Tài liệu tóm tắt: Dự án rạch Hàng Bàng có mục đích nhằm thoát nước cho lưu vực với hơn 300.000 người đang sinh sống.

Người dân ở nhiều khu vực của TP. HCM thường phải chịu cảnh ngập nặng sau mưa. Dự tính dự án Hàng Bàng có thể giúp giải quyết 29 điểm ngập nặng thuộc quận 5, 6 và 11.

Tuy nhiên, ADB đã chính thức đề nghị chấm dứt tài trợ cho dự án vì đã trải qua sáu năm, năm đời giám đốc dự án, mà có vẻ chương trình không đi đến đâu.

Tiến độ chậm

Tin cho biết trong tháng Năm, chính quyền TP. HCM và ADB đã có cuộc đàm phán vào giờ chót với hy vọng cứu vãn dự án.

Nói với báo giới, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. HCM, cho rằng nguyên nhân chậm là do thủ tục phức tạp, kéo dài trong khi thời gian thực hiện dự án quá ngắn.

Ông lấy ví dụ mọi thủ tục nào sau khi thẩm định từ các cơ quan trong nước, đều phải gửi cho phía ADB kiểm tra và có văn bản “không phản đối” mới được thực hiện.

Dự án lẽ ra đã hết hạn vào cuối năm 2005, nhưng sau khi thương lượng, hai bên đồng ý kéo dài đến năm 2008.

Từ quy mô 100 triệu đôla ban đầu, dự án phải cơ cấu lại với số vốn còn một nửa, tương đương gần 43 triệu đôla.

Tuy vậy, tiến độ thực hiện vẫn không khá hơn. Trong cuộc họp mới nhất với TP. HCM, giám đốc của ADB ở Việt Nam, Ayumi Konishi nói ngân hàng sẽ ngừng tài trợ cho dự án.

Vốn ngân sách

Việc cải tạo lại rạch và xây dựng các tuyến cống thoát nước được xem là không thể không làm.

Vì vậy, dù mất đi nguồn vay, TP. HCM vẫn sẽ tiếp tục dự án, và nhiều khả năng sẽ sử dụng vốn ngân sách lấy từ tiền đóng thuế của dân.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở TN-MT kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường TP, tổng vốn đầu tư dự án sẽ là hơn 397 tỉ đồng, tương đương 25 triệu đôla.

Tuy nhiên, đến nay dự án đã sử dụng hết hơn 220 tỉ đồng. Và chi phí trong tương lai có thể sẽ còn dội lên cao hơn dự tính.

 \ n Tóm tắt bằng ngôn ngữ giống như tài liệu:
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam đã quyết định cắt vốn vay cho một dự án cải thiện môi trường ở TP. HCM vì không hài lòng với tiến độ thực hiện.