Em suma, quer atendendo aos factos dados por assentes nos autos, quer considerando a própria posição processual das AA., não se pode acompanhar a decisão recorrida quando imputou ao dono da obra a exclusiva responsabilidade por todo o atraso ocorrido na execução da empreitada, de 172 dias.