600 yatak kapasiteli Kütahya Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi yapıldı
Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, Kütahya 600 Yataklı Devlet Hastanesi'nin proje ihalesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığı ve planın halen değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.
İl genelindeki yatırımların hızla devam ettiğini dile getiren Vali Yılmaz, "2014 yılı Yatırım Programında ilimiz genelinde 514 Kamu Yatırımı Projesi yer almaktadır. Uygulanmakta olan projeler için toplam 692 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve 244 milyon TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüz 35’e tekabül etmektedir. 2014 yılı yatırım programında ilimizde en büyük payı yüzde 30,5 ile eğitim sektörü almıştır. Sırasıyla yüzde 18,4 ile ulaştırma, yüzde 13,3 ile diğer kamu hizmetleri yüzde 12,2 ile imalat sektörü izlemektedir. Tek yol yapımları kapsamında; Emet -Simav arası yol yapımı yüzde 44, Çavdarhisar-Emet Yolu, Çavdarhisar Çevre Yolu Kesimi Yapımı yüzde 51 fiziki seviyede çalışmalar sürmektedir. Tavşanlı-Emet yolu yapımına başlanmıştır. Kütahya-Seyitömer Hattı 7,5 kilometredemiryolu yenileme işi tamamlanmıştır. Hasanlar Sulama İşi yüzde 95 fiziki, Beşkarış Sulaması yüzde 28 fiziki, Aslanapa Kureyşler Barajı yüzde 39 fiziki seviyede çalışmalar sürmektedir.
Kütahya-Merkez Şehiriçi Dereleri Taşkın Koruma İşi proje çalışmaları davam etmektedir.Simav Atıksu Arıtma Tesisi yapımı yüzde 26, Simav Kanalizasyon İşi yüzde 46, Yoncalı Kanalizasyon İşi yüzde 22, Ilıca Kanalizasyon İşi yüzde 60, Gediz Atıksu Arıtma Tesisi yapımı yüzde 61 seviye de çalışmalar sürmektedir.DPÜ Kongre Kültür Merkezi inşaatı ihale aşamasındadır. Kütahya 600 Yataklı Devlet Hastanesinin proje ihalesi Bakanlıkça yapılmış olup, değerlendirme aşamasındadır. 100 Yataklı Tavşanlı Devlet Hastanesi inşaatının geçici kabulü yapılmıştır. 75 Yataklı Gediz Devlet Hastanesi inşaatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.Projelerin gerçekleşmesinde karşılaşılan başlıca sorunlar arsa problemleri, kalifiye personel ve araç-gereç eksikliğidir" dedi.