E manifestamente, para além de não se compreender o enquadramento que a , Ld. deu/quis dar com o plano de mão-de-obra e de equipamentos, como já apreciamos supra, em torno do mapa com as barras reportadas a 18 meses, fica sem se saber, de facto, como é que a , Ld. se propunha realizar e sequenciar os prazos parciais de execução de cada uma das espécies de trabalhos previstas no Caderno de encargos e patenteadas também no Mapa de quantidades.