen bilgilerden oluşturulur. Öncelik; Müşteri siparişlerinin karşılanmasında, ilgili müşterinin önceliğidir. Öncelik değerleri, 10: En öncelikli, 20: Öncelikli, 30: Normal, 40: Düşük öncelikli, 50: En düşük öncelikli şeklinde girilmelidir. Sipariş Karşılama; Tümü ya da Mümkün olduğu kadarı seçeneklerinden biri belirlenir. "Tümü" seçili ise, çizelgeleme, siparişin tamamını karşılayabiliyorsa siparişi alacak, karşılayamıyorsa, ilgili dönemin planına dahil etmeyecektir. "Mümkün olduğu kadarı" seçili ise, çizelgeleme, siparişin kapasite yettiği kadarını planlayacaktır. Sipariş Takip; Müşteriye ait siparişlerin çizelgelemesinin sipariş bazında detaylı mı yoksa ayrı siparişlerde yer alan aynı işlerin kümülatif olarak mı yapılması istendiğidir. İleri Üretim Planlama parametreleri ve Paket Hazırlama parametrelerinde yer alan "Müşteri Detaylı" seçeneği işaretli ise, cari planlama kayıtlarında, "sipariş takip" seçeneği işaretlenmiş olan müşteriler için sipariş bazında detaylı işlem yapılacaktır. "Müşteri Detaylı" parametresi işaretlenmediği durumda ise bu seçeneğin anlamı yoktur. Tüm plan kümülatif olarak işlenecektir Cari Planlama Kayıtları / İleri Üretim Planlama Bilgileri (Tedarikçi için) Yükleme Günü; Tedarikçinin malzeme bağımsız olarak, yükleme periyodunun,
13 haftalık, aylık, ya da günlük olarak; ve haftalık veya aylık periyodda, haftanın ya da ayın hangi günü yükleme yapıldığının belirlendiği sahalardır. Malzeme bazında değişkenlik gösterdiği durumda, Müşteri/Satıcı Stok Planlama Kayıtlarından girilmelidir Stok Planlama Kayıtları / İleri Üretim Planlama Bilgileri (Malzeme) Stok Planlama Kayıtları bölümündeki bilgilerden çizelgeleme için önemli sahalar şunlardır. Parti Büyüklüğü; Malzemenin sipariş edilmesinde ya da yarı mamul mamulun üretilmesinde, miktarın belli katlarda oluşturulması gerekiyorsa bu sahada belirtilmelidir. Çizelgelemede ihtiyaç miktarlar, bu sahada belirlenen miktar katına tamamlanacaktır. Mamul ve yarı mamuller için stok planlama kayıtlarında, malzeme için ise, Müşteri/Satıcı Stok planlama kayıtlarında tedarikçinin varsa paketleme miktarı olarak tedarikçi bazında belirtilmelidir. Min.Sipariş Mik.; Malzemenin sipariş edilmesinde ya da yarı mamul mamulun üretilmesinde, miktarın belli bir değerden az olmaması isteniyorsa bu sahada, en az miktar belirtilmelidir. Mamul ve yarı mamuller için stok planlama kayıtlarında, malzeme için ise, Müşteri/Satıcı Stok planlama kayıtlarında tedarikçi bazında belirtilmelidir. Tüketime dayalı planlanan malzemeler için, tedarikçi bazında min.sipariş miktarları belirtilmesi dışında, stok planlama kayıtlarında da varsa firmanın kendisinin prensip olarak siparişin belli miktardan az olmasını istemediği durum için istenen en az sipariş miktarı belirtilebilir.
14 Azami, Asgari Limit; Malzeme, yarı mamul ve mamuller için stok planlama kayıtlarında belirtilmesi gereken, elde bulundurulması istenen en fazla ve en az stok miktarlarıdır. Sipariş Takip; Malzeme, yarı mamul ve mamul çizelgelemesinin müşteri siparişleri bazında detaylı mı yoksa ayrı siparişlerde yer alan aynı stokların kümülatif olarak mı yapılması istendiğidir. İleri Üretim Planlama parametreleri ve Paket Hazırlama parametrelerinde yer alan "Müşteri Detaylı" seçeneği işaretli ise ve cari planlama kayıtlarında, "sipariş takip" seçeneği işaretlenmiş olan müşteriler için hangi stoklarda sipariş bazında detaylı işlem yapılacağı, bu seçenekle belirlenecektir. "Müşteri Detaylı" parametresi işaretlenmediği durumda bu seçeneğin anlamı yoktur. Tüm plan kümülatif olarak işlenecektir. Cari planlama kayıtlarında, "sipariş takip" seçeneği işaretlenmediği durumda bu seçenek, ilgili müşteri için anlamsız olur. Sipariş Karşılama; "Satınal", "Üret", "Üret ve Satınal", "Satınal ve Üret" seçenekleri bulunmaktadır. Optimizasyon motoru, bazı durumlarda üretilen bir yarı mamulun kapasite gereği satın alınmasına, bazı durumlarda da çoğunlukla satın alınan bir malzemenin üretilmesine karar verebilmektedir. Ancak ilk sürümde sadece malzeme için "Satınal", yarı mamul ve mamuller için "Üret" seçenekleri geçerlidir aktif değildir. Planlama Tipi; Malzemenin planlama tipidir. "Plana dayalı" ve "Tüketime dayalı" seçenekleri belirlenebilir. "Plana dayalı" seçeneği, üretim planını baz alarak malzeme ihtiyacını çıkarır. "Tüketime dayalı" seçeneği ise, sarf bazlı ihtiyaç hesaplayabilecektir. Ancak "tüketime dayalı" planlama ilk versiyonda desteklenmemektedir. Tedarikçi Tercih; Bu malzeme için planlama yapılırken, tedarikçilerin ne şekilde değerlendirilmesi istendiğidir. Değerlendirme şekilleri şöyledir; "Kota": İhtiyacın, tedarikçi bazında belirtilen oranlarda bölüştürülerek satın alma yapılacağı anlamına gelir. Tedarikçi için oranlar Müşteri/Satıcı Stok Planlama Kayıtları bölümünde, tedarikçi ve malzeme bazında belirtilmelidir. "Öncelik": İhtiyacın, tedarikçilere öncelikleri baz alınarak en öncelikliden, en düşük öncelikliye sırayla kapasitelerini dolduracak şekilde dağıtılacağı anlamına gelir. Tedarikçi kapasiteleri, Müşteri/Satıcı Stok Planlama Kayıtları bölümünde, tedarikçi ve malzeme bazında, Max.Sipariş Mik. sahasında belirtilmektedir. Kapasite periyotu ileriki versiyonlarda tanımlanabilecektir. "Maliyet": İhtiyacın en düşük maliyetle malzemenin edinilebileceği tedarikçiden satın alınması anlamına gelir. Tedarikçi maliyetleri saptanmaktadır. İlk versiyon İleri Üretim Planlama, sadece "kota" seçeneğini desteklemektedir Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları / İleri Üretim Planlama Bilgileri Müşteri/Satıcı Stok Planlama Kayıtları bölümündeki bilgilerden çizelgeleme için önemli sahalar şunlardır.
15 Parti Büyüklüğü; Tedarikçinin varsa paketleme miktarı olarak belirtilmelidir. Min.Sipariş Mik.; Malzemenin sipariş edilmesinde miktarın belli bir değerden az olmaması gerekiyorsa bu sahada, en az miktar belirtilmelidir. Sipariş Oranı; İhtiyacın, tedarikçi bazında belirtilen oranlarda bölüştürülerek satın alma yapılacağı durumda, (bknz: Stok Planlama Kayıtları / Tedarikçi Tercih : "Kota" seçeneği), malzeme için tedarikçiden alınacağı oran belirtilmelidir. Tek tedarikçiden alım yapılıyor olsa da, tedarikçi mutlaka tanımlanmalı ve oran %100 olarak belirtilmelidir. Birden fazla tedarikçiden alım yapılıyorsa, malzeme bazında tanımlanan tedarikçilerin oranları toplamı %100 olmalıdır. Nakliye Süresi; Malzemenin, tedarikçiden çıkışından, firmaya varacağı zamana kadar yolda geçen sürenin gün cinsinden değeridir. Max.Sipariş Mik.; Malzemenin tedarikçiye sipariş edilebileceği en fazla miktardır. Aynı zamanda tedarikçi kapasitesini belirler. Sonraki versiyonlarda bu kapasitenin periyotu da belirlenecektir. Stok Planlama Kayıtları / Tedarikçi Tercih seçeneğinde, "Öncelik" belirtildiği durumda, tedarikçinin kapasitesinin belirlenmesi için kullanılacaktır. Bknz: Stok Planlama Kayıtları / Tedarikçi Tercih : "Öncelik" seçeneği. Ancak Tedarikçi Tercih seçeneğinde "Öncelik" seçilmemiş olsa bile, bu saha sıfır geçilmemelidir, maksimum bir değer belirtilmelidir. Öncelik; Tedarikçi için sipariş verilme önceliğidir. Öncelik değerleri, 10: En öncelikli, 20: Öncelikli, 30: Normal, 40: Düşük öncelikli, 50: En düşük öncelikli şeklinde belirtilmelidir. Stok Planlama Kayıtları / Tedarikçi Tercih seçeneğinde, "Öncelik" belirtildiği durumda, tedarikçinin önceliğinin belirlenmesi için kullanılacaktır. Bknz: Stok Planlama Kayıtları / Tedarikçi Tercih : "Öncelik" seçeneği. Yükleme Günü; Tedarikçinin malzeme için yükleme periyodunun, haftalık, aylık, ya da günlük olarak; haftalık veya aylık periyodda, haftanın ya da ayın hangi günü yükleme yapıldığının belirlendiği sahalardır. Bildirim/Üretim Süresi; Tedarikçinin malzemeyi üretme süresidir. Çizelgelemede malzemenin siparişi, malzemenin ihtiyaç duyulduğu tarih nakliye süresi üretim süresi kadar öncesinde oluşur ki, tedarikçi tarafından üretilebilsin, nakledilebilsin ve ihtiyaç tarihinde firmanın elinde olsun. Çizelgeleme, tedarikçinin üretim süresini, verilen sipariş miktarları bazında hesaplamamaktadır. Sipariş miktarı ne olursa olsun, üretim süresi, burada verilen süre olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla bu sahaya, tedarikçiye her zaman verilen ortalama verilen sipariş miktarı için ortalama süre yazılmalıdır. Örneğin, Ortalama 1000 adet sipariş için 3 gün gibi Cari Hesap Kayıtları / İleri Üretim Planlama Bilgileri (Tedarikçi) Firma Takvimi; Tedarikçi siparişlerinin doğru tarihlere yerleştirilebilmesi için varsa tedarikçi firmaya ait çalışma takvimi hazırlanarak cari hesap kaydında
16 tanımlanmalıdır. Bknz: Cari / Cari Hesap Kayıtları / Firma Takvimi Bekleyen Satın Alma Siparişleri Çizelgeleme için paket hazırlanırken, temelset sipariş sisteminde, bekleyen satıcı siparişleri, tekrar ihtiyaç oluşmaması için paket içerisine dahil edilmektedir. Çizelgeleme, belirlediği ihtiyaç için, teslim edilmemiş bir sipariş varsa, tekrar ihtiyaç oluşturmayacaktır. Çizelgelemenin mevcut satıcı siparişlerini dikkate alması parametriktir. Bknz: İleri Üretim Planlama Parametreleri, Paket Hazırlama Parametreleri Paket Bilgileri Paketler penceresinde, bir paket başlığı seçili iken, işlem penceresinde, paketle ilgili, açıklama, durumu, zamanlama, gelen/giden dosyalar gibi teknik bilgileri izlenebilir. Bknz: Paketler Penceresi / Paket Bilgileri Planlama Durumu Sorgulama Paket hazırlanıp gönderildikten sonra (bknz: Paket Hazırla), Paketler penceresinden seçili paketin dallarında yer alan İptal/Durum Sorgula (bknz: Paketler Penceresi / İptal/Durum Sorgulama) ya da işlem penceresi araç çubuğunda yer alan Paket Hazırla butonunun sağ yanındaki aşağı ok butonu ile açılan listeden Plan Durum Sorgulama seçeneği ile, Çizelgelenmek üzere kuyruğa gönderilmiş olan paketle ilgili durum sorgulanabilir. NEO tarafında çizelgeleme işlemi bittiğinde sonuçlar alınabilir Planlama Sonuçlarını Alma (Kuyruk Bilgi Güncelle) Paket hazırlanıp gönderildikten (bknz: Paket Hazırla) ve paket durumu sorgulanarak (bknz: Planlama Durumu Sorgula) çizelgelemenin tamamlandığına dair bilgi alındıktan
17 sonra, sonuç kuyruğunda oluşan (bknz : NEO/ Neo Test/Admin Console / Mesaj Kuyrukları) bilgilerin temelsete alınması gerekmektedir. Paketler penceresinde seçili paketin, önceden alınmamış ise çizelgeleme sonuçlarını almak üzere, işlem penceresin araç çubuğunda yer alan Paket Hazırla butonunun sağ yanındaki aşağı ok butonu ile açılan listeden Kuyruk Bilgi Güncelle seçeneği ile, Sonuç kuyruğunda oluşan çizelgeleme sonuçları alınabilir. Sırasıyla, Planlama Çizelgeleme, Sipariş, Stok Bakiyesi, Performans Değerleme ve varsa Hatalar, kuyruktan alınacak, işlem penceresinde yapılan işlemlerin ilerleyişi gösterilecektir Planlama Sonucu Planlama sonuçları alınmış paketin (bknz: Planlama Sonuçlarını Alma), paketler penceresinde, Planlama Sonucu dalı oluşur (bknz: Paketler Penceresi / Planlama Sonucu). Planlama sonucu seçili iken, işlem penceresinde, plana ait, durum, açıklama, gelen/giden dosya bilgileri gösterilecektir Çizelge Planlama sonuçları alınmış paketin (bknz: Planlama Sonuçlarını Alma), paketler penceresinde oluşan Planlama Sonucu dalının altında bulunan Çizelge seçeneği ile, çizelgeleme işlemi sonucu oluşan tezgah yükleme çizelgesi izlenebilir/düzenlenebilir. Çizelgeleme işlemi başarı ile sonuçlanmışsa, çizelge, üretilecek mamul ve yarı mamullerin, üretim aşamalarında gerçekleşecek operasyonlarının, fabrikada mevcut iş istasyonlarının ve makinelerin kapasitelerine göre en optimum şekilde dağılımını göstermektedir. Çizelgenin solunda iş istasyonları ve varsa makineler izlenebilir. Sağ tarafta ise, tarih ve saat detayında, yapılacak işler (operasyonlar) gösterilmektedir Operasyon Bilgisi Çizelge üzerinde mevcut operasyonlardan istenilen bir tanesi mouse ile tıklanarak
18 seçilebilmektedir. Seçilen operasyona ait bilgiler, hem ipucu baloncuğunda, hem de alttaki bilgi çubuğunda izlenebilir Operasyon Yer Değiştirme Çizelge üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı operasyonların yer değiştirilmesi ihtiyacı varsa, operasyon sürükle bırak yöntemi ile farklı zamana taşınabilir. Operasyonların düzenlenmesi sırasında, işlem penceresi araç çubuğunda kullanılabilecek araçlar şöyledir; Geri Al; Yapılan son değişikliği geri almaya yarar. Sil; Seçili operasyonu çizelgeden silmeye yarar. Değişiklikleri Kaydet; Yapılan değişiklikleri çizelgeye kaydeder. Planlama Sonucu İlk Haline Geri Dön; Çizelgeleme sonuçlarının hiçbir değişiklik yapılmadan önceki, sistemin önerdiği ilk haline geri döndürür Operasyon Değişikliklerini Sabitleyerek Plan Güncelleme Operasyonların yerleri manuel olarak değiştirilirse, farkında olmaksızın çizelgeleme uygulanması mümkün olmayan bir hale getirilmiş olabilir. Örneğin, bazı zamanlarda kapasite yeterli gelmeyebilir, bazı zamanlarda ise boşluklar oluşabilir. Kaydırılarak yeri değiştirilen operasyonların, yeni yerleştirildikleri yerde sabitlenmesi önemli ise, planın tekrar çalıştırılarak, sabitlenen operasyonlar dışında kalanların optimize edilerek yerleştirilmesi sağlanmalıdır. Ancak bu işlem de ilk versiyonda desteklenmemektedir Çizelge Düzenleme Çizelgeleme üzerinde sağ click ile açılan menüde, Show Ruler seçeneği ile çizelgenin özelliklerini izlemek ve düzenlemek mümkündür. Çizelge Özellikleri; Grafik Başlangıç, Bitiş Tarihi; Grafik her zaman bir aylık zaman aralığı için çizelge gösterebilmektedir. Başlangıç tarihi değiştirilerek istenen bir aylık çizelgeye bakılabilir. Bu sahalar, çizelgenin göstermiş olduğu zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihlerini bilgi olarak vermektedir. Zaman Aralık Tipi; Grafik çiziminin saatlik, günlük, haftalık, aylık ya da yıllık gösterilmesinin istendiğidir.seçime göre grafiğin skalası değşecektir. Yıllık Gösterim ve Aylık Gösterim Skalaları; Yıllık ve aylık gösterimler için zaman skalasının gösterim şekilleri seçilebilir. Başlangıç Günü Değiştirme; Grafiğin gösterdiği tarih aralığını değiştirmek için kullanılır. Grafik bu tarihten itibaren 1 aylık süre için çizelge bilgilerini gösterir. Başlangıç günü değiştirmek için sahanın yanındaki aşağı ok butonu ile açılan
İleri Üretim Planlama İleri Üretim Planlama modülü, tezgah yükleme/çizelgeleme işlemini, sistemdeki verilerin optimizasyon motoruna gönderilmesi, optimizasyon motoru tarafından en iyi çizelgenin belirlenmesi,
8.0.6 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri
8.0.6 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. Alternatif Reçete Planlanan Bileşen Değişikliğinde Miktar için