Depois, as condições climatéricas adversas, que chegaram a tornar impraticável o desenvolvimento dos trabalhos, a falta de mão-de-obra e um ou outro desentendimento entre o MARL e o consórcio construtor, especialmente quanto aos materiais utilizados, resultaram no ano de atraso que actualmente se regista. Gomes de Almeida, presidente do conselho de administração do MARL, admite que este atraso gera «insatisfação» entre os operadores que pretendem trabalhar no Quintanilho. «Obviamente que para quem está com a expectativa de poder começar a funcionar num mercado destes em 1998 e, depois, só entra em 1999 as expectativas são desagradáveis. Também por se ter em conta que a maioria dos operadores que virá para aqui, nomeadamente na área dos hortofrutícolas, trabalha nos actuais mercados de Lisboa, que, como facilmente se reconhece, são mercados que não têm condições de laboração. O responsável do MARL sustenta, porém, que a empresa tem procurado soluções para que os operadores não sejam penalizados do ponto de vista financeiro. «Tomámos uma decisão unilateral de diferir no tempo o prazo de pagamento das prestações e iremos tentar acordar com os bancos uma prorrogação dos períodos de carência que já tinham sido concedidos para os financiamentos.