OO. O regime legal aplicável, o n. 59/99, de 2 de março, apela ao uso do plano de trabalhos, em regra elaborado em formato eletrónico que permite a simulação dos efeitos de perturbações no cumprimento de prazos parciais no prazo global da empreitada, como instrumento de medida dessas perturbações, não imputáveis ao empreiteiro;