TOKİ'den SayIştay'ı şaşkına çeviren fatura
20:2808 Mart 2014
Sayıştay, Sivas ve Malatya'da yapılan stadyumların sözleşmede 385 bin TL olan kale, korner direkleri ve saha çizgilerinin maliyetinin 5.6 milyon TL'yi bulduğunu belirtti.
Radikal'in haberine göre TOKİ ’nin yaptırdığı Sivas ve Malatya stadyumu inşaatında, önceden kale direkleri, korner direkleri ve saha çizgileri için hesaplanan maliyetle, sözleşmedeki ödeme tutarı arasındaki fark , Sayıştay’da şaşkınlık oluşturdu.
TOKİ’nin Sivas Stadyum u için 192 bin 499 TL olarak hesapladığı bu kalemlerdeki maliyetin, sözleşmedeki ödeme listesinde 3 milyon 285 TL’ye, Malatya Stadyumu’nda ise aynı rakamın 2 milyon 393 bin TL’ye yükseldiği görüldü. Sayıştay, ‘Daha dikkatli hazırlayın’ uyarısında bulundu.
Sayıştay, 2012 TOKİ raporunda stadyum inşaatlarını da irdeledi. Raporda, hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeme yapılacağını gösteren pursantaj (yüzdelik) listesine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Sayıştay, raporda özellikle 25 bin kişilik Sivas ve Malatya Stadyumlarının kale direkleri, korner direkleri ve saha çizgileri için listede öngörülen maliyetlere dikkat kesildi.
Sivas’ın daha pahalı
Raporda 11 Ocak 2012’de 59 milyon 836 bin TL bedelle ihale edilen Malatya Stadyumu için şunlar kaydedildi: “17 Haziran 2013 tarihinde şantiye mahalinde yapılan incelemede; işin idare tarafından yapılan yaklaşık maliyetinde bütün temel ve diğer betonarmesini oluşturan beton, kalıp, kalıp iskelesi ve demir imalatları 23 milyon 239 bin 525 TL, kale direkleri, korner direkleri ve saha çizgilerinin yaklaşık maliyeti 192 bin 499 TL olarak hesaplandığı, sözleşme eki ödemeye esas pursantaj oranları listesinde bütün temel ve diğer betonarmesini oluşturan kalıp, iskele ve demir imalatlarının ödemelerinin tutarı 7 milyon 389 bin 746 TL olduğu, aynı pursantaj listesinde kale direği, korner direği, saha çizgileri imalatlara yapılacak ödemenin tutarının 2 milyon 393 bin 440 TL olduğu tespit edilmiştir.” 18 Haziran 2012 tarihinde 82 milyon 138 bin TL bedelle ihale edilen Sivas Stadyumu ile ilgili olarak da şunlar yer aldı: “Sözleşmeye göre bitim tarihi 21 Ekim 2014 olarak belirlenmiştir. İşin idare tarafından yapılan yaklaşık maliyetinde bütün temel ve diğer betonarmesini oluşturan, kalıp, kalıp iskelesi ve demir imalatları 22 milyon 233 bin 574 TL, kale direkleri, korner direkleri ve saha çizgilerinin yaklaşık maliyeti 192 bin 499 TL olarak hesaplandığı, tüm ödemelerinin tutarı 11 milyon 704 bin 665 TL olduğu, kale direği, korner direği, saha çizgileri imalatlara yapılacak ödemenin tutarının 3 milyon 285 bin 520 TL olduğu tespit edilmiştir.”