Com efeito, se a Recorrida tivesse concluído a Fase em 12 de Fevereiro de 2011, conforme previsto contratualmente, não estaria em obra nas condições em que estava e com os correspondentes equipamentos, na madrugada de 12 de Março de 2011 e, por conseguinte, teria evitado quaisquer dos alegados danos, nos termos e condições que alega, mesmo tendo o desastre origem, ao contrário da tese defendida pela Recorrida e pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em causa natural não controlável pela vontade humana.