
_START_ARTICLE_
崁頂垃圾焚化廠
_START_SECTION_
沿革
_START_PARAGRAPH_
崁顶垃圾焚化厂最早为行政院环保署依据1991年9月2日所制定的“台湾地区垃圾资源回收（焚化）厂兴建工程计划”中，计划在屏东县屏东市设置一座处理容量为600公吨/日之焚化厂，而该计划将以公有民营或公有公营的方式核来协助屏东县针对焚化厂兴建案进行补助。_NEWLINE_而早在1988年7月29日时，屏东县政府便曾计划在潮州镇设置垃圾焚化厂，并将该焚化厂兴建案之计划书提交至环保署以争取补助兴建。1992年7月1日开始展开环境影响评估工作，12月7日，县政府正式完成“潮州垃圾资源回收厂环境说明书”的审查作业。_NEWLINE_1992年5月1日，屏东县政府向环保署提报用地取得工作报告书，报告书中指出，焚化厂预定兴建在潮州镇八老爷段。然而由于潮州镇居民强烈反对，屏东县政府于1992年12月17日将原计划厂址从潮州镇移至崁顶乡，并获崁顶乡公所、崁顶乡民代表会以及崁顶乡各村村长同意兴建。_NEWLINE_在确定焚化厂预定兴建地点后，屏东县政府随即展开焚化厂设计工作。当时，该座焚化厂预计垃圾处理量为每日900吨，总服务区域为屏东县境内除琉球乡以外的三十二个乡镇其中，区内人口约90万人。预计施工期间为39个月，后续规划待工程完工验收后，焚化厂将移交屏东县政府委托的民营机构来进行焚化垃圾之业务。_NEWLINE_1992年1月11日，开始在更改后的崁顶厂址进行环评工作。4月30日，屏东县政府完成“崁顶垃圾资源回收厂环境说明书”。7月1日，崁顶垃圾焚化厂之可行性评估以及厂区细部设计正式展开，由得标的中鼎工程进行相关作业。7月29日，屏东县政府召开“崁顶垃圾资源回收厂环境影响说明会”。12月8日，正式推出“崁顶垃圾资源回收厂环境影响评估报告书”订稿报告。_NEWLINE_1993年6月28日，中鼎工程完成崁顶垃圾焚化厂之建筑外观设计，并且召开此设计方案的建筑审查会议。同年11月，中鼎顾问正式将细部设计报告书提交至环保署审查。_NEWLINE_1997年1月21日，崁顶垃圾焚化厂兴建工程案正式签署主体工程施作合约。2000年1月20日，崁顶垃圾焚化厂开始进行试营运计划，由屏东县环保局局长、环保署驻厂人员、顾问机构及主体工程统包商日本川崎重工共同参加垃圾焚化厂的点火典礼仪式。隔天，为期两个月的试营运正式开始。8月24日，主体工程统包商向屏东县政府提报正式完工，整体兴建工程共耗费新台币30.4亿元，并且比起核定完工日8月26日提前两天完工。10月11日，崁顶垃圾焚化厂进入验收阶段；经历初验、复验以及正验后，于12月15日验收完成。_NEWLINE_验收完成后，焚化厂产权随即移交给屏东县政府接管，然而接管初期因遴选作业因素，因此初期的营运先委托主体施工的统包商川崎重工操作营运，自2000年12月21日至2001年12月20日止。而屏东县政府在川崎重工代营运期间，于8月31日招标往后焚化厂的营运业者；后由台糖公司得标，并于2001年12月22日日起正式接管营运20年。_NEWLINE_崁顶垃圾焚化厂除县内垃圾外，还有代烧邻县台东县境内的垃圾。