
_START_ARTICLE_
合肥轨道交通3号线
_START_SECTION_
建设历史
_START_PARAGRAPH_
截止2017年9月18日，3号线已经有11条单线隧道贯通。_NEWLINE_根据计划，3号线于2017年11月开始铺设轨道，分两段完成，从高架段开始铺设。_NEWLINE_2018年12月10日，轨道交通3号线地下盾构区间实现全线洞通。_NEWLINE_2019年5月30日，轨道交通3号线翡翠湖停车场至磨店车辆段正线区间短轨铺设施工顺利完成，标志着3号线顺利实现全线短轨通。_NEWLINE_2019年6月28日，轨道交通3号线正线轨道铺设工程（翡翠湖停车场出入场线至磨店车辆段出入段线）顺利完成长轨贯通，3号线也实现了全线轨通。_NEWLINE_2019年8月1日，轨道交通3号线实现全线电通。_NEWLINE_2019年9月5日，合肥轨道交通3号线开始空载试运行。