

Строительство долгожданного транспортного кольца на пересечении ул. Луначарского и Московского шоссе могут вновь отложить, об этом сообщает "progorodsamara" со ссылкой на «Самарское обозрение». Напомним, развязку планировали открыть уже в этом, 2017 году, но при проектировании кольца заказчики забыли о дополнительных пешеходных сходах со стороны улицы Луначарского, которые должны стать частью станции метро Московская. Стоимость возведения этих сходов по стоимость сопоставима с затратами на строительство самого кольца. Они обойдутся бюджету в 100 миллионов рублей, в то время как стоимость работ по контракту, который был заключен с ООО «Самаратрансстрой», составит 171 миллионов рублей.
По контракту подрядчик должен будет построить кольцевую развязку к 1 октября 2017 года, но, если к этому времени будут найдены средства на недостроенные спуски в метро, их возведение приведёт к разрушению построенной к этому времени развязки.
Потому эксперты призывают областные власти сначала построить сходы, а лишь потом кольцо. По их мнению, это поможет сэкономить, но приведет к задержке строительства кольцевой развязки.

