Importa, além disso, ter presente que, do facto de o dono de obra haver concedido ao empreiteiro prorrogação de prazo por exemplo, por obras a mais ou por mau e ter procedido a uma revisão dos preços em virtude dessa prorrogação, tal não significa que desse alargamento do prazo de execução da empreitada não possa o empreiteiro ter sofrido danos ressarcíveis pelo dono da obra ao abrigo do disposto nos art.os 19, n. 2, e 19 do RJEOP cfr. o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07/07/2005, proc. n. 0145/05, publicado em <URL>).