只有户型图时，能为装修做哪些准备？
装修前可以做什么？装修全流程了解一下！  装修进行中的小伙伴，最怕的事情是“等”和“返工”。尤其是大部分还交着房租，等着入住新房的小伙伴，那个捉急啊！  为了严格控制自己的装修工期，还有好多小伙伴会在装修公司的合同期里对装修公司进行约束。一般条款是这样的：  “本合同施工周期为100天，由于装修公司原因导致逾期竣工的，将给予每天100元的赔偿。”  而实际情况是，装修公司的拖拖拖，还是少数（大部分装修公司想迅速完工回款，因此不会拖延；但那种提前把所有的工程款都收齐了的装修公司，就很难说了）。  最耽误自家工期的人，正是你自己。所以理顺装修顺序，把握装修节奏，很重要！不然分分钟让你晚半年入住。  今天糖主就要带着大家将装修顺序好好捋一捋！  来，先看看糖厂良心制作的“装修流程一览表”。强烈建议大家保存下来，有了它，轻轻松松装修！！！  No.1 设计阶段 （1～3个月）  To do list： ① 定好预算 ② 定好设计  嗯，有没有发现，虽然其他阶段的时间都是以周来计算的。唯独设计阶段，是以月来计算的。在这个阶段，找设计师找装修公司，定全家的布局，给设计师留出画图时间，最后拿着图纸跟装修公司定预算。如果少于1个月，要么你是特别不差钱，要么你就是特别能将就——给个房子就能住的那种。 哪怕其他阶段再催再赶，但是设计阶段，一定要慢下来。装修，快就是慢，慢就是快——你在设计阶段越匆忙，后期施工开始以后可能就各种磨人，最典型的例子就是“返工”；相反，如果你在设计阶段积累的知识越多，对未来的家考虑得越充分，施工过程就会越顺利，将来入住也会更安心更顺手。  ▲ 屋主自己做的设计图，终于落地了。| 一兜糖家居APP屋主@猪扑啦  咦，有没有小伙伴在工作上也是这样的？你自己或者你的领导（嘘~）在初期没想好该怎么做，结果做出来以后又不满意，整体返工？嗯，其实装修也是同样的道理。所以设计阶段慢慢来，想清楚再动工。  与工作不同的是，你自己就是你家的Boss。你得在设计阶段就把整个家的布局、材料、风格全部订好，emmmm，至少要订个大概。后面的事，就按部就班，放手让你的项目经理、工人、各种主材商家去干吧。 ▲ 还有用ppt画设计图的，新技能get！| 一兜糖家居APP屋主@斑马线美术-许鑫 糖主最近在装修爸妈的房子，春节过后就拆旧，到五一才正式签约+施工，期间画图、调整布局、比较主材等等花了2个月。我们家母上大人天天在催我，你怎么还没开始装修啊？我每次都哭笑不得脸，因为还没想好啊~  No.2 开工准备 （约2个月）  To do list： ① 敲墙审批 ② 装修许可 ③ 定好橱柜、嵌入式厨电 ④ 中央空调 ⑤ 地暖 ⑥ 新风  定好设计稿，和装修公司签好合同做完预算，就可以进行开工前的准备啦。首先，你要知道硬装的工序一般是水电、泥、木、油漆。所以任何跟水电有关的都应该在装修之前确认好，包括设计师图纸上的所有插座、开关、灯、水龙头、地漏的位置。  ▲ 客厅插座布置图| 一兜糖家居APP认证设计师@成都宏福樘设计公司 除了设计师图纸上的这些，开工前还有一些也是和水电相关的。比如厨房的布置图和水电图，是由橱柜公司出的。中央空调、地暖、新风这三大件也是涉及到水电的。  如果不装中央空调，也要确定好分体空调匹数和位置，定好16A插头位置，铜管、冷凝水管的走向；  如果不装地暖，也要确定好地板的高度，泥工铺的地砖尽量和地板在一个水平面上才不会摔跤；  如果不装管道式新风，那是不是要考虑壁挂式新风，如果是，也要留出10A的插头和壁挂新风需要的空间。 这两周时间内，也会很忙很忙——光是定家里所有的橱柜、中空、地暖、新风商家以及测量、预算、砍价的过程，至少要花去1周，这还没算上你在纠结中蹉跎的岁月。实在不行，就放宽到1个月吧，前期还是有机会想想，多纠结一下的。 这个阶段最容易遗漏的，就是敲墙审批（如果没动墙体就不用办）和装修许可的办理。敲墙审批需要的资料有：   这是一个专门代办敲墙审批手续的哥们给我发的材料清单，这得去当地的区住建局审批。敲墙审批从提供完整资料到最终办下来，需要3-5个工作日。  物业一般也可以代办，就是贵一点（偷偷说，糖主家办下来是150元一份，小伙伴可以照着这个价格去砍）。有了这个材料清单，再加上装修公司提供的一堆营业执照等材料，就可以去物业办装修许可，工人就能正常进场施工了。  No.3 拆除砌墙 （约2周）  To do list： ① 确定空间格局 ② 跑建材挑货  一般装修多少都会改动原有布局。新房的拆旧就是敲墙，老房子的拆旧还包括屋内原有的柜体、吊顶、地板等拆除，一周之内做完也算是迅速的。 开工没有回头箭，嘿嘿，接下去你会发现进度开始加快了，不再是龟速前进的模式了。 泥工的主要任务是砌墙和贴砖。现在的砌墙是定格局，一般要在水电之前完工。  ▲ 砌墙决定了整体格局| 一兜糖家居APP屋主@糖糖Lin 哦，对了，之所以大部分是以周来计算，是因为一般城市公寓都有装修时间的限制（住别野的壕请无视），比如杭州的要求是工作日8:00-12:00，14:00-18:00可以进行有噪音的施工，换句话说，周末和节假日都不可以，大家可以适当避开这些日子。所以最好的施工周期是一整周或者周的倍数，周末的时间，用来砌墙放样、水电放样、木工放样是最合适的。 砌墙阶段，是整个装修过程中最轻松的阶段，我们没有需要特别完成的任务。但是，有紧迫感的你，可以看看后面的工序，哪些需要跑市场+砍价的，都可以看起来了。 No.4.水电阶段 （约3周）  To do list： ① 定好铝合金门窗 ② 强弱电箱和空开  水电工的主要任务是开槽+水电布管，一般需要两三周。  ▲ 水电改造| 一兜糖家居APP认证设计师@成都宏福樘设计樘樘  糖主爸妈家两室两厅、套内80平方的房子，开关插座120+个，听说是一般人家的2倍。装修公司的水电工程大都是按照面积算钱的，这个时候大家千万别客气，水电阶段多提要求，买到就是赚到。  水电阶段我们的任务，要定好铝合金门窗、强弱电箱和空开。强弱电箱和空开，都是成品，没啥纠结的。  开工之前已经看好的空调、地暖和新风的商家，也可以在水电阶段进行配合施工了。  铝合金门窗是这个阶段的重点，因为有一个定制周期，所以砌墙一结束就可以安排测量、下单生产了。这样才能赶在泥工结束之前送到并装上。  ▲ 包了阳台之后，有很多美丽的用途。| 一兜糖家居APP屋主@毛毛虫大侠  No.5泥工阶段 （约3周） To do list： ① 定好入户门、铺贴瓷砖 ② 安装门槛石、窗台石和挡水条  ▲ 网红六角砖| 一兜糖家居APP认证设计师@优家慢享设计  正式的泥工阶段包括修补墙面、铺贴瓷砖、地面找坡、堵漏等，你家以后洗完澡会不会积水，就全看泥工了。这个阶段大致也需要两三周。 水电阶段的材料，大部分装修公司会代劳。那么进入泥工阶段，很多都是需要亲力亲为啦。  ▲ 入户门可不一定是蜜汁红哦，及早规划也能换成极简灰的。| 一兜糖家居APP屋主@白略扫榻人 入户门可买成品可定制，非标的入户门，定制周期约30—45天，记得在开工前就下单。如果买成品，就泥工阶段再动手买就行了，可以提前上淘宝搜一下你家门洞尺寸是否是标准尺寸，是否有你喜欢的入户门颜色。 瓷砖，众所周知，必须是在泥工进场当天就到位的。不然泥工啥活都不要干了。此外，鉴于没有人喜欢家里的地板和瓷砖之间的高低差（嗯特殊设计的进门落灰区除外），所以这段时间还要订好家里地板的厚度，这涉及到泥工操作的瓷砖铺贴的厚度。 这个阶段最容易耽误工期的是门槛石和挡水条，一定要让泥工在进场时，就开好单子，或者安排石材商家来测量。最后如果因为石材到货晚了，耽误了泥工工期就不好了。  No.6木工阶段 （约1周）  To do list： ① 美缝 ② 全屋定制、地板、集成吊顶测量 ③ 煤气管道安装  如果不打柜子，木工是最没有存在感的工种。 原因就是现在的木工都已经被现代化的机器取代了，反映到装修市场上，就是全屋定制抢了绝大多数木工的活（我知道全屋定制和木工现场打柜子，各有支持方，嘿嘿暂时不在本文讨论范围内），木工活就只剩下了吊顶。糖主家的木工，因为只有很少的吊顶，所以两天就完工了。 但在木工阶段，我们应该是最忙乱的。  ▲ 吊顶还是必须由木工来干| 一兜糖家居APP屋主@龟龟洗手做羹汤  首先，木工期间需要配合的尺寸，你得告诉木工，比如筒灯射灯的开孔尺寸等等。所以最好这时你已经看好了灯具，研究好所有的筒灯尺寸、瓦数等等了。 然后，你得把泥工的小尾巴——美缝趁早做了。不然后面的热水器、煤气表、橱柜，门套线，一旦进场安装了，那些背后的瓷砖，就再也没有机会做美缝了。而且美缝对于施工环境有要求：  ① 在清缝的时候，要确保瓷砖附近的水泥是干的——这意味着泥工结束一周后，才能做美缝；而且在这一周内用水要非常小心，不能洒在地上。  ② 美缝施工过程中，需要无尘环境，所以木工和油漆工进行过程中，都是不可以的，要正好在一个工种结束，比较适合。  ▲ 美缝中| 一兜糖家居APP屋主@思迈 接着，就是各种测量，因为木工结束，家就几乎定型啦。嗯慢慢地，我们就不称之为工地，叫它家了。各种买买买都可以走起了。 关于测量，糖主专门列了一个小表格，包括但不限于测量以下尺寸：  买柜门移门轨道合页拉手挂衣杆（如果木工打柜子）、房门测量、地板测量、移门测量、集成吊顶测量、玻璃及隔板测量、橱柜、全屋定制测量。 No.7 油漆阶段 （约3周） To do list： ① 墙纸  油漆阶段就是家里的面子工程啦，简单如糖主家，就是涂涂白。当然也可以综合设计师的建议，选择自己喜欢的配色方案。  ▲ 复古的墨绿配金色。 | 一兜糖家居APP屋主@YEPOM  ▲ 黑板漆也是在这个阶段涂上去的| 一兜糖家居APP屋主@大牙花子  如果是大部分柜体都全屋定制的情况下，油漆阶段就只剩下乳胶漆。为了防止顶面或者墙面乳胶漆开裂、生锈，我们得要求油漆工在枪钉上点防锈漆、加阴阳角条、加网格布等等，最后才是刮三遍腻子和一底两面的乳胶漆。  哦，对了，如果刷乳胶漆是有色漆，大家在结束时要记得留一点漆备着，省得回头修补找不到原来的色号。当然像糖主家这样刷刷白的房子，就没必要了留了。需要修补的时候，让项目经理扔一点过来就行，他们正在进行中的工地，是常用常新。  看起来油漆工期间，除了买买墙纸就没什么大事了，实际上后面的安装阶段的所有东西，你都可以下单等待安装了。不信待会去看看硬装收尾的清单，就知道为啥要抓紧了。  No.8 硬装收尾 （约3周） To do list： ① 全屋定制、地板、集成吊顶安装 ② 灯具、五金、空调等安装  一般来说硬装收尾阶段，这个尾巴都会拖得很长很长~~~超过2个月也是很正常的事，大家有心理准备就不会觉得那么煎熬了。  因为前期还有装修公司的项目经理给你催着硬装的工序，后期因为涉及到的主材超多，选择也多。比如花洒，就要纠结黑色白色还是银色，带顶喷还是光手持，是否带龙头出水，要增压还是柔和出水，汉斯格雅还是Toto？ ▲ 台盆镜子都需要在这个阶段装起 | 一兜糖屋主布丁匠  上表中，除了备注的，收尾阶段的安装顺序并没有严格的界定，大致是先大件后小件，先脏后净。带星号的都是需要定制的，大家可以咨询商家，留出足够的制作时间。 Ps再解释下窗台石，之所以在泥工和最后硬装收尾阶段都出现，是因为有时候窗台石下面有柜子，需要柜体安装完了再铺上窗台石。也是需要留足定制时间的。 硬装收尾结束以后，糖主建议大家就可以把最后一遍乳胶漆做了，然后就开荒保洁。因为后面软装进场阶段都是洁净的环境了，如果有大件家具电器伤害了墙面、地板，可以让商家赔，嘿嘿嘿。 No.9软装进场 （约2周）  To do list： ① 家具 ② 纱窗、窗帘 ③ 所有电器  软装，其实先后顺序不是那么重要。这个阶段，就随买随装吧。装修后期，好多小伙伴已经没有当初的激情了，赶紧弄完大功告成啦~胜利就在眼前~   最后，敲黑板划重点：  因为涉及到颜值，还涉及到商家测量、设计、送货、安装的不可控性，以下几个为公认的最容易等等等和返工的几个环节，希望大家重点复习，严阵以待！  一般来说，能在半年时间内，完成所有的装修任务，就一定是协调、统筹、定调能力一流的项目管理行家。  经过一场装修，你自学了设计布局、懂得了比对材料、熟悉了装修语言、还得比价砍价，课程内容包括但不限于管理学、心理学、力学、电学、设计学、材料学、泼妇学……真是不容易。  看完今儿的文章，还不赶紧点赞收藏马克一下？！