零基础新人，装修100㎡房子的流程是怎样的？
第一阶段 前期准备（房屋交付前1个月） 1、 参观样板房 2、 看装修日记 3、 网上查询感兴趣的装饰公司各种信息 这一阶段要做出的决定是选定一家装饰公司 希望采用独立设计的要选定一家设计 选定之后需缴纳量房设计定金 第二阶段 设计洽谈 1、 请设计师一起去验房 要求开发商对一些有问题的地方进行整改 同时可以和设计师开始初步的沟通 2、 设计师量房 业主尽可能把自己的需求和偏好传达给设计师 3、 设计师出布局图后和业主沟通 初步谈一些用料做法 大概的造价 4、 选定一家橱柜公司，让橱柜设计师和设计师一起讨论厨房设计（（选购：橱柜） 5、 设计师出详细图 确定用料做法 比较精确的预算出来 同时可以要求设计师给出施工工序、大概时间和业主需要购买的材料 方便业主购买材料和控制进程 6、 签署合同 缴付首款 7、装修进场 和物业的关系 第三阶段 施工阶段 1、 拆改非承重墙 水电空调口改造（选购：水管 电线） 厨卫防水 第一次验收：水电验收（验收方法） 合格后一般需要缴付装修款的大头了 2、 瓦工：天花吊顶 铺墙地砖（选购：墙地砖） 3、 橱柜上门精确测量 4、 木工：定做家具（选购：板材） 木器油漆（选购：木器油漆） 5、 厨房吊顶（选购：吊顶） 6、 墙面油漆（选购：乳胶漆） 7、 安装橱柜、马桶、浴缸、水龙头（选购：卫浴产品） 8、 铺设地板（选购：地板） 清洁一次 第四阶段 收尾阶段 1、安装灯饰 电器 外购家具（选购：灯饰 电器 家具） 最后验收 注意环保问题 2、软装