Quanto às principais dificuldades sentidas durante o processo de construção, Siza Vieira recorda que «o projecto, em determinado momento, esteve parado», facto devido, segundo crê, «à mudança política que se verificou na Xunta da Galiza após as eleições» de Dezembro de 1990. Outro dos percalços foi a «antecipação da data de abertura do CGAC, por razões do programa das festas que se desenrolam em Santiago, o que obrigou a uma grande aceleração na fase final da construção. E o que se está a passar neste momento é uma dificuldade acrescida no controle de qualidade da obra». Tais problemas foram, porém, desmentidos pelo Gabinete de Imprensa da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta da Galiza, anteontem contactado pelo PÚBLICO. Para este organismo, «os trabalhos não estiveram paralisados em nenhum momento» e «não havia nenhuma data de entrega prevista». Um estranho facto, ainda mais que, num comunicado desta mesma Consellería, se lê: «Caso se cumpram as previsões do redactor do projecto e não apareça nenhum contratempo, as obras de construção do CGAC -- orçadas em cerca de dois mil milhões de pesetas [2,52 milhões de contos] -- concluir-se-ão no mês de Junho de 1993.» Talvez a proximidade das próximas eleições para a Xunta (17 de Outubro), actualmente governada pelo Partido Popular, de Fraga Iribarne, possa explicar a actual pressa do dono da obra.