1 Na data em que foi instaurado o arresto, os edifícios multifamiliares, correspondentes ao objeto do contrato identificado em 10, encontravam-se próximos do termo da sua construção, encontrando-se o lote n. 6 mais atrasado do que os lotes n. 3, n. 4 e n. 5, sendo que no dia 11 de Julho de 2005 se encontravam executados, por parte da empresa .., Lda., os seguintes trabalhos: estrutura em betão armado 100%), alvenarias 100%), coberturas 100%), cantarias 80%), betonilhas 50%), rebocos exteriores e forras 85%), carpintarias 26%), cozinhas 100%), canalizações 55%), lareiras 50%), eletricidade 50%), gás 90%), mosaicos, azulejos e pavimentos flutuantes 10%), caixilharias e estores 15%), serralharias 0%), pinturas e vernizes 0%), loiças sanitárias 0%);