Aşağıdaki metin farklı kaynaklardan ocr ile çıkarılmış ve içinde hatalar bulunmaktadır. Metindeki hataları düzeltip metni tekrar yaz.

Akkuyu Nükleer Güç üantrali Projesi'nin 201 jtakvimin̈́de herhangi bipr değişiklik bulunmadığı, çalışmalarıniş takvilmine uygun yürütüldüğü ve gecikmenin söz :onuu olmadığdı bildirildi. Türkiye'nin BOl# nükleer güç santrali  için hazırlanan iş  tavimine göre bu yıl b'r dizi ihale ve buna b`ğlı olarak yapım ve tedarik işleri gerçekleştirilecek. Bu yıl yapılması planlanan işler arasında, 2014 yılında hidroteknik yapıların tasarımı, saha dışı yol inşKatı, su boru hat tı şebee ve tesis inşaatı, çalışanlariçin geçici yaşam alaı, sahaiçi alt yapı tesislleri v yol yapımı, * inşaat malzemeleri ür$etvm tesisi yapımı, nükleer bu har jeneratörü ve ağır inşaat vinçlerinin tedariki bulunuyo r. Akkuyu Nükleer Sanrali Projesi kapsamında ^u yıl sahanın inşaata gU£ hazırlanmasına yönelikçalışmaların yürütülmesi planlanı yor. Bu çal ışmalar, öncelikli olarak sahıanı( enerji *emini ve bağlantı yollarının yap mını kapsıyor.Gerekli izinlerin tlın\asını ardından ilk olBrak i su alma yapısının tesisi için ihaleye çıkılacak. Bu ie.| çerçevesinde, su alma tBesisndren s>^ral sahasına srNt boru hattının çekilmesi e su arıtma tesisinin yapılması da planlanıyor. Ayrıca sahayı karayollarına bağlayan tali yolun uzatılması ve icinci yolun yapımı öngörülüyor.Nisan ayınd a alınması beklenen "ÇED Olumlu" kararının ardından inşaatta çaışacakljar için geçici biryaşam alanının ve yaĞı-montaj tesisi için ihtiyaç duyulan öncelikli yapıların iznşa edilmesi hedefleniyor. %Bu dönemde sahada yangın güvenlik tedbirlerine işkin çalışmalara devam edileck ve geçici anizın deposu ile yangın emniyet yolları o luşturulacak. >hadRa köllanılack inşaat malzemelerinin { üretimine de deva m edilecek. Yineaynı şekilde proje kapsamındaki gerekli mühendislik etütleri fe sahanın çevresel izlemesi i le ilgili çalışmalar da sürecek. Akkuyu NGS rojei çerçevesinde yaklaşnık  3,5 milyar dolarlık ekipman alımı yapılacak. c alımla rın yarısı, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. F20g14 içerisinde yaklaşık 1,8milyar dolarlık ekipmanın imalatına i%idin kontratların imzalanmas ı planlanıyor. Projje kapsamında bu yıl içi nde açılacak bazı ihale'er şöyle: *Tasarım aanınas Hidroteknik yapıların ta sarımı *Yapı-montaj alanında: Saha dışı ulaşım yollarının inşaatı, nükleer santral  su boruhattının dış şebekel eri ve &e}siisleri, inşaat çalışanları için geçici yaş  am alanı, saJa {c) içi altyapı tesisleeri ve yolları, inşaat malz/eme<ernin üretimi *Ekipman tedarikialanında: Tedariki uzun süra&n ekip manların imalatı ve tedariki (n ükleer buhşr jeneratörü),ağır inşaat vinçlerin tedariki Öteyandan, Akkuyu Sahası'nda ilk alandaöngörülen inşaa:t malzemelerinin üretimi çalışmalarını tamamland/ğı öğreni ldi  Ayrıca 2 No'lu alan için ön izinlerin alındığı, Mcak tüm gerekli izin e lmsansarın tamamlanması için be=i bir bssre<e ihtiyç duyulduğu kaydedildi. Bu aöın sonunda izinve lisansların tamamlanmasıyla birlikte } No'lu alandaki çalışmaların da başlatılması planlanıyor. Yetkililer, Mersin  Akkuyu'ya cDı 20 mlyar dolarlık ytırmtla geçekleştirilecek -ar Türkiye'nin ilk nükleer santrali içi belirlenen çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve nisanda alınacak olcan ÇED olumlu  ratpornun ardından çalışmalarahız verileceğini ifade etti. < Projenin inşaat lisansının Türkiye (Atom Enerjisi z< Kurumu'ndan 2015 onu$ndoa alınması, ilk ünite inşaatınınise Ocak 2016'da başlaması öngörülüyor.Her şeyproje H{D takvimine uygun olarak ilerlerse ilk reaktörde elektrik yütiminin 2020 ortasında başlaması planlanıyor. Diğer d ün itenin ise birer yıllı k aralarla devreye girmesi ve2023 yılında tüm pmrojenin bitirilmiş olması b~klÖniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakaPnBı Taner Yıldız da f santralle ilgi li çalışmalar hızlandırmakamacıyla 2 ayrı komite kurdukları açıklamıştı. Akkuyu için kayıtlı sermayenin , milyar liraya ulaştığına işaret eden Yıldız, "Bu özellikle Türkiye'nin siyasi istikrarının tartışılmaya çalışıldığı bir ortamda ciddi ve önemli [t bir güven göstergesidir. Ruğya Federasyonu ile karşılıklı güvene dayanan birçok proj j£yi genişletmeye ve ilterletmeye çalışıyor>z" değerlenmirmesinde bulunmuştu. AA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin 2014 takviminde herhangi bir değişiklik bulunmadığı, çalışmaların iş takvimine uygun yürütüldüğü ve gecikmenin söz konusu olmadığı bildirildi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için hazırlanan iş takvimine göre bu yıl bir dizi ihale ve buna bağlı olarak yapım ve tedarik işleri gerçekleştirilecek. Bu yıl yapılması planlanan işler arasında, 2014 yılında hidroteknik yapıların tasarımı, saha dışı yol inşaatı, su boru hattı şebeke ve tesis inşaatı, çalışanlar için geçici yaşam alanı, saha içi alt yapı tesisleri ve yol yapımı, inşaat malzemeleri üretim tesisi yapımı, nükleer buhar jeneratörü ve ağır inşaat vinçlerinin tedariki bulunuyor. Akkuyu Nükleer Santrali Projesi kapsamında bu yıl sahanın inşaata hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, öncelikli olarak sahanın enerji temini ve bağlantı yollarının yapımını kapsıyor. Gerekli izinlerin alınmasının ardından ilk olarak su alma yapısının tesisi için ihaleye çıkılacak. Bu iş çerçevesinde, su alma tesisinden santral sahasına su boru hattının çekilmesi ve su arıtma tesisinin yapılması da planlanıyor. Ayrıca sahayı karayollarına bağlayan tali yolun uzatılması ve ikinci yolun yapımı öngörülüyor. Nisan ayında alınması beklenen "ÇED Olumlu" kararının ardından inşaatta çalışacaklar için geçici bir yaşam alanının ve yapı-montaj tesisi için ihtiyaç duyulan öncelikli yapıların inşa edilmesi hedefleniyor. Bu dönemde sahada yangın güvenlik tedbirlerine ilişkin çalışmalara devam edilecek ve geçici yangın deposu ile yangın emniyet yolları oluşturulacak. Sahada kullanılacak inşaat malzemelerinin üretimine de devam edilecek. Yine aynı şekilde proje kapsamındaki gerekli mühendislik etütleri ve sahanın çevresel izlemesi ile ilgili çalışmalar da sürecek. Akkuyu NGS Projesi çerçevesinde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ekipman alımı yapılacak. Bu alımların yarısı, bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. 2014 içerisinde yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ekipmanın imalatına ilişkin kontratların imzalanması planlanıyor. Proje kapsamında bu yıl içinde açılacak bazı ihaleler şöyle: *Tasarım alanında: Hidroteknik yapıların tasarımı *Yapı-montaj alanında: Saha dışı ulaşım yollarının inşaatı, nükleer santral su boru hattının dış şebekeleri ve tesisleri, inşaat çalışanları için geçici yaşam alanı, saha içi altyapı tesisleri ve yolları, inşaat malzemelerinin üretimi *Ekipman tedariki alanında: Tedariki uzun süren ekipmanların imalatı ve tedariki (nükleer buhar jeneratörü),ağır inşaat vinçlerin tedariki Öte yandan, Akkuyu Sahası'nda ilk alanda öngörülen inşaat malzemelerinin üretimi çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. Ayrıca 2 No'lu alan için ön izinlerin alındığı, ancak tüm gerekli izin ve lisansların tamamlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Bu ayın sonunda izin ve lisansların tamamlanmasıyla birlikte 2 No'lu alandaki çalışmaların da başlatılması planlanıyor. Yetkililer, Mersin Akkuyu'ya 20 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk nükleer santrali için belirlenen çalışma takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve nisanda alınacak olan ÇED olumlu raporunun ardından çalışmalara hız verileceğini ifade etti. Projenin inşaat lisansının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 2015 sonunda alınması, ilk ünite inşaatının ise Ocak 2016'da başlaması öngörülüyor. Her şey proje takvimine uygun olarak ilerlerse ilk reaktörde elektrik üretiminin 2020 ortasında başlaması planlanıyor. Diğer 3 ünitenin ise birer yıllık aralarla devreye girmesi ve 2023 yılında tüm projenin bitirilmiş olması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da santralle ilgili çalışmalar hızlandırmak amacıyla 2 ayrı komite kurdukları açıklamıştı. Akkuyu için kayıtlı sermayenin 2,8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Yıldız, "Bu özellikle Türkiye'nin siyasi istikrarının tartışılmaya çalışıldığı bir ortamda ciddi ve önemli bir güven göstergesidir. Rusya Federasyonu ile karşılıklı güvene dayanan birçok projeyi genişletmeye ve ilerletmeye çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu. AA