
_START_ARTICLE_
八田水力發電廠
_START_SECTION_
计划
_START_PARAGRAPH_
八田水力发电厂最初为嘉南农田水利会为因乌山头水库在非农田灌溉期时，旧送水口每天仍须放水供应工业及民生用水，然而，旧送水口一直以来仅将水流直接放出，所产生之可利用水力能源只能任其流失，因此嘉南农田水利会即拟订利用此水力能量于旧放水口钢管出口处落差24米设计水力发电厂一座。并且，该水力发电厂在旧送水口放流量较小时，也可以发电。弥补了乌山头水力发电厂在水库10月因放水量不稳定，发电机组时开时停，以及非灌溉期的11、12、1月水库仅供应民生用水和工业用水，放水量低于每秒8立方米，发电厂无法发电，发电机组只好停机进行岁修的状况。
_START_SECTION_
施工
_START_PARAGRAPH_
八田水力发电厂最初于2010年4月完成发电厂细部设计，后续兴建工程于2011年4月底由嘉南农田水利会提交申请。2012年9月正式动工，施工期两年。2015年12月，八田水力发电厂工程即将结束，计划于2016年1月开始试商转，并于该年正式完工并联商转发电。发电厂完工后，嘉南农田水利会预计将发电厂与周围的乌山头水库风景区结合发展为观光发电厂，将兼具的教育性质，供学生与一般民众入厂参访以进一步了解水力发电的过程。
_START_SECTION_
完工
_START_PARAGRAPH_
2016年6月，原定同年1月便要开始试伡的八田水力发电厂，因正进行消防设备改善，申请使用执照，以及须等待水轮机制造商人员自德国来台进行机组试伡，因此商转时程持续向后推迟。直到9月底，所有发电厂设施才完成施作，并开始进行试伡作业。11月11日之前，机组发电量已达到每小时1,600度。代管八田水力发电厂的乌山头水力发电厂厂长郑柏岳表示，目前八田水力发电厂虽已经完工，但仍需向台南市政府、经济部能源局申请电业执照，而原本希望在2016年底可以成行，但眼看快要年底，核发速度恐会稍微延后，因此预计明年1月至2月之间可以拿到执照，正式营运发电。_NEWLINE_2017年1月，嘉南农田水利会会长杨明风表示，八田水力发电厂试伡状况稳定，并且由于在试伡中发现发电机组的运转效率比当初建厂时预估的还高，因此提报经济部能源局后，已同意将额定发电量提高至2,196KW。目前发电厂运转状况也已提报台南市政府、能源局等，经专家学者审核后核发电业执照。预估最快将会在2月获得电业执照后正式商转，不过依照政府行政流程也有可能延至3月左右才能获得电业执照。
_START_SECTION_
设施
_START_PARAGRAPH_
八田水力发电厂计划利用乌山头水库旧放水口约20米之落差进行水力发电，厂内预计装设一部最高容量可达2,196KW之水轮发电机组。预估每年平均发电量约为700～720百万度。