ÖNEMLİ KENTSEL SPOR YATIRIMLARI
Yatırımcı: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Metin Oktay Tesisleri'nin Geliştirilmesi
Yatırımcı: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Kapasite: 15.000 Kişi
20.08.2014 tarihinde , yapı ve can güvenliği nedeniyle ,İzmir Spor Güvenlik Kurulu kararı ile kapatıldı.
21 Temmuz 2015 tarihinde , stadyum olarak yenilenmek üzere yıkımı gerçekleştirildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan alanı, stadyum yapılması amaçlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis etti.
31.10.2016 tarihinde , arazinin imar planı düzenleme ve tadilatları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce onaylandı.
Mimari uygulama projeleri, İZVAK’ın da fikir ve önerileri ile geliştirilerek son haline getirildi.
18.01.2017 tarihinde imar plan tadilatları ve hazırlanan mimari projeler , İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onayladı.
Halen ,imar planının askı süreci ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Nisan 2017 son haftası içerisinde ihale edilmesi planlanıyor.
Yatırımcı: TOKİ – BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ
Kapasite: 20.000 Kişi
29.01.2014 tarihinde, yerinde yenilenmek üzere ihalesi yapıldı.
Açılan davalar sonucu inşaat başlayamadı.
06.01.2016 tarihinde Göztepe Spor Kulübü’nün de isteği üzerine mevcut ihale iptal edildi.
Proje değişikliğine gidildi. Göztepe Spor Kulübü tarafından yeni proje hazırlandı.
Arazi içerisinde bulunan özel mülkiyet nedeni ile Bakanlar Kurulu acele kamulaştırma kararı aldı. Kamulaştırma yoluyla mülkiyet sorunu giderildi.
İmar planı tadilat süreçleri tamamlandı.
Eş zamanlı olarak Proje ve İhale dosyası üzerinde çalışmalar tamamlandı. TOKİ, 31 Mart 2017 tarihinde “Ön Yeterlilik İhalesi” ne çıkacağını açıkladı.
28.01.2014 tarihinde yerinde yenilenmek üzere ihalesi yapıldı.
15 Nisan 2014 tarihinde müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.
10 Haziran 2015 tarihinde, arazi üzerindeki eski binaların yıkımı ve stat temel inşaatlarının yapımı başladı.
Karşıyaka Belediyesi, kadastral parsellerden ihdas nedeniyle oluşan mülkiyet hakkını , stadyum yapılması amaçlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devretti.
Aralık 2015 tarihine kadar temel, zemin iyileştirme ve subasman inşaatı çalışmaları tamamlandı.
İhalenin iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi , Şehir Plancıları Odası ve özel şahıslar olmak üzere 4 adet dava açıldı. Davalardan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce , özel şahıslarca ve Karşıyaka Belediyesi’nce açılan davalar , mahkemece ve Danıştay tarafından reddedildi ve bu davalar ortadan kalktı.
İzmir Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davanın yerel idari mahkeme süreci devam ediyor ve iken 13.01.2017 tarihinde ihale TOKİ tarafından iptal edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, davalara neden olan plan tadilatlarını tamamlamak üzere Karşıyaka Belediyesi’ne müracaat etti, ancak müracaat Karşıyaka Belediyesi’nce reddedildi. İmar planı tadilat çalışmaları, halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde devam ediyor.
TOKİ, uygulanmış mevcut proje üzerinden 27 Mart 2017 tarihinde ön yeterlilik ihalesine çıkacağını duyurdu.
METİN OKTAY TESİSLERİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ: