Em rigor, a petição inicial baseia o montante peticionado no preço diário da maquinaria que, no início da execução, fez deslocar para a obra, ficcionando que estes meios de produção ficaram cativos durante todo o período da suspensão, o que não sucedeu, não se encontrando a Autora obrigada a manter tais equipamentos no estaleiro da obra em causa vide Acórdão do TCAN, datado de 06 de dezembro de 2007, processo 254/03BEBRG, disponível em <URL>).