Final de 1994. O custo inicial da empreitada adjudicada à Abrantina regista por esta altura um aumento da ordem dos 60 por cento. Além dos pagamentos das duas «tranches» relativas à indemnização (550 mil contos), a empresa terá que receber, pelo menos, mais 555 mil contos, correspondentes aos vários pedidos de revisões de preços efectuados até esse momento, em consequência do aumento dos custos das matérias-primas e da inflação. O Ministério da Saúde compromete-se também a entregar à empresa mais 520 mil contos de trabalhos adicionais, não previstos no contrato inicial. Este valor diz ainda respeito a constantes alterações ao projecto, muitas vezes a pedido do corpo clínico do hospital (a construtora referiu, entre outras, a construção de um laboratório em local diverso do inicialmente previsto). A estes montantes juntam-se 355,5 mil contos de erros e omissões. Ou seja, de obras não contempladas no projecto inicial.