Bir görev başlama veya bitiş tarihi (sınırlama) bir görev için ayarlama
Görevin başlangıç tarihini veya bitiş tarihini Başlangıç ve Bitiş sütunlarında değiştirebilirsiniz. Ancak dikkatli olun! Başlangıç tarihini veya bitiş tarihini değiştirdiğinizde, Project görevlere kısıtlama uygular ve zamanlamanın kalan bölümü değişse bile bu görevlerin başlangıç veya bitiş tarihi zorunlu olarak söz konusu tarihte kalır.
Bir görev için kısıtlama ekleme
Kaçınamayacağınız bir varsa etkinlik tarihi gibi sınırlama türünü hem de tarihi seçin:
Başlangıç ayarlama ve bir görev için bitiş tarihi
Bir görev için sınırlama türünü değiştirme
Proje Kılavuzu'nu kullanarak sınırlama değişiklikleri yapın.
Görev Bilgileri iletişim kutusunda sınırlama değişiklik
Sınırlama tarihleri tabloda sınırlama değişiklik
Üç tür sınırlamaları vardır:
El ile bir başlangıç tarihi veya bir görev için bir bitiş tarihi girerseniz, Project bu görevin sınırlama türü başlatma yok önceki'den (SNET) veya bitiş yok önceki'den (FNET) değiştirir. Bu yarı esnek kısıtlama türlerini başlatmak veya görevin yerini genel proje planında aksi etkileyecek sonraki değişikliklerin ne olursa olsun belirtilen tarihte sona erdirmek için görev zorlayın.
En iyi zamanlama daha fazla esneklik için hesaplama başlangıç ve bitiş tarihlerini görevlerin sürelerini ve görev bağımlılıkları girdiğiniz temelinde Esnek sınırlamalar kullanmak proje izin öneririz. Yalnızca kaçınılmaz sınırlamalar, taşınamayacak, etkinlik tarihi gibi varsa, bir görev için bir sınırlama el ile ayarlama düşünmelisiniz.
Başka bir göreve bağımlı olan bir görevin sınırlama aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi istenmeyen sonuçlar doğurabilir:
Görevi "Beton", "Dig Delikli" biter bitmez başladığında şekilde bağlıdır. "Delikli ıdfix'le" 10 üzerinde yapılması gerekiyor. "Foundation dökme" zorlar bir esnek olmayan sınırlama girerseniz 10 üzerinde başlatın ve sonra Delikli "Idfix'le" erken biter, proje kullanamaz erken bitirme avantajlarından yararlanmak ve "Beton" taşımak daha erken başlatmak için.
Yerine ayarının belirli tarihleri bir görev için en erken (EE) sınırlaması atama göz önünde bulundurun ve görev için son tarih girin. Proje Bitiş tarihi işaretçisi Gantt Grafiği görünümünde görüntülemek son tarih girme neden olur ve görevin bitiş tarihi, son tarihi götürdüğünüzde bir gösterge sizi uyarır.
En iyi zamanlama daha fazla esneklik için hesaplama başlangıç ve bitiş tarihlerini görevlerin sürelerini ve girdiğiniz görev bağımlılıkları temelinde proje izin öneririz. Bununla birlikte, kaçınılmaz sınırlamalar, bir etkinlik tarihi gibi varsa ayarlama belirli bir başlangıç veya bitiş tarihini bir görev için.
Zamanladığınız görev'i tıklatın ve sonra Görev bilgileri ' ı tıklatın.
Sınırlama türü sınırlama türü listeden seçin.
En geç veya en erkendışında bir sınırlama seçerseniz, sınırlama tarihi sınırlama tarihi kutusuna yazın veya takvimden bir tarih seçin.
Not : Project, projenizin başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak ve görevin Başlangıç alanında bir tarih yazın (veya başlangıç tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürükleyin zaman), bu görev için başlangıç yok önceki'den (SNET) kısıtlama ayarlar. Bir tarihi Bitiş alanında görevin yazarsanız, Project bir bitiş yok önceki'den (FNET) kısıtlama otomatik olarak ayarlar.
Görev kısıtlamalarınızı ile sorun yaşıyorsanız, size bilgileri aşağıdaki bölümlerde yararlı bulabilirsiniz.
Bitiş tarihini sınırlama bulunmasıdır zamanlamayla kilitleme olmadan izlemek bir görev için bir son tarih tarih ayarlayabilirsiniz. Project zamanlamayı gerektiği şekilde güncelleştirir, son tarihler izler ve bir görev kendi son tarihten sonra biter, bir sembol gösterge sütununda gösterir.
Bir görev için son tarih ayarlamak için:
Son tarih atanması görevi tıklatın.
Son tarihi Bitiş tarihi kutusuna girin.
İpucu : Daha sonra bu görev için son tarih artık istemediğinize karar verirseniz, son tarihi Bitiş tarihi kutusunu temizleyerek kaldırabilirsiniz.
Son tarihi kaydetmek için Tamam ' ı tıklatın. Yeşil oku Gantt Grafiği görünümünde görev çubuğunun yanında görünür. Son tarih geçirilir proje bildirirsiniz değil.
Not : Görev kendi son tarihi geçmiş kaydığında zaman proje o görev için Negatif bolluk hesaplar. Örneğin, bir görevi tamamlamak için beklenenden daha sonra bir güne sonuçlansa bir Toplam Bolluk-1 d görüntüler.
Bir görev için kısıtlama türünü değiştirme
Sınırlama türü Proje Kılavuzu, Görev bilgileri iletişim kutusunda veya Kısıtlama tarih tablosundaki bir görev için değiştirebilirsiniz.
Proje Kılavuzu araç çubuğunda Görevler ' ı tıklatın.
Görev bölmesinde, son tarihleri ayarlama ve görevleri sınırlamak'ıtıklatın.
Tek bir görev seçmek için görev adını tıklatın.
Birden fazla görev seçmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve her görevin adını tıklatın.
Projenizdeki görevlerin tümünü seçmek için Tümünü Seç'itıklatın.
Bir görevi sınırlaaltında seçili görevi veya görevler için kullanmak istediğiniz kısıtlama türünü seçin.
Kısıtlamayı olan görev'i tıklatın ve sonra Görev bilgileri tıklatın.
Gelişmiş sekmesinde, gözden geçirme veya kısıtlama türü değiştirin.
Not : Görev sınırlamaları ( veya ) kısıtlaması simgesiyle göstergesi sütunundaki de açıkça işaretlenir. İşaretçiyi sınırlama türü ve tarih görmek için kısıtlama göstergesi üzerinde bekletin.
Sınırlama tarihleri tabloda kısıtlama değişiklik
Görünümler listesinde, Görev Sayfası' nı tıklatın ve sonra da Uygula' yı tıklatın.
Görünüm menüsünde, Tabloüzerine gelin ve sonra Diğer tablolar' ı tıklatın.
Görev' i tıklatın.
Tablolar listesinde, Sınırlama tarihleritıklatın ve Uygula' yı tıklatın.
Görev adı, süre ve sınırlama türü ( olabildiğince çabukdahil) tüm kısıtlamalar ve sınırlama tarihi, uygulanabilirse gösterir Sınırlama Dates tablosunda, göstermek için görev sayfası değişiklikleri.
Aşağıdakilerden birini veya her ikisini aşağıdakileri yapın:
Kısıtlama türünü değiştirmek için Sınırlama türü alanında oku tıklatın ve sonra istediğiniz kısıtlama türünü tıklatın.
Sınırlama tarihi alanında, bir sınırlama tarihi değiştirmek için yazın veya istediğiniz tarihi seçin.
En erken (EE) ya da Geç (EG)için bir sınırlama değiştirirseniz, Sınırlama tarihi alan YOKSAYgösterir.