
_START_ARTICLE_
نمذجة مباني رباعية الأبعاد
_START_PARAGRAPH_
يشير الاختصار  4D BIM ،  لنمذجة معلومات البناء في الأبعاد الرباعية وهو مصطلح مستخدم على نطاق واسع في صناعة التصميم بواسطة الحاسوب  CAD ، والذي يشير إلى الارتباط الذكي للمكونات أو المجموعات  لعنصر الكاد CAD ثلاثي الأبعاد  مع المعلومات المتعلقة بالوقت أو الجدولة الزمنية .   ، ولذا فأن الغرض من استخدام المصطلح 4D هو الإشارة إلى البعد الرابع: الوقت ، أي 4D هو ال 3D بالإضافة إلى الجدول الزمني.  _NEWLINE_يتيح إنشاء نماذج 4D للمشاركين المختلفين (من المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين إلى العملاء) في أي مشروع إنشائي الحصول على تصور كامل لمدد  الأحداث بالمشروع مع عرض تقدم أنشطة البناء خلال عمر المشروع.    ، هذا النهج لنمذجة معلومات البناء المتمركزة في اتجاه تقنية إدارة المشروع تحقق إمكانات عالية للغاية في تحسين إدارة المشروع البناء وتسليمه ، طبقا لأي حجم أو مستوى تعقيد.