শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৫ ২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ | Education Engineering Department (EED)- | শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর-
Accessibility Help Jump to Menu Jump to Content Jump to Search Jump to Language
বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন
বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন
Go
English
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
মেনু নির্বাচন করুন
প্রথম পাতা
আমাদের বিষয়ে
ইইডি কার্যক্রম
ইইডি ইতিহাস
সাবেক প্রধান প্রকৌশলী
বোর্ড
কমিটি
প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ
ডেক্স /শাখা
সকল ডেস্ক/শাখা
অফিস সমূহ
প্রধান কার্যালয়
সার্কেল অফিস
জোন অফিস
জেলা অফিস
উপজেলা অফিস
গুগল ম্যাপে
আইন ও বিধি
আইন ও বিধি
উন্নয়ন প্রকল্প
চলমান প্রকল্প
সমাপ্ত প্রকল্প
প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিষ্ঠানের তালিকা
অর্জন
অর্জন
গ্যালারী
ফটো গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
Text size A A A
Color C C C C
সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২২nd সেপ্টেম্বর ২০১৬
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রম নিম্নরূপ-
৩১৫ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১১৪টি বিদ্যালয়ে  নতুন ভবন নির্মাণ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ১৬০টি বিদ্যালয়ের মেরামত সংস্কার কাজ সম্পন্ন  করা হয়েছে। ১৬০টি বিদ্যালয়ে  কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩১০টি বিদ্যালয়ে মাল্টি মিডিয়া রুম স্থাপন  ও ২০০টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২৯৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন (১ম সংশোধিত’’ প্রকল্পটির আরডিপিপি মূল্য ৫৫৪৭৭৪.৬০ (পূর্ত ৪২৪৫০৬.১৯) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প মেয়াদ জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৮। ১৫০০টি কলেজে চার/পাঁচ/আট তলা ভিত বিশিষ্ট যথাক্রমে চার/পাঁচ/আটতলা একাডেমিক  ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ১২৮৯টি কলেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কম্পিউটার  সামগ্রী, আসবাবপত্র সরবরাহ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি এ প্রকল্পভুক্ত অঙ্গসমূহ । এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪১১টি দ্বিতল ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং  সর্বমোট ১২৮৯টি  চলমান।  ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থ ৪৯৪২০.১১ লক্ষ টাকা । বর্ণিত প্রকল্পে সর্বমোট ব্যয়িত অর্থ ১০২৯৯২.৪২ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ২৫% ।

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(৭০টি) (আগষ্ট ২০০৮- ডিসেম্বর ২০১৬)।  মোট প্রকল্প ব্যয় : ৯৭৬৫৭.০৬ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৮১২৪০.৭৭ লক্ষ টাকা)।  ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৯টি একাডেমিক-কাম-এক্সামিনেশন হল নির্মাণ -১০০% সম্পনান হযেছে,১৫টি চলমান আছে । ৩টি গোশ্টেল -১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬২টি চলমান আছে। এছাড়া ১টি সাধারণ একাডেমিক ভবন নির্মাণ-১০০% সম্পন্ন হয়েছে এবং এবং ২৪টি চলমান আছে। পূর্ত কাজ বাবদ ১৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ ((TQI-II) ) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট :
উল্লেখিত  প্রকল্পে মোট ৪৯টি  শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করা হয় ।  ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ৩১টি  সি.সি.এস কাম ই-ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে ০৩ কক্ষ বিশিষ্ট উর্ধ্বমুখী অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ স¤পন্ন হয়েছে। ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Horizontal extension    ভবন নির্মাণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে : তার মধ্যে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ চলমান, ০৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইট পাওয়া  যায়নি ।

''Enhancing the Madrassas Learning Environment Project in Bangladesh” শীর্ষক সংশোধিত প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল’২০১৩ হতে জুন’২০১৭ পর্যন্ত এবং প্রকল্প মূল্য ১১০৯৬.০৯৬ লক্ষ টাকা । এ প্রকল্পে পয়ঃপ্রনালী, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎতায়ন সহ ৪-তলা ভীত বিশিষ্ট ১-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯৪টি, সমাপ্ত - ২৪টি, বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.৮৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৯৯৯.০৩৬ লক্ষ টাকা।  ( ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৪২৬.৯৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে)।

পাইকগাছা কৃষি কলজে স্থাপন,খুলন  র্শীষক প্রকল্পটরি ডপিপিি মূল্য ৪৫৩৬.১৪ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তাবিত আরডিপিপি মূল্য ১০১৫৫.৮৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ময়োদ জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৬ এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প মেয়াদ জানুয়ারি ২০১০ হতে  জুন ২০১৯। প্রকল্প পরচিালক নয়িোগ হয়ছে।ে জমি অধগ্রিহণরে কাজ সম্পন্ন  হযেছে। মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদন হলে নির্মাণ কাজ শুরু প্রক্রিয়া  করা হবে।

নির্বাচিত বেসরকারি ৩০০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প(জানুয়ারি ২০১১- জুন ২০১৭) প্রকল্প ব্যয় : ২২৫৩১৫.৪১ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পে পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ বিদ্যুতায়নসহ চারতলা ভিতবিশিষ্ট একডেমিক ভবন নির্মাণ ও আসবাব পত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। ২৩৫৩ টি প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; শতভাগ প্রকল্পটরি ক্রমপুঞ্জতি অগ্রগতি ৮৩%
।
নর্বিাচতি বসেরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডমেকি ভবন নর্মিাণ (সংশোধতি)’ র্শীষক প্রকল্পটরি ডপিপিি মূল্য ৭৩৮২৪.০০ (র্পূত ৬৮২০৯.৬৩) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ময়োদ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭। প্রকল্পভূক্ত ১০০০টি প্রতষ্ঠিানে চারতলা ভতি বশিষ্টি একতলা অ্যাকাডমেকি ভবন (৩টি শ্রণেকিক্ষ, টয়লটে ব্লক ও সঁিড়ঘির) নর্মিাণ র্কাযক্রম গ্রহণ করা হয়ছে।ে ২০১৫ - ২০১৬  র্অথবছরে এডপিি বরাদ্দ ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে সমাপ্ত ৮৭০ট,ি চলমান ১২৮টি এবং প্রক্রয়িাধীন ২ট।ি প্রকল্পরে ক্রমপুঞ্জতি ব্যয় ৬৩৪৯৯.২৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।কুমারপুর আরজানিয়া আলিম মাদ্রাসা , বাগমারা,  রাজশাহী

মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৩- জুন ২০১৬)। প্রকল্প ব্যয় : ২৭৬১.৯২লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক  ভবন, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ছাত্রীনিবাস, একাডেমিক ভবন ও ছাত্রীনিবাসের সম্প্রসারণ, অডিটরিয়ামের সম্প্রসারণসহ আধুনিকিকরণ, ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ৭টি ভবনের নির্মাণ কাজ  সম্পন্ন করা হয়েছে।চলমান; বাস্তব অগ্রগতি : ৯৫% বাস্তব অগ্রগতি ৯০%।

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের বাড়ৈইপাড়ায় ৫ তলা ভীত বিশিষ্ট ৪-তলা ডরমেটরী ভবন  এবং ঢাকাস্থ বৈইলী রোডে ১০তলা মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সখীপুর আবাসিক মহিলা কলেজের ৫০০আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল’(জুলাই ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৬ প্রকল্প মেয়াদ ) (প্রস্তাবিত জুলাই২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৭) প্রকল্প। প্রকল্প বরাদ্দ ঃ ২২০২.০২ লক্ষ টাকা ( আরডিপিপি বরাদ্দ ২৩৪২.৪২ লক্ষা টাকা)। ৫০০ আসন বিশিষ্ট বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, গভীর নলকূপ স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি;  মূল ডিপিপিতে  ০৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ০৫ তলা ছাত্রীনিবাস নির্মাণ কাজ । আরডিপিপিতে ৬ষ্ঠ তলার উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণসহ ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ০৬ তলা পূর্ণাঙ্গ ভবন নির্মাণ।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প(জানুয়ারি ২০০৯- জুন ২০১৭)। প্রকল্প বরাদ্দ : ১৭৩৬৫.০০ লক্ষ টাকা । ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা একাডেমিক ভবন ০২টি, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা প্রশাসনিক ভবন-০২টি,  ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ছাত্র হল-০২টি,  ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ছাত্রী হল ০১টি,  ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা ডরমিটরি-০২টি,  ৫তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা ক্যাফেটেরিয়া-০১টি,  ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা লাইব্রেরি ভবন-০১টি এবং ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা উপাচার্য মহোদয়ের অফিস কাম বাসভবন-০১টি। বাস্তব গড় অগ্রগতি : ৭৭ শতাংশ ও আর্থিক অগ্রগতি : ৭৪৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প ( মেয়াদ  জানুয়ারী ২০১৪-জুন২০১৭) প্রকল্প মূল্য : ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত৮৪৮১.০০ লক্ষ টাকা)। ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা  সিনিয়র শিক্ষক আবাসিক ভবন, ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৫ তলা কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ৪০০ আসন বিশিষ্ট ছাত্র হল, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট  ৬ তলা ৪০০ আসনের ছাত্রী হল, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ৪র্থ শ্রেণি স্টাফ কোয়ার্টার, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩-তলা  পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডরমেটরী, ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা একাডেমিক  ভবন, বঙ্গবন্ধুর মুর‌্যাল কমপ্লেক্স, শহীদ মিনার, ২ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা অডিটরিয়াম, মেইন গেইট, পুকুর খনন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপন এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সহ মোট ১৪টি  অংগের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাস্তব অগ্রগতি ১৫% ।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০০৮- জুন ২০১৬)। প্রকল্প বরাদ্দ : ১০৭০০.০০ লক্ষ টাকা । ২০ তলা র্ভিত বিশিষ্ট ১৬ তলা ছাত্রী হল ১টি, একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (২০ তলা র্ভিত বিশিষ্ট ১৬) ১টি, ডরমিটরি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ( ২য় তলা হইতে ৬ষ্ঠ তলা)-১০০% সম্পন্ন হয়েছে,  ইউটিলিটি ভবন এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ( ৩য় তলা হইতে ৬ষ্ঠ তলা) -১০০% সম্পন্ন হয়েছে।  বাস্তব গড় অগ্রগতি : ২০ শতাংশ ও পূর্ত আর্থিক অগ্রগতি : ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প-২য় পর্যায় (মেয়াদ : নভেম্বর ২০১১ Ñ অক্টোবর ২০১৫)  প্রকল্প বরাদ্দ ঃ ৪৬৭৬.৯৭ লক্ষ টাকা (পূর্ত- ৩২৮১.৯৭ লক্ষ টাকা) প্রকল্প মূল্য : ৬৪৭৬.৯৭ লক্ষ টাকা  মূল ভবন (৪র্থ তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা) পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ কাজ। পূর্ত কাজ : ১৩৩০.০০ লক্ষ টাকা,  সীমানা প্রাচীর নির্মাণ : ৯২.২১ লক্ষ টাকা, পয়ঃপ্রণালি ও পানি সরবরাহ : ৩২.৪৫ লক্ষ টাকা,  ইলেকট্রো ম্যাকানিক্যাল কাজ : ৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা,  বিদ্যুৎ সংযোগ : ৩৭৩.৪১ লক্ষ টাকা,  ইন্টেরিওর ডেকোরেশন : ১৩৩.২৬ লক্ষ টাকা,  অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল ডেকোরেশন :  ৪৮৭.৬১ লক্ষ টাকা; ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি ১০৮৭.৫৭  লক্ষ টাকা ।


সদর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত) প্রকল্প মূল্য ঃ ১১৮৬২.৪৫ লক্ষ টাকা  (প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্প মূল্য : ৪১২২০.৫৯ লক্ষ টাকা)।প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠান : ৩৩টি (ইইডির সদর দপ্তর ১টি এবং ৩২টি জেলা কার্যালয়)।

প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্পের কাজসমূহ ঃ
(ক)    ২০তলা ভীত বিশিষ্ট ২০তলা প্রধান কার্যালয় (সদর দপ্তর) নির্মান কাজ । উল্লেখ্য ইইডির সদর দপ্তর দৃষ্টি নন্দন ভবন হিসেবে নির্মিত হবে। মূল ভবন হবে ০৬তলা এবং টাওয়ার ভবন হবে ২০তলা। ০২টি বেইজমেন্ট ফ্লোর অডিটরিয়াম, সেমিনার কক্ষ লাইব্রেরী ও রেষ্ট হাউজসহ আধুনিক সকল সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।
(খ)    ০৫তলা ভীত বিশিষ্ট ০৫তলা জেলা কার্যালয় নির্মান কাজ (বিভাগীয় শহরে ০৮তলা ভীত বিশিষ্ট ০৫তলা)।
(গ)  সীমানা প্রাচীর, আভ্যন্তরীন রাস্তা ও সারফেস ড্রেন নির্মান।
(ঘ)  লিফট, জেনারেটর, সাবষ্টেশন, ফায়ার ফাইটিং।
(ঙ)  আসবাবপত্র সরবরাহ।
(চ)  পরামর্শক নিয়োগ, স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও ডাটা বেইজ উন্নয়ন।

কাজের বাস্ত ও আর্থিক অগ্রগতি ঃ
০৮টি (রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, পিরোজপুর ও ময়মনসিংহ) জেলা কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে যার বাস্তব গড় অগ্রগতি ৫০% এবং আর্থিক ফগ্রগতি ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। এছাড়া যশোর, বগুড়া ও নওগাঁ জেলা কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু প্রক্রিয়াধীন আছে।
ক্রমিপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি ঃ
জুন-২০১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ
জুন ২০১৫ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ   ৬২৮.৩৪ লক্ষ (প্রশিক্ষণ ও জীপ গাড়ী ক্রয়)
জুন ২০১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ  ৮০০.০০ লক্ষ ( নির্মান কাজের ব্যয়)
সর্বমোট   ঃ    ১৪২৮.৩৪ লক্ষ টাকা।

(মেয়াদ : জুলাই ২০১৪- জুন ২০১৬) প্রকল্প মূল্য : ১৮১২.০০ লক্ষ টাকা।  প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠান : ০৪টি ১) একাডেমিক-কাম-প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা)  ২) একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ৪ তলা)  ৩) ১০০ আসনের ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ (৫ তলা ভিতের উপর ০৫ তলা)  ৪) প্রিন্সিপাল ও সুপার কোয়াটার (৩ তলা ভিতের উপর ৩ তলা)  ৫) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ  ৬) গভীর নলকূপ স্থাপন । ৪টি ভবনের নির্মান কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি-৩৫% আর্থিক অগ্রগতি ৩৫১.৭৫ লক্ষ টাকা;

সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন  (সিলেট-২,বরিশাল-২,খুলনা-৩ টি = ৭টি) র্শীষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ৮.৭০৮১  একর ভূমি অধিগ্রহণ  করা হয়েছে । ৬টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। গড় অগ্রগতি-৫৫%। আর্থিক ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমকি বদ্যিালয় এবং ৬টি মহাবদ্যিালয় (সরকার)ি নর্মিাণ’র্শীষক প্রকল্পরে সংশোধতি ডপিপিি মূল্য ২৯৪৮০.৫০ (নর্মিাণ ও র্পূত ১৩৪৩৮.৫৩) লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ময়োদ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৬(সংশোধতি)। প্রস্তাতিব  জুলাই ২০১০ হতে ২০১৮
প্রকল্পভূক্ত প্রতিষ্ঠান = ১৭টি (৬টি কলেজ + ১১টি স্কুল),
চলমান কার্যক্রম = ১৬টি (১১টি স্কুল ও ০৫টি কলেজ)
মিরপুর দুয়ারীপাড়ায় ১টি কলেজের কাজ মামলা জনিত কারণে গ্রেড বীম লেভেল পর্যন্ত হয়ে বন্ধ আছে পর্যায়ে ৬-তলা ভিতসহ ৪-তলা পর্যন্ত নির্মাণ ১০০% সমাপ্ত =১৪টি ।
১ম পর্যায়ে সমাপ্ত ১৪টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম ইতিমধ্যে চালু হয়েছে।
২য় পর্যায়ে ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে = ১৪টি। এর মধ্যে রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮৫%, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (উত্তরা)-৮০%, উত্তর খান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮০%,দারুসালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৭৫%, শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয় (হাজারীবাগ)-৭৫% , জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,(উত্তরা)- ৭৫%, শেখ রাসেল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৭০%, শেখ জামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৭০% ও ঢাকা উদ্যান  সরকারি মহাবিদ্যালয়- ৭০%, কমার্শিয়াল ইনষ্টিঃ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৬৫%, ভাষানটেক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৬০%, হাজী এম,এ গফুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়-৬০%, শেখ কামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ৬০%, ভাষানটেক সরকারী মহাবিদ্যালয়-৩৫%, দুয়ারীপাড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়- ২৫%, সবুজবাগ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও   সবুজবাগ সরকারি মহাবিদ্যালয় এর দরপত্র গ্রহণ করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি ২২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমগ্রুপমেন্ট প্রোগ্রাম (ঝঊঝওচ) এর আওতায় ৬৪০টি বিদ্যালয়ে ওঈঞ ষবধৎহরহম পবহঃবৎ স্থাপন এবং ১০০টি বিদ্যালয়ে রিহ্যাবিলিটেশন কাজ চলমান । বাস্তব অগ্রগতি ৩৫% । আর্থিক অগ্রগতি ৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকা
বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়  প্রশাসনিক ভবন, বিভিন্ন একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস  অধ্যক্ষের ভবন ও সিনিয়র অফিসার কোয়ার্টার, জুনিয়র অফিসার কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ চলছে। মোট ১২টি ভবনের নির্মাণ ব্যয়: ৬৫৩১.৪৮ লক্ষ টাকা;
Share with :

সাইট ম্যাপ
অভিযোগ ও পরামর্শ
যোগাযোগ
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: ২০১৭-০৮-০২ ১৩:৫০:৫৫
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: