Definisikan peran manajemen perubahan. Pertimbangkan untuk membuat dewan kontrol perubahan. Buat proses untuk merealisasikan permintaan perubahan. Buat formulir permintaan perubahan. Masukkan informasi tambahan ke dalam catatan perubahan. Pantau keputusan penting.

Given the above summary, write a detailed text in Spanish for it.
Enumera las funciones que se asignarán a este proyecto. Describe las responsabilidades y habilidades necesarias para cada función. Como mínimo, incluye un gerente de proyecto para que promulgue los cambios a diario y un patrocinador del proyecto para que haga un seguimiento del progreso general y tome decisiones de alto nivel sobre la gestión de cambios. Para los proyectos amplios en una organización grande, es posible que debas dividir las funciones de gestión de proyectos entre varias personas con conocimientos especializados. Los proyectos de software suelen incluir una junta de control de cambios compuesta por representantes de cada grupo de partes interesadas. Es junta aprueba todas las solicitudes de cambio en lugar del director del proyecto y comunica las decisiones a las partes interesadas. Este enfoque funciona bien para los proyectos con muchas partes interesadas y los proyectos que posiblemente necesiten una reevaluación frecuente del alcance y los objetivos de línea base. Una vez que alguien en el equipo del proyecto identifique un paso adelante, ¿cómo pasa de ser una idea a ser realidad? Describe este proceso aquí, según lo acordado por el equipo. Aquí tienes un ejemplo:  El miembro del equipo rellena un formulario de solicitud de cambio y lo envía al administrador del proyecto. El administrador del proyecto ingresa el formulario al registro de solicitudes de cambio y actualiza este registro cuando las solicitudes sean implementadas o rechazadas. El gerente asigna a los miembros del equipo escribir un plan más específico y estimar el esfuerzo requerido. El gerente del proyecto envía el plan al patrocinador del proyecto para su aprobación o rechazo. Se implementa el cambio. Las partes interesadas son notificadas del progreso con frecuencia. Los siguientes datos deben ser incluidos con cada solicitud del cambio e ingresados en el registro de cambios.  Fecha de la solicitud del cambio. Número de la solicitud del cambio, asignado por el administrador del proyecto. Título y descripción. Nombre del...