
_START_ARTICLE_
金沙風力發電站
_START_SECTION_
计划
_START_PARAGRAPH_
早于1982年，工业技术研究院即在金门县田埔地区进行风力发电站设站评估作业，当时计划将装设两部4KW之风力发电机进行试验运转评估。直到2004年12月，台湾电力公司完成澎湖县中屯风力发电站第一期工程后，其发电站运转状况良好，因此台湾电力公司开始推动“风力发电十年发展计划”。_NEWLINE_其中离岛部分，台电公司计划除澎湖本岛增设更多风力发电机组之外，也计划将在金门县金沙镇架设风力发电机组。该计划称为“金门金沙风力计划”，预计将在金沙镇碧山地区原金门县林务所第一林班第十四小班的土地架设两部装置容量2.0MW的风力发电机组。_NEWLINE_2008年3月14日，时任台湾电力公司新能源施工处处长陈武雄于当天前往金沙风力发电站的预定地进行会勘，并表示由于风力发电机组的发电量，只能占离峰用电的百分之二十，因此初期金沙风力发电站只能先装设两部风力发电机，待未来金门地区之用电量提升后，预计将再新增四部风力发电机组。
_START_SECTION_
兴建
_START_PARAGRAPH_
2008年2月5日，金门金沙风力计划正式动工，由星能股份有限公司进行风力发电机设计与施工，台湾电力公司新能源施工处负责监造。施工项目包含圆柱型钢制塔架两座，附属电气设备及电缆管排（包含GIS气体绝缘开关、变压器、监控设备、消防及其他设备）。另设有电气室一栋、塔架基座两座等工程项目。_NEWLINE_2009年7月14日，金沙风力发电站已完成风力发电机舱吊挂至风机塔上的工程，风力发电站并联至金门供电系统的线路也已经铺设完成，该线路自金沙风力发电站的变压器出发后先进入鹊山二次变电所后，再延伸至夏兴发电厂，全线皆以地下化铺设。_NEWLINE_时任台湾电力公司新能源施工处处长陈武雄、金门区营业处经理李文选，当天也陪同时任金门县长李炷烽、建设局长李增财、金沙镇长陈昆第等人简报金沙风力发电工程并到施工现场观摩工程状况与进度。
_START_SECTION_
完工
_START_PARAGRAPH_
2010年7月，金沙风力发电站完工启用。由于风力发电机完工后，其高耸的结构在金沙镇形成特殊的景观，具有成为金门东海岸新地标之潜力，因此金门县政府计划，如经勘定风力发电站附近土地不涉私人产权的话，将积极推动让风力发电机下方开发成公园增添金门县观光景点。_NEWLINE_金沙镇西园里里长黄志明于2015年1月7日表示，建议台湾电力公司如即将展开金沙风力发电站之第二期扩充计划，希望能评估将场址改设置于西园盐场西侧的盐田海埔地之可能性，并希望将来台电公司能于扩建工程推动前，与在地居民进行沟通与意见整合。