装修房子有什么顺序和流程？
 干货，干货，干货.....这里不仅有详细的施工流程，还有具体施工的标准施工规范，一个让装修小白也能成为专业人士的干货回答…… 日常作品镇楼【文末有福利】 温馨提示，为了装修小白也能看明白图片较多，建议在WiFi的条件下观看  装修分为三大阶段：①设计阶段      ②施工阶段     ③安装阶段 今天主要详细的讲解一下施工阶段的内容，希望对大家有所启发。 第一步 设计阶段有三种情况 ①自己设计（非专业人士需慎重考虑） ②找装修公司（对比设计，施工，工艺，价格，以及服务) 比较省事的做法是，先让装修公司出免费设计，对比两三家，再根据情况决定是否需要付费设计。 送大家一个装修神器，根据你的需求和预算，为你推荐当地排名靠前的优质装修公司 点击下方卡片，查找靠谱装修公司！   ③找设计工作室/独立设计师  第二步 施工阶段（装修的重中之重） 施工阶段分为:水，电，泥，木，油五大工种组成。  在正式进入现场施工前你需要的准备:去物业办理装修开工手续，得到装修许可认证，还有帮施工工人办理施工出入证，以及缴纳装修保证金一般都是2000元整。 办理好开工手续之后，选一个良辰吉日开工。 好戏即将开始……  第一步，大白铲除  针对新房墙体有白色大白墙的要全部铲除干净，铲到可见原始墙面为止，铲除开发商原始的白墙是为了增强原始墙面与墙面涂料的附着力。  第二步，墙体改拆  把房屋所有需要拆墙，砌墙的墙体按照施工图纸进行改造。 砌墙需注意，建议在砌墙之前用钢筋混凝土现浇一个地梁，增强墙体结构的稳定性。 在新旧墙体的连接处每两层需要用钢筋植入旧墙体，增强新旧墙体的连接性。 并且在墙体双面抹灰的时候需要挂钢网，然后用水泥沙抹平，不然新旧墙体的连接处时间久了，很容易引起乳胶漆脱落开裂。 并且在砌墙快要到梁底的时候不能用轻质砖直接砌墙到顶，需要留一块砖45°斜角的方式进行垒砌，就是这种蜈蚣脚的手法收尾，这样有利于让下面砌好的砖墙和上面的楼板（梁），在灌满水泥沙浆后 ，像蜈蚣脚一样的排列连接得更加紧密稳固，保证了建筑的“热胀冷缩”空间，有效降低新砌墙与楼板（梁）连接处开裂的风险。 在有门洞的区域需要用工字钢或者现浇过梁，作为门头用来承重，并且过梁两边需要植入墙体最少100mm，才能保证整个门洞结构的稳定性。  第三步，墙地固涂刷 墙固的出现代替了以往传统使用的界面剂，但是他们的作用是大同小异的都是为了增强墙面的附着力。 地固其实以一种非常环保的材料，我们要在水泥地上铺设木地板或地砖，也要对水泥地进行处理。把地固涂抹在水泥地上，就能解决地面毛糙度，防止地面“跑沙”。这样在后续铺设木地板、地砖时，不会让板缝、砖缝里钻进灰尘，让地板或地砖更牢固的粘在地面上。 第四步，水电交底 这是很关键的一步，隐蔽工程的重中之重，水电定位按照施工图纸的进行现场定位（业主，设计师，电工，监理，橱柜设计师，空调设计师，最好能到场的都要到场，避免装修上的疏忽和遗憾） 水电施工施工必须规范，放线开槽布管，冷热水管间距150mm，左热右冷，冷热水管都用保温棉包裹，水电不能同槽，强弱电交接处需要用锡箔纸包裹避免强弱电之间的干扰，水管每60公分需要用卡扣扣住固定起来，避免水压过大导致水管晃动。 给水管最好使用6分管，避免用水高峰期水压不足，电线横截面:照明，插座2.5平方，厨房插座4.0平方，卫生间4.0平方，普通空调4.0平方，中央空调6.0平方，每个房间按照单独的回路施工，照明一个回路，插座一个回路。 另外，水电材料关系到人生安全，务必用符合国标的产品。在选择装修公司时，可重点留意报价单上是否写明材料的品牌、规格、数量、型号等重要信息。 不清楚怎么看报价单，可点下方链接预估你家装修费用，精准预估102项人工和材料费，拿着去对比，不怕被忽悠。   第五步，泥工施工 由防水公司涂刷防水涂料，涂刷区域:卫生间，阳台，厨房。 卫生间涂刷标准: 墙面，涂刷高度1800mm，如背面有衣柜，需满墙涂刷，并在衣柜背面涂刷防潮涂料。 地面，回填之前涂刷一次，回填之后在水泥层面在涂刷一次，注意防水涂料最好采用渗透型的柔性防水，防止房屋的自然沉降导致防水拉裂导致卫生间渗水。 厨房涂刷防水标准: 墙面，返边高度涂刷1000mm，地面均匀涂刷。阳台涂刷标准: 地面，均匀涂刷，墙面，返边30mm，有水区台盆地方高度涂刷1000mm。 卫生间在回填之前你需要注意的，所有的排污下水一定要带存水弯，不然卫生间会很臭，所有卫生间的排污水管一定要用青石砖堆砌并用黄沙夯实保护排污下水管，处理好之后用陶粒回填，在回填层面挂钢网，在用水泥沙找平。注意，在防水层与水泥层之间要做一个暗藏地漏，因为时间长了地砖的缝隙会有渗水，如果没有这个暗地漏，时间长了就会发霉变味。 卫生间下水管包裹处理，用青石砖垒砌，下水管道需要包裹隔音棉处理，然后用胶带缠绕固定，防止楼上排水产生噪音。 包裹完之后水泥沙抹平，在水管的包裹处最好采用M型钢网的形似进行抹平处理，防止后期瓷砖空鼓脱落。 在卫生间还有一个需要注意的就是蹲便器和座便器的孔距一般市面上有两种一种是300mm的孔距，一种是400mm的孔距，所以在预留下水排污孔距的时候300mm的预留的孔距330—350mm，400mm的预留430-450mm孔距就可以了，因为还要算上贴砖30mm的厚度，还有两公分误差自己把控。 卫生间还有就是地漏排水的问题，地漏的位置一定要是最低点，最好做梯形排水处理，而这个梯形最好在这一块砖的最中间，不过这个需要在做水电的时候和水电工和贴砖的师傅交接好，要按照铺贴地砖的尺寸在预留地漏的下水管的位置。  还有就是卫生间浴室柜的排水最好采用墙排的方式，既美观又实用。  第六步 木工阶段 随着定制行业的发展，以及人们生活水平品质的提高，现在现场木工打柜子的也是越来少了，基本都是定制整体衣柜，橱柜，鞋柜，以及储物柜，所以家里的木工基本上就只有吊顶然后一些背景墙的基层打底了，现在家里面木工吊顶一般都是用轻钢龙骨了，可能会用少量的边龙骨是木质的。 在木工吊顶的时也会有一些注意事项，按标准的施工工艺石膏板固定在龙骨上也是有一层基层板固定的，如果你家有暗藏灯槽也有一个点非常重要，灯槽是否有底板封底，因为这个如果不封底后期你的灯带会有上下起伏，导致灯光的光源不均匀，就像那种波浪纹，如果灯槽封底了它的光源是很均匀很直的，还有在石膏板吊顶的七字转角处，我们要用一整块板切割，因为石膏板热胀冷缩的工艺会让转角的接缝处是最容易开裂的，并且每块石膏板的接缝处都要开v型槽，用填缝剂处理接缝，而且固定石膏板的自攻螺丝需要点防锈剂。 第七步 油漆阶段  其实油漆阶段就是对墙面的处理，首先我们标准的墙面处理，因为应该是分为三个部分，①石膏墙面找平②批刮腻子粉三遍，然后高光打磨处理，③油漆涂刷一底两面 当然我们前期有的工艺会做网格布处理，增强墙面涂料的附着力 首先墙面石膏找平，在目前的整个装修市场，大多数的公司是没有做这个墙面工艺处理的，而这个工艺主要是让整个墙面顶面保证绝对的平整，而墙面的平整度，凭肉眼是很难看出来的，但是等你安装衣柜柜体和门套的时候，你就会发现，如果墙面不平整，就会有很宽的缝隙，那这个时候很多装门或者装柜子的师傅他们就会用大家都知道的发泡胶来处理，其实这个就是细节上的问题。 然后石膏找平，完之后我们就要开始涂刷腻子粉，腻子粉经过二道涂刷后就要等门安装好之后在进行第三道涂刷，以便好收口处理细节的部位，等门装好之后，开始涂刷第三道腻子，刷完第三道就开始高光打磨，最后我们在涂刷乳胶漆，一面底漆两遍面漆。如果有的不刷乳胶漆，是贴墙纸就直接刷一层基膜就可以了，如果是贴墙布就直接用糯米胶就可以了。 最后，送将要装修的朋友一个神器，按照当地的装修行情帮你预估整体费用，起码了解大体情况，不会装贵了！ 点下方链接就能获取报价 精准预估102项人工和材料费 拿着详细清单去对比，不怕被忽悠   如果对你有所启发，希望点赞支持噢！ 欢迎关注 @Li小屋 一个专注户型设计改造的室内设计师 户型设计问题，也可以来找我噢…… 福利：“私信”免费获得户型诊断机会一次！！！ 