Um dos casos em que não se tem conseguido executar os trabalhos já adjudicados é na empreitada das «medidas imediatas de remediação» no tratamento dos solos contaminados, exemplificou Vladimiro Ricardo, sublinhando que as condições atmosféricas «não têm permitido o acesso à zona das células», onde deveriam já estar a ser executadas obras para minorar os efeitos dos abatimentos das células. Aí haviam sido depositados 110 mil metros cúbicos de solos contaminados por hidrocarbonetos e metais pesados, mas os sucessivos abatimentos registados desde Fevereiro do ano passado tornaram ineficaz aquele trabalho. As medidas «imediatas», sugeridas pelos LNEC no último trimestre de 95, passaram agora a «provisórias», como prefere chamar-lhes a Parque Expo. Outras obras tendentes a resolver definitivamente o problema dos contaminados, mereceram um parecer do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, mas «aguardam ainda parecer da GeoSyntec», a empresa projectista, disse Vladimiro Ricardo. Na altura em que se verificaram os abatimentos, em 1995, a Parque Expo anunciou que iria accionar judicialmente a GeoSyntec, responsabilizando a empresa pelos acidentes verificados. As obras entretanto adjudicadas referem-se às estruturas de betão e redes enterradas da Área Internacional Norte, que será ocupada pelos pavilhões de 50 a 60 países participantes. Esta obra, no valor de um milhão de contos, foi entregue ao consórcio liderado pela Moniz da Maia.