Segundo os últimos dados do GAPIN-Gabinete de Apoio à Participação da Indústria Nacional, a construção da unidade fabril de Palmela atingiu, no final de Setembro, um grau de realização correspondente a 88 por cento do seu total, o que merece, por parte dos elementos do Gabinete, uma apreciação positiva, apesar de um ligeiro atraso de 60 dias, face ao calendário inicialmente previsto, considerado parcialmente recuperável, já que a produção comercial da fábrica poderá iniciar-se em Fevereiro de 1995, ou seja, um mês depois do planeado. Quanto à área de equipamento, a AutoEuropa tem concluída a zona de estampagem, enquanto a de pintura se encontra com um grau de execução de 25 por cento, estando em fase inicial a instalação das zonas de carroçarias e montagem final. Em incentivos industriais, a «joint-venture» entre a Ford e a VW, cuja produção-piloto começará em Maio do próximo ano, recebeu até agora 33,4 milhões de contos, repartidos por três «tranches», a última das quais de 11,1 milhões de contos, liquidada em Agosto passado. Face ao pagamento de ajudas, em função do ritmo de avanço das obras, Palma-Féria, administrador do IAPMEI, considera que a situação de investimento é «extremamente favorável».