článok 3 ods 2 druhý pododsek tretia veta nariadenia o stavbe lodí hovorí komisia smie však poskytnúť predĺženie trojročného dodacieho limitu keď je to považované za oprávnené technickou zložitosťou príslušného individuálneho projektu stavby lodí alebo oneskoreniami vyplývajúcimi z neočakávaných prerušení podstatného a ospravedlniteľného charakteru v pracovnom programe lodenice kvôli výnimočným okolnostiam nepredvídateľným a nachádzajúcim sa mimo spoločnosti komisia zdôrazňuje že naliehavosť predĺženia lehoty je spôsobená faktom že lodenica cantieri navali termoli nemôže dokončiť predmetnú loď z dôvodu omeškaní ktoré sú neočakávané a externé vo vzťahu k podniku