

Приморье лидирует по количеству строительства домов по программе "Жилье российской семье"
- Первые этажи начали монтировать в третьей блок-секции дома № 3. В первой и второй блок-секциях этого объекта идут работы по монтажу стен цоколя и устройству ростверка. В жилом доме № 25 ведутся бетонные работы стен парапета 25-го этажа. кладка наружных стен ведется на уровне 16 этажа, внутренних – на уровне 15-го. Штукатурка внутренних стен производится на 11 и 12 этажах, прокладка систем отопления – на 11 этаже, монтаж оконных блоков – на 10 этаже, - сообщили «Комсомолке» в «Приморкрайстрое».
Сдать дом планируется в конце 2017 года. После того, как будут завершены работы по внутренней отделке помещений.

