目前,中核五公司已完成了C2工程的主泵、蒸发器地脚螺栓、管道预埋工作,管道、通风预制车间、金加工车间、理化实验室、计量室、焊培室、物资库房、现场办公室及网络设备、中国村宿舍等现场生产临建和生活设施的建设均已相继完成并具备投用条件,为C2工程安装的全面展开打下了良好基础。国内的技术和管理准备工作也在有条不紊地按计划进行,截至2007年1月中旬,已完成了C2安装施工组织设计的编制和发布,完成了安装三级施工进度计划(内控版)和2007年安装施工进度计划,质量管理体系文件已经建立并有效运行,完成了2007年上半年开工的所有任务的技术方案编制、质量文件报审和物项的落实,完成了2007年人力动员,已做好了随时赶赴前方工作的各项准备。
根据C2安装施工进度计划,将于2007年4月开始管道预制工作,目前,管道预制的各项准备工作均已完成,其它配合土建的各项工作均满足施工进度计划。
是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业,由200多家企事业单位和科研院所组成。国家核科技工业的主体,国家核能发展与核电建设的中坚,核技术应用的骨干。在推动能源低碳转型、保障能源安全、建立现代能源体系等方面负有不可替代的责任和使命。
联系电话:010-68555844
邮箱:firstname.lastname@example.org