ढिलाइ हुनुलाई आयोजना व्यवस्थापनले २७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन तथा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध , मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या , डिजाइन परिवर्तन , हाइड्रोमेकानिकल लट २ ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारण देखाउँँदै आएका छन् ।
ढिलाइ हुनुलाई आयोजना व्यवस्थापनले २७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन तथा बाढी पहिरोले पुर्याएको क्सति तथा अवरोध , मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या , डिजाइन परिवर्तन , हाइड्रोमेकानिकल लट २ ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारण देखाउँँदै आएका छन् ।