谁有一建建筑口诀？
这个我会，一建、二建的口诀我经常背。  速记口诀一：需编制分部（分项）工程施工组织设计的工程 某些特别重要的、技术复杂的、或采用新工艺、新技术施工的分部（分项）工程， 需编制分部（分项）施工组织设计。 ①深基础 ②无粘结预应力混凝土 ③特大构件的吊装 ④大量土石方工程 ⑤定向爆破工程需编制分部（分项）施工组织设计。 【口诀】大大审项羽。 速记口诀二：施工组织总设计的编制程序 ①收集和熟悉资料和图纸，进行调查研究。 ②计算主要工种工程的工程量。 ③确定施工的总体部署。 ④拟订施工方案。 ⑤编制施工总进度计划。 ⑥编制资源需求量计划。 ⑦编制施工准备工作计划。 ⑧施工总平面图设计。 ⑨计算主要技术经济指标。 【口诀】茶几不防毒，需备图标。 速记口诀三：目标动态控制的工作程序 ①目标分解，确定目标控制的计划值 ②收集项目目标的实际值 ③定期进行目标的计划值和实际值的比较 ④比较如有偏差，采取纠偏措施纠偏2 ⑤若有必要（原定目标不合理或原定目标无法实现），进行目标的调整 【口诀】分几笔就跳。 速记口诀四：施工机械使用费的组成 施工机械使用费由下列七项组成： ①折旧费 ②大修理费 ③经常修理费 ④安拆费及场外运费 ⑤人工费 ⑥燃料动力费 ⑦税费 【口诀】浙大人安然常睡。 速记口诀五：措施项目费用的构成 措施项目费是指完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生 活、安全、环境保护等方面的费用，内容包括： ①安全文明施工费 ②夜间施工增加费 ③二次搬运费 ④冬雨期施工增加费 ⑤已完工程及设备保护费 ⑥工程定位复测费 ⑦特殊地区施工增加费 ⑧大型机械设备进出场及安拆费 ⑨脚手架工程费 【口诀】二大爷脚已冻特安定。 速记口诀六：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤 ①调查研究和收集资料； ②进行项目结构分析；3 ③进行进度计划系统的结构分析； ④确定项目的工作编码； ⑤编制各层（各级）进度计划； ⑥协调各层进度计划的关系和编制总进度计划； ⑦若所编制的总进度计划不符合项目进度目标，则设法调整； ⑧若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。 【口诀】双析变双计。结构分析，先总后分；进度计划，先分后总。 速记口诀一：基本法律知识 法规与规章：法规叫条例；规章叫办法、规定、细则。 法律纵向冲突：宪法→法律→行政法规→地方性法规→地方性规章→部门规章 法的效力层级：宪法至上，上位法优于下位法，特别法优于一般法，新法优于旧法， 需要由有关机关裁决适用的特殊情况 【口诀】法的冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特别优于一 般 速记口诀二：招标基本程序 强制招标标准：按工程建设顺序勘察、设计、监理 100W 设备材料单项采购 200W 施工单项 400W 【口诀】1.2.4 可以不招标项目:涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行 以工代赈、需要使用农民工等特殊情况， 【口诀】安秘抢救扶贫赈农 招标程序：（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评 标、中标、签约） 【口诀】首尾遍布投资，开瓶即中签（手委编布投资，开评中签）4 速记口诀三：施工许可证申领条件 1.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续； 2.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证； 3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求； 4.已经确定施工企业； 5.有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审査合格； 6.有保证工程质量和安全的具体措施； 7.建设资金已经落实 【口诀】用地规划有条件，施工资料质量安全和金钱 速记口诀四：劳动合同试用期 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合 同，试用期不得超过 6 个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期。以完成 一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。试 用期包含在劳动合同期限内。 【口诀】313@126（合同期@试用期） 速记口诀五：专项施工方案 必须组织专家论证审查的专项施工方案：深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的 专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审査。 【口诀】高大专家暗挖深坑 速记口诀六：仲裁意见的采纳 仲裁意见的采纳：独任仲裁庭审理的案件由 独任仲裁员作出仲裁裁决，合议仲裁 庭审理的案件由 3 名仲裁员集体作出仲裁裁决。裁决 也可以按照多数仲裁员的意见作 出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录或者附在裁决书 后,但该少数意见不构成裁决 书的组成部分。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁 员的意见作出。仲裁裁决5 书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会的印章。对裁决持不同意见的 仲裁员可以签名，也 可以不签名。裁决书自作出之日起发生法律效力。 【口诀】仲裁首席忌三心二意 速记口诀一：沥青道路面层的性能要求 面层的使用要求指标是： ①平整度 ②承载能力 ③温度稳定性 ④抗滑能力 ⑤透水性 ⑥噪声量 【口诀】承平温滑水声。 速记口诀二：挡土墙结构受力 挡土墙结构承受土的压力有静止土压力、被动土压力和主动土压力。三种土压力中， 主动土压力最小；静止土压力其次；被动土压力最大，位移也最大。 【口诀】被大主小静居中。 速记口诀三：试验段的目的 试验段的目的主要有： ①确定路基预沉量值。 ②合理选用压实机具；选用压实机具应综合考虑道路不同等级、地质条件、工程量 大小、工期要求、作业环境等。 ③按压实度要求，确定压实遍数。 ④确定路基宽度内每层虚铺厚度。 ⑤根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。 【口诀】预度三亚（压）。 速记口诀四：无机结合料稳定土类特点 ①抗冻、抗收缩性排名：6 二灰土基层＞水泥土基层＞石灰土基层 ②早期强度排名： 水泥土基层＞石灰土基层＞二灰土基层 ③水稳性排名： 水泥土基层＞石灰土基层 【口诀】水泥大石灰，主要看二灰，双抗二灰大，早强二灰小。 速记口诀五：混凝土配合比设计要求 混凝土的配合比设计在兼顾技术经济性的同时还应满足抗弯拉强度、工作性和耐久 性三项指标要求。 【口诀】完（弯）工敬（经）酒（久）。 速记口诀六：桥梁分类 桥梁分类 多孔跨径总长 L（m） 单孔跨径 L0（m） 特大桥 L＞1000 L0＞150 大桥 1000≥L≥100 150≥L0≥40 中桥 100＞L＞30 40＞L0≥20 小桥 30≥L≥8 20＞L0≥5 【口诀】五二四一五，八三百千总。 速记口诀七：沉桩施工要点 在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工，并应采取措施进行处理： ①贯入度发生剧变。 ②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。 ③桩头或桩身破坏。 ④地面隆起。 ⑤桩身上浮。 【口诀】农妇变破鞋（隆浮变破斜）。7 速记口诀八：明挖法施工优点 明挖法是修建地铁车站的常用施工方法，具有施工作业面多、速度快、工期短、易 保证工程质量、工程造价低等优点。 【口诀】多快好省。 速记口诀九：盖挖法施工优点 ①围护结构变形小 ②施工受外界气候影响小 ③基坑底部土体稳定，隆起小 ④对道路交通影响小 ⑤施工安全 【口诀】四小一安全。 速记口诀十：盖挖法施工缺点 ①盖挖法施工时，混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难。 ②盖挖逆作法施工时，暗挖施工难度大、费用高。 ③由于竖向出口少，需水平运输，后期开挖土方不方便。 ④作业空间少，施工速度较明挖法慢、工期长。 【口诀】慢贵接缝难。 速记口诀十一：污水处理构筑物 进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、 生物塘、消化池、沼气储罐。 【口诀】进水闸泵格沉砂，初沉二沉生气化。 速记口诀十二：雨期施工基本要求 ①加强与气象部门联系，掌握天气预报，安排在不下雨时施工。 ②调整施工顺序，集中力量分段施工。 ③做好防雨准备，在料场和搅拌站搭雨棚，或在施工现场搭设可移动的罩棚。 ④建立完善排水系统，防排结合；并加强巡视，发现积水、挡水处，及时疏通。 ⑤道路工程如有损坏，及时修复。8 【口诀】分快避雨水。 速记口诀一：民用建筑分类 建筑分类 民用建筑 工业建筑 农业建筑 居住建筑 公共建筑 【口诀】农民工。 速记口诀二：民用建筑的构造 地下室、半地下室要求 地下室、半地下室供日常人员使用时，应符合安全、卫生及节能的要求，且宜利用 窗井或下沉庭院等进行自然通风和采光； 地下室不应布置居室；当居室布置在半地下室时，必须采取满足采光、通风、日照、 防潮、防霉及安全防护等要求的措施。 【口诀】梅超风防光照。 速记口诀三：室内光环境 人工照明 （1）热辐射光源（白炽灯和卤钨灯），开关频繁寿命短、不允频闪；瞬间启动、 散热量大。【卤炽瞬】9 （2）气体放电光源（荧光灯、荧光高压汞灯、金属卤化物灯、钠灯、氙灯），寿 命长、光色好（接近天然光光色）；有频闪、镇流噪声、开关频繁影响寿命。 （3）开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。疏散照明、 安全照明和备用照明必须采用瞬时启动的光源。有高速运转物体的场所宜采用混合光 源。 （4）图书馆存放或于都珍贵资料的场所，不宜采用具有紫外光、紫光和蓝光等短 波辐射的光源。 （5）办公室、阅览室在顶棚上的灯具不宜设置在工作位置的正前方，宜设在工作 区的两侧，并使灯具的长轴方向与视线平行。 【口诀】高速物体用混合，瞬时启动热辐射，珍贵资料怕紫光，灯具平行两侧放。 速记口诀四：屋面防水工程施工技术 涂膜防水层屋面施工 涂膜防水层施工工艺应符合下列规定： 1）水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工； 2）反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工； 3）热熔型防水涂料宜选用刮涂施工； 4）聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工； 5）所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工 【口诀】舌巨（聚）热，其余都有喷，水溶滚；细部刷。 速记口诀五：单位工程施工组织设计 单位工程施工组织设计基本内容 编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要 施工方法、施工现场平面布置、主要施工管理计划等几个方面。 【口诀】方进资一概不准布置计划。10 速记口诀六：单位工程施工组织设计 动态管理 发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充： （1）工程设计有重大修改； （2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止； （3）主要施工方法有重大调整； （4）主要施工资源配置有重大调整； （5）施工环境有重大改变。 【口诀】设资方法环。 速记口诀七：单位工程施工组织设计 动火等级的划分 凡属下列情况之一的动火，均为一级动火： (1)禁火区域内。 (2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的 辅助设备。 (3)各种受压设备。 (4)危险性较大的登高焊、割作业。 (5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 (6)现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 【口诀】禁火油罐各种受压，危险密封大量可燃。 速记口诀八：地基基础工程施工质量管理 桩基工程 1.灌注桩的入土深度的控制： （1）摩擦桩，以标高为主，贯入度作为参考； （2）端承桩，以贯入度为主，以标高作为参考。11 【口诀】魔高一尺 速记口诀九：钢结构工程施工质量管理 对属于下列情况之一的钢材，应进行复验： 1）国外进口钢材； 2）钢材混批； 3）板厚≥40mm，且设计有 Z 向性能要求的厚板； 4）建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材； 5）设计有复验要求的钢材； 6）对质量有疑义的钢材。 【口诀】进口混批有 Z 性，一级大跨有疑义。 速记口诀十：钢结构工程施工质量管理 总配电箱（配电柜）-分配电箱-开关箱 总配电箱（配电柜）要尽量靠近变压器或外电电源处，以便于电源的引入。分配电 箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带，确保三相负荷保持平衡。开 关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备，施工现场所有用电设 备必须有各自专用的开关箱。 施工用电网路和设备必须加装两级漏电保护器，总配电箱（配电柜）中应加装总漏 电保护器，作为初级漏电保护，末级漏电保护器必须装配在开关箱内。 【口诀】三级配电，两级保护。 速记口诀十一：工程造价的构成 建安费的构成（费用构成、造价形成） 1）建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料费、施工机具使用费、 企业管理费、利润、规费、税金组成。 【口诀一】人材机管利规税。12 2）建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、 规费、税金组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施 工机具使用费、企业管理费和利润。 【口诀二】分措其规税。 速记口诀十二：危险性较大工程专项施工方案管理办法 专项方案编制应当包括以下内容： 1）工程概况 2）编制依据 3）施工计划 4）施工工艺技术 5）施工安全保证措施 6）劳动力计划 7）计算书及相关图纸。 【口诀二】施工劳艺（逸）有计划，图纸（计算书）依概有保证。 速记口诀一：吊装方案的评价和选择 （1）技术先进性可行性论证 （2）安全性分析 （3）进度分析 （4）成本分析 【口诀】吉（技）安进城。 速记口诀二：设备开箱检查 （1）箱号、箱数以及包装情况； （2）设备名称、规格和型号，重要零部件还需按质量标准进行检查验收； （3）随机技术文件（如使用说明书、合格证明书和装箱清单等）及专用工具；13 （4）有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀； （5）其他需要记录的事项。 【口诀】报（包）社（设）心碎（随），缺其他。 速记口诀三：锅炉本体受热面安装一般程序 设备及其部件清点检查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接 【口诀】点球找对手 速记口诀四：质量事故处理方式 （1）返工处理 （2）返修处理 （3）限制使用 （4）不作处理 （5）报废处理 【口诀】返修先不报 速记口诀五：风机的性能主要参数 流量、压力、功率、效率、转速、噪声、振动 【口诀】小（效）流躁动压功速 速记口诀六：压缩机的性能参数 容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率 【口诀】洗牌留笑容 速记口诀七：管道液压试验实施要点 （1）液压试验应使用洁净水，对不锈钢、镍及镍合金钢管道，或对连有不锈钢、 镍及镍合金钢管道或设备的管道，水中氯离子含量不得超过 25ppm。 （2）试验前，注人液体时应排尽空气。 （3）试验时环境温度不宜低于 5°C，当环境温度低于 5°C 时应采取防冻措施。14 （4）承受内压的地.上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的 1.5 倍。埋 地管道的试验压力应为设计压力的 1.5 倍，并不得低于 0.4MPa。 （5）试验应缓慢升压，待达到试验压力后，稳压 10min，再将试验压力降至设计 压|力，稳压 30min，检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。 【口诀】洁净水、看离子；氯离子、二十五； 注液前、排净气；气温低、五以上； 试压力、一点五；莫低于、零点四； 管设压，取小值；升试压，稳十分； 同学们、要记牢；压力试验难不倒； 速记口诀八：管道气压试验实施要点 （1）承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15 倍，真空管道的试 验 压力应为 0.2MPa。 （2）试验介质应采用干燥洁净的空气氮气或其他不易燃和无毒的气体。 （3）试验时应装有压力泄放装置，其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍。 （4）试验前，应用空气进行预试验，试验压力宜为 0.2MPa。 （5）试验时，应缓慢升压，当压力升至试验压力的 50%时，如未发现异状或泄漏， 继续按试验压力的 10%逐级升压，每级稳压 3min，直至试验压力。应在试验压力下稳 压 10min，再将压力降至设计压力，采用发泡剂检验无泄漏为合格。 【口诀】内压、金属，一点一五； 真空管道，零点二兆； 泄压峰值，一点一试； 空气预试，零点二适； 升压至半，十点分级； 每级稳三分，试验稳十分， 缓降至设压，无漏即为佳。 速记口诀九：质量控制因素排列图法做题方法 （1）整理排列图，并按照不合格点数或不合格频率从高到低依次排列； （2）计算累计频率 （3）15 累计频率 因素 分类 （0，80%】 主要因素 A （80%~90%】 次要因素 B （90%，100%】 一般因素 C 【口诀】一整理、二累计、八九分开右边闭 速记口诀十：吊装方案编制依据 （1）国家有关法规、有关施工标准、规范、规程； （2）施工组织设计或施工组织总设计； （3）施工技术资料：主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图、设备基础施工图、 设备平立面布置图、相关专业施工图、设计会审文件、施工现场地质资料等； （4）施工现场条件：包括场地、道路、地下地.上障碍物等； （5）机具情况及技术装备能力：包括自有的和可租赁机具的情况,以及租赁的价格、 机具进场的道路、桥涵情况等。 【口诀】诡（规）计,突（图）显情况 速记口诀十一：设备安装精度的偏差要求 （1）有利于抵消设备附属件安装后重量的影响； （2）有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响； （3）有利于抵消零部件磨损的影响； （4）有利于抵消摩擦面间油膜的影响。 【口诀】孕（运）妇（附）抹（磨）油 速记口诀十二：成套配电柜（开关柜）的安装顺序 开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运 行验收 【口诀】相(箱)应(运)姑(固)母——小试身手(收)16 速记口诀一：土的试验项目 土的试验项目包括天然含水率、液限、塑限、标准击实试验、CBR 试验等，必要 时应做颗粒分析、比重、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。 【口诀】水爷吃素鸡 速记口诀二：试验路段 下列情况下，应进行试验路段施工： 1.二级及二级以上公路路堤。 2.填石路堤、土石路堤。 3.特殊地段路堤。 4.特殊填料路堤。 5.拟采用新技术、新工艺、新材料的路基。 【口诀】石高特新 速记口诀三：压实工艺主要参数 机械组合；压实机械规格、松铺厚度、碾压遍数、碾压速度；最佳含水率及碾压时 含水率允许偏差等。 【口诀】合格送变速水 速记口诀四：冬期填筑路堤 （1）冬期施工的路堤填料，应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土，石渣等透水 性良好的材料。 （2）冬期填筑路堤，应按横断面全宽平填，每层松铺厚度应按正常施工减少 20%～ 30%，且松铺厚度不得超过 300mm。当天填的土必须当天完成碾压。 （3）中途停止时，应覆盖防冻。 （4）当填筑标高距路床底面 1m 时，应碾压密实后停止填筑。 【口诀】透水好，厚度小，留 1 米，质量保17 速记口诀五：竖向排水体 袋装砂井施工工艺程序：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉 入砂袋→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。 【口诀】原下级打沉，拔居头上 塑料排水板施工工艺程序：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板 穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。 【口诀】原下级穿套管，排吉普 速记口诀六：滑坡防治的工程措施 滑坡防治的工程措施主要有排水、力学平衡和改变滑带土三类 【口诀】水平滑 速记口诀七：加筋土挡土墙施工主要工序 加筋土挡土墙施工主要工序：施工准备→基坑开挖→地基处理→排水设施→基础浇 （砌）筑→构件预制→构件安装→铺设筋带→填土、碾压→墙顶封闭。 【口诀】基地睡鸡，狗劲舔墙 速记口诀八：强夯和强夯置换 强夯和强夯置换施工前应在代表性路段选取试夯区进行试夯，每个试夯区场地面积 不应小于 500 ㎡。试夯应确定单击夯击能、夯击次数、夯击遍数、间歇时间等参数。 【口诀】吃遍煎蛋 速记口诀九：隧道必测项目 1.洞内、外观察； 2.周边位移； 3.拱顶下沉； 4.地表下沉。 【口诀】观周拱地18 速记口诀十：喷锚暗挖法“十八字”方针 1.短开挖； 2.勤量测； 3.快封闭； 4.管超前； 5.强支护； 6.严注浆。 【口诀】短小勤快之人到前面管抢盐(强严) 速记口诀十一：专项施工方案编制内容 1.编制依据； 2.工程概况； 3.计算书及图纸； 4.施工计划； 5.劳动力计划； 6.施工工艺技术； 7.施工安全保证措施 【口诀】依概算计老(劳)公(工)安 速记口诀十二：五牌一图 1.消防保卫牌 2.管理人员名单及监督电话牌 3.文明施工牌 4.工程概况牌 5.安全生产牌 6.施工现场总平面图 【口诀】小(消)监管吻(文)公(工)安 不知道我的回答有没有对你有一些些帮助。