

Проектирование второй очереди самарского метро из-за недостаточного финансирования приостановлено. Об этом стало известно 15 декабря на заседании комитета по строительству губернской думы, сообщает Progorod. Все деньги, что были выделены на подземку, направлены на то, чтобы достроить «Алабинскую». При нынешнем темпе работ, станция будет полностью готова лишь в 2020 году.
К первому декабря полностью достроили левый перегонный тоннель, правый пока готов лишь на 63%. Переустройство инженерных коммуникаций выполнено на 80%, а камеры съезда завершены на 55%. После окончания всех подземных работ, начнется демонтаж проходческого оборудования и восстановление проезжей части Ново-Садовой. Предполагают, что произойдет это в 2017 году.
Чтобы завершить все работы на станции метро "Алабинская" и регулярно ее эксплуатировать, потребуется 1,45 млрд рублей. Хотя на развитие метрополитена Самары в ближайшие три года запланировано потратить всего 1,2 млрд рублей.

