1 ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/ Świecie (52) REGON NIP Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D , D , D , D , D , D , D Inwestycja: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W INOWROCŁAWIU Branża: DROGOWA Inwestor: Miasto Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36, Inowrocław Umowa: nr WIR/32/2013 z dnia r. Imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: Opracował: mgr inż. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 Egzemplarz: Załącznik marzec 2014 r. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Zakładu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.\n2 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona 1 SPIS TREŚCI: D WYMAGANIA OGÓLNE...str. 2 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...str. 17 D OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI...str. 18 D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG....str. 23 D ROBOTY ZIEMNE...str. 27 D ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE....str. 28 D WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH...str. 34 D PODBUDOWY...str. 37 D PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE...str. 38 D PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE...str. 46 D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE...str. 49 D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.str. 55 D NAWIERZCHNIE...str. 60 D FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO...str. 61 D a. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW str. 63 D URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU..str. 73 D OZNAKOWANIE POZIOME str. 74 D OZNAKOWANIE PIONOWE str. 86 D ELEMENTY ULIC...str. 99 D b. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH str. 104 D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE str. 107 D b URZĄDZENIA DO OGRANICZANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW..str. 112\n3 Strona 2 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia D - M WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w związku z przebudową ulicy Kasztanowej w Inowrocławiu Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji Robót opisanych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych asortymentów robót drogowych Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem Inżynier/Kierownik projektu osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.\n4 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. d) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. e) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.\n5 Strona 4 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Kontraktowych warunkach ogólnych ( Ogólnych warunkach umowy ). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.\n6 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona 5 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań\n7 Strona 6 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.\n8 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia Wykopaliska Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 2. MATERIAŁY 2.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.\n9 Strona 8 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu Inspekcja wytwórni materiałów Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.\n10 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona 9 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) część ogólną opisującą: organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, sposób zapewnienia bhp., wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;\n11 Strona 10 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.\n12 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę Certyfikaty i deklaracje Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,\n13 Strona 12 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. (2) Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. (3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) korespondencję na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.\n14 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona 13 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Wagi i zasady ważenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.\n15 Strona 14 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 3. recepty i ustalenia technologiczne, 4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.\n16 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT Warunki umowy i wymagania ogólne D-M Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu Koszt wybudowania objazdów/ obejmuje: (a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, (b) opłaty/dzierżawy terenu, (c) przygotowanie terenu, (d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, (e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).\n17 Strona 16 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia\n18 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona 17 D D D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW\n19 Strona 18 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia D OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ochroną istniejących drzew w okresie budowy drogi w związku z przebudową ulicy Kasztanowej w Inowrocławiu Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji Robót opisanych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót trwających w okresie budowy drogi, związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót Określenia podstawowe Drzewo roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu) Korona górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne Ziemia urodzajna ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój Forma pienna forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną Bryła korzeniowa uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M Wymagania ogólne  pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M Wymagania ogólne , pkt MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M Wymagania ogólne  pkt 2.\n20 Zakład Usługowo Projektowy AS Hanna Sobiczewska ze Świecia Strona Materiały do wykonania robót Zgodność materiałów z dokumentacją projektową Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST Stosowane materiały Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować następujące materiały: a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., maty słomiane, zużyte opony samochodowe, drut, taśmę stalową, gwoździe, wodę, c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: preparaty emulsyjne, powierzchniowe, środki impregnujące, wodę. Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M Wymagania ogólne , pkt Sprzęt stosowany do wykonania robót Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót: a) sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, samochodu skrzyniowego do transportu, sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., b sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 4. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M Wymagania ogólne  pkt 4.2. Transport materiałów Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M Wymagania ogólne  pkt Zasady wykonywania robót Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:\nadres do korespondencji: AKonsult Sp. z o.o. ul. Patriotów 277, 04-767 Warszawa\nmgr inż. Adam Kluj Nadzory projektowanie wycena nieruchomości opinie wykonawstwo 05-402 Otwock, Nr konta BPH S.A. O/Warszawa ul. Górna 85 lok. 15 71 1060 0076 0000 4016 5000 5119 tel./fax: 615-26-59 NIP:\nmgr inż. Paweł Kołodziejski Projektowanie i Nadzór ul. Spółdzielcza 6/18, 21-500 Biała Podlaska tel. 606-651-635 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Przebudowa drogi gminnej nr 100219L w miejscowości Pratulin


[INSPIRACJA] Marcin Lewandowski | Niedoskonala-ja.pl\nWczorajszy poranek - przeglądam fejsa i widzę zdjęcie "Lewego" w "szalonej" koszulce. Oczywiście nie mogłam odmówić sobie komentarza, i tak to się zaczęło, że odnalazłam wywiad - pierwszy wywiad, i postanowiłam się podzielić jego treścią 😉\nMarcin Lewandowski to nie tylko świetny sportowiec, ale przede wszystkim - człowiek, który mimo sukcesów - jest normalny. On nie ma problemu się spotkać - mimo, że nie ma czasu na nudę. Zawsze spotkanie z takimi ludźmi jest bardzo budujące i dodaje motywacji 😉 O "Lewym" usłyszałam przed sześcioma laty i to właśnie wtedy przeprowadziliśmy pierwszy wywiad (czerwiec 2011).\nTrochę się od tamtego czasu zmieniło, jeśli jesteście ciekawi co sześć lat temu Marcin miał do powiedzenia - zapraszam 😉\nMimo młodego wieku ma na koncie wiele sportowych sukcesów. Zawdzięcza je ambicji i waleczności, ale także - co podkreśla - trenerowi, którym jest jego starszy brat.\nJakie wydarzenia z czasów dzieciństwa zapisały się szczególnie w Twojej pamięci?\nStarszy brat Tomasz jest Twoim trenerem. To niewątpliwie duże wsparcie, ale czy zdarzają się Wam kłótnie?\nJesteś również studentem Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Życie studenckie, imprezy, a później treningi i zwycięstwa – czyli jednak można to wszystko ze sobą pogodzić?\n„Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia…”. To znaczy, że dajesz z siebie wszystko, a resztę pozostawiasz Panu Bogu?\nKażdy ma jakiś dar. Ja nie jestem intelektualistą, brak mi talentu plastycznego, ale mam silne nogi i bardzo mocne serce. To są narzędzia. Używam ich najlepiej, jak potrafię. 100 procent na bieżni nie wystarcza – każdy daje z siebie 100, dlatego ja daję 110. Ale które miejsce to mi przyniesie w zawodach, jaki czas? To już pozostawiam Najwyższemu. Mój trener za wzór stawia mi Adama Małysza. Na treningu haruję jak wół, na bieżni robię swoje, poza bieżnią też staram się zachować dobrą postawę. Sport uczy mnie życia, dzięki niemu ja uczę innych. Staram się wykorzystać sport do tego, by być dobrym człowiekiem. Bo sportowcem będę przez przysłowiowe 5 minut, a dobrym człowiekiem muszę być do końca życia…\nModlisz się przed zawodami?\n2 sierpnia 2010 roku, Mistrzostwa Europy w Barcelonie. Wiedziałeś, że będzie złoto?\nJesteś także zwycięzcą w plebiscycie na Najlepszego Sportowca Bydgoszczy 2010 roku. Czym była dla Ciebie ta nagroda?\nNiedawno wróciłeś ze Stanów Zjednoczonych. Jak wspominasz ten pobyt? Był czas na odpoczynek?\nZbliżają się wakacje. Czy to oznacza, że mistrz Europy będzie miał chociaż miesiąc dla siebie?\nDziś kolejny start na Diamentowej Lidze w Birmingham na 800m. Życzymy powodzenia!\nFot.: archiwum prywatne Marcina Lewandowskiego


Wiele atrakcji malowniczej Jastarni | Klub Podróżników Grań\nWiele atrakcji malowniczej Jastarni\n15 listopada 2016 RychtanekBez kategorii\nJastarnia jest miejscowością turystyczną, która położona jest w samym centrum malowniczego Półwyspu Helskiego.\nDlaczego warto się do niej wybrać?\nChoćby ze względu na niesamowity klimat tego miejsca, który można poczuć spacerując maleńkimi uliczkami, których nazwy napisane są w dwóch językach: po polsku i po kaszubsku. W miejscowości na turystów czekają jeszcze inne atrakcje, które z pewnością nikomu nie pozwolą się nudzić podczas wakacyjnego wypoczynku.\nGdzie można się wybrać będąc w Jastarni?\nPlaże – na które chodzą wszyscy urlopowicze. W Jastarni są dwie, jednakże kąpielisk strzeżonych jest sześć. Na niektórych z nich znajdują się dmuchane konstrukcje, a także zjeżdżalnie, z których chętnie skorzystają zarówno dzieci jak i dorośli.\nOsoby chcące zacząć przygodę z windsurfingiem koniecznie powinny to zrobić w czasie wakacji w Jastarni, w której panują idealne warunki do uprawiania tego sportu.\nMolo – to miejsce, które powstało w 2005 roku. Molo ma 120 metrów długości i jest miejscem, po którym spacerują turyści jak również mieszkańcy miejscowości. W okolicy molo można znaleźć kawiarenki, punkty gastronomiczne. Osoby chcące zatrzymać się w centrum, znajdą zakwaterowanie.\nKapliczka ku czci świętej Rozalii – powstała w 1883 roku jako wyraz wdzięczności dla świętej Rozalii, która chroniła mieszkańców w czasie trwania epidemii dżumy – na początku XVIII wieku.\nLatarnia Morska – która jest najniższa na całym polskim wybrzeżu – jej wysokość to zaledwie 13 m. Mimo, że nie można jej zwiedzać warto ją zobaczyć ze względu na jej nietypowy wygląd – przypomina stalowy walec w paski. Loty widokowe – to atrakcja dla osób, które lubią podziwiać widoki z dużej wysokości. Warto zdecydować się na taki lot, gdyż nie tylko Jastarnia, ale cały Półwysep Helski z góry wyglądają bardzo ładnie.\nDecydując się na przyjazd na Półwysep Helski nie można liczyć na znalezienie zakwaterowania już podczas pobytu na miejscu. Kwestią rezerwacji noclegów w Jastarni należy zająć się na długo przed wyjazdem, najlepiej rezerwując je za pośrednictwem Internetu. Podczas wakacyjnego urlopu w Jastarni można się zatrzymać w ośrodku wczasowym, pensjonacie, lub pokoju w domu prywatnym.


Powrót lini Ryanair na lotnisko w Modlinie od 30 września. I dobrze! Powrót lini Ryanair na lotnisko w Modlinie od 30 września. I dobrze!\nBlog Lotnictwo Witaj Ryanairze znów w Modlinie. Od 30 września. I bardzo dobrze!\n– Witaj Ryanairze w domu! – w taki sposób przywitany został irlandzki przewoźnik w Modlinie, po decyzji, że jednak wraca na lotnisko u zbiegu Bugonarwi i Wisły. To nie było wcale takie pewne, bo Ryanair w wycofaniu się Wizzaira zauważył swoją szansę – zaczął negocjować lepsze warunki. I chyba mu się udało. Ostatecznie irlandzki niskokosztowy przewoźnik od 30 września wchodzi znów na nazywane złośliwie lotnisko „Mgłodlin”.\nDobrze to czy źle? Zdania są podzielone, aczkolwiek obserwując np. facebooka (również naszego) większość z Was marudziło, bało się, wręcz nie chciało, by Ryanair wracał do Modlina. Bo mniej wygodnie, bo dalej, bo mgły. Tak na marginesie to sprawny system ILS – konieczny!!!\nTo prawda, jednak szczerze powiedziawszy Ryanair z Okęcia to nie był bardzo tani Ryanair. Lotów za mniej niż 50 zł było przecież jak na lekarstwo. Z Modlina powinno być więcej. Z resztą Michael Cawley, wiceprezes zarządu Ryanair obiecał i promocyjną pulę biletów za 29 zł (właściwie już się ona spełnia) oraz dwa, bardzo atrakcyjne południowe kierunki na sezon letni 2014 – Saloniki i Alicante.\nNaszym zdaniem dobrze się stało, że niebiesko-żółty przewoźnik wraca na lotnisko. Dzięki temu unikniemy kompromitacji dekady (która tak czy siak jest już kompromitacją), spora grupa ludzi utrzyma miejsca pracy, pieniędzy z naszych podatków zmarnuje się trochę mniej, niż mogłoby się zmarnować a bilety powinny (powinny, choć nie zapewniamy) być tańsze, niż te z Okęcia.\nDajmy szansę Ryanairowi w Modlinie. Będzie dobrze!\nWędrowne Motyle 10 września 2013 2\ntagi: port lotniczy modlin, ryanair z modlina\n10/09/2013 o 21:43\nkomentarz do artykułu: Lotnisko Chopina a nie Okęcie. Druga sprawa, ILS będzie działać lada dzień, jeszcze przed powrotem Ryana do WMI.\n11/09/2013 o 10:02\nirytujący komentarz, lotnisko Chopina czy Okęcie, każdy wie o jakie chodzi


2 lutego 2021 r. — KB4598291 (kompilacje systemu operacyjnego 19041.789 i 19042.789) w wersji Preview\nKompilacja 19041.789 i 20H2-OS 19042.789\n31 grudnia 2020 r. program Adobe Flash Player nie obsługuje już obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zakończenie obsługi programu Adobe Flash 31 grudnia 2020 r.. Od 12 stycznia 2021 r. firma Adobe zaczęła blokować uruchamianie zawartości Flash w programie Flash Player. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę ogólnych informacji adobe Flash Player EOL.\nAby uzyskać informacje na temat terminologii aktualizacji systemu Windows, zobacz artykuł o typach aktualizacji systemu Windows i miesięcznych typach aktualizacji jakości. Aby wyświetlić inne notatki i wiadomości, zobacz stronę główną historii aktualizacji systemu Windows 10 w wersji 2004.\nUwaga Postępuj @WindowsUpdate, aby dowiedzieć się, kiedy nowa zawartość zostanie opublikowana na pulpicie nawigacyjnym informacji o wersji.\nAktualizacja problemu, który powoduje, że urządzenie przestaje odpowiadać, gdy grasz w grę w trybie pełnoekranowym lub w trybie tabletu.\nAktualizuje problem z przełączaniem się do trybu Hiragana lub Katakana odpowiednio za pomocą klawiszy Ctrl+Caps Lock i Alt+Caps Lock po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.\nAktualizuje problem uniemożliwiający otwieranie dokumentu, który znajduje się na pulpicie systemu Windows.\nAktualizacja problemu, który powoduje utworzenie zduplikowanych folderów dostawców w chmurze w okienku nawigacji Eksploratora plików.\nAktualizuje problem z pewnymi specjalnymi kombinacjami klawiszy używanymi w wiadomościach BŁYSKAWICZNYch w językach DaYi, Yi i Array, które mogą powodować, że aplikacja przestanie działać.\nAktualizacja problemu, który powoduje wyświetlanie pustego ekranu blokady po wznowieniu pracy urządzenia z stanu hibernacji.\nAktualizacja problemu, który nieprawidłowo dezaktywował niektóre urządzenia z systemem Windows 10 Education po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.\nAktualizuje problem, który może powodować nieoczekiwane zmienianie kolejności klawiszy Alt+Tab i powoduje przełączenie się do nieprawidłowego okna.\nAktualizuje problem, który nie wyświetla polecenia Wyodrębnij wszystko w menu skrótów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku ZIP dostępnego tylko w trybie online.\nUwaga: Aby wyświetlić listę artykułów z bazy wiedzy, kliknij lub naciśnij nazwę systemu operacyjnego w celu rozwinięcia zwijanej sekcji.\nTa kompilacja zawiera wszystkie ulepszenia z systemu Windows 10 w wersji 2004.\nRozwiązuje problem, który może powodować nieoczekiwane zmienianie kolejności klawiszy Alt+Tab i powoduje przełączenie się do nieprawidłowego okna.\nsvcKBFWLink = " " (pusty ciąg)\nsvcKBNumber = " " (pusty ciąg)\nUmożliwia skonfigurowanie określonych zasad, które obsługują tryb programu Microsoft Edge IE przy użyciu funkcji zarządzania urządzeniami przenośnymi.\nRozwiązuje problem w uniwersalnej bibliotece uruchomieniowej C (UCRT), który powoduje, że printf() nieprawidłowo zaokrągla wartości zmiennoprzecinkowe.\nRozwiązuje problem, który powoduje nieoczekiwane wyświetlanie okna dialogowego Kontrola konta użytkownika (UAC, User Account Control) po włączeniu rozpoznawania mowy.\nRozwiązuje problem, który nie powiadamia aplikacji docelowej po wybraniu polecenia Kopiuj link w menu Udostępnij.\nRozwiązuje problem powodujący uszkodzenie stosu jednostek FPU (Floating Point Unit) przez funkcje fmod() i remainder().\nRozwiązuje problem, który powoduje błąd zatrzymania lub powoduje, że urządzenie przestaje odpowiadać, gdy grasz w grę w trybie pełnoekranowym lub w trybie tabletu.\nRozwiązuje problem z przełączaniem się do trybu Hiragana lub Katakana odpowiednio za pomocą klawiszy Ctrl+Caps Lock i Alt+Caps Lock po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.\nRozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie dokumentu, który znajduje się na komputerze z systemem Windows, i generuje błąd "Nazwa katalogu jest nieprawidłowa". Ten problem występuje po zmianie lokalizacji pulpitu na karcie Lokalizacja w oknie dialogowym Właściwości pulpitu (Eksplorator plików > Ten komputer > pulpitu).\nRozwiązuje problem, który powoduje tworzenie zduplikowanych folderów dostawców w chmurze w okienku nawigacji Eksploratora plików.\nRozwiązuje problem, który występuje, gdy pole wyboru Obowiązkowy profil jest zaznaczone podczas kopiowania profilu użytkownika.\nRozwiązuje problem uniemożliwiający zwracanie przez ImmGetCompositionString() odstępu dla furigana podczas korzystania z edytora IME (Japanese Input Method Editor).\nRozwiązuje problem z pewnymi specjalnymi kombinacjami klawiszy używanymi w wiadomościach BŁYSKAWICZNYch w językach DaYi, Yi i Array, które mogą powodować, że aplikacja przestanie działać.\nRozwiązuje problem, który powoduje wyświetlanie pustego ekranu blokady po wznowieniu pracy urządzenia z stanu hibernacji.\nDodaje obsługę kontroli numeru seryjnego przy użyciu rejestru.\nRozwiązuje problem, który nieprawidłowo dezaktywuje niektóre urządzenia z systemem Windows 10 Education po uaktualnieniu do systemu Windows 10 w wersji 2004.\nRozwiązuje problem powodujący niepowodzenie przekazywania dzienników diagnostycznych do usługi zarządzania, takiej jak Microsoft Intune. Błąd występuje z powodu przekierowywu czasu sieci w wolno sieci.\nWyświetla użytkownikowi powiadomienie, gdy administrator może się do usługi MDM, takiej jak Microsoft Intune, znaleźć lokalizację zarządzanego urządzenia.\nRozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikom korzystanie z poświadczeń karty inteligentnej, gdy wskazówką dla użytkownika jest nazwa poświadczeń domeny (domena #D0 a nazwa_użytkownika).\nRozwiązuje problem, w którym korzystanie z usługi lokalnej dla użytkownika (S4U) wpływa na klucze poświadczeń interfejsu API ochrony danych (DPAPI) i powoduje nieoczekiwane wylogowanie się użytkowników.\nRozwiązuje problem powodujący niepowodzenie wdrożenia funkcji BitLocker w trybie dyskretnym z błędem 0x80310001. Ten problem występuje podczas wdrażania szyfrowania bitLocker na urządzeniach sprzężenia hybrydowego usługi Azure Active Directory (Azure AD).\nRozwiązuje problem, który może powodować, że systemy, które korzystają z funkcji BitLocker, przestaną działać z błędami 0x120 (BITLOCKER_FATAL_ERROR).\nRozwiązuje problem powodujący, że urządzenie przestanie działać podczas wdrażania punktu końcowego firmy Microsoft Menedżer konfiguracji, jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja AppLocker.\nRozwiązuje problem, który powoduje, że proces LSASS.exe rozsyła pamięć na serwerze, który jest w stanie intensywnego uwierzytelniania, gdy jest włączona funkcja ładowania Kerberos (Flexible Authentication Secure Wydychaj) (FAST).\nRozwiązuje problem z wyciekiem pamięci, który występuje podczas uwierzytelniania certyfikatu klienta na serwerach skonfigurowanych jako kontrolery domeny.\nRozwiązuje problem z przerwami przerywania powiadomień (VIRTUAL Interrupt Notification 1999).\nRozwiązuje problem z buforowaniem HTTP, który zakłóca działanie trybu kiosku, który jest przeznaczony dla grup usługi Azure AD.\nRozwiązano problem, który występuje, gdy migawka usługi VSS (Volume Shadow Copy Service) wyzwala w maszyny wirtualnej, które zawierają odporne na woluminy systemu plików (ReFS, Volumes). Wyzwolona migawka vss kończy się niepowodzeniem i uniemożliwia dostęp do woluminu usługi ReFS przez 30 minut.\nRozwiązuje problem, który niepoprawnie rejestruje zdarzenie 642 z aparatu rozszerzalności magazynu (ESENT, Extensible Storage Engine Technology) w dzienniku zdarzeń aplikacji.\nRozwiązuje problem z ustawieniami szablonu administracyjnego skonfigurowanymi przy użyciu obiektu zasady grupy administracyjnego. Jeśli zmienisz wartość ustawień zasad na NIESKONFIGUROWANE, usunięcie poprzednich ustawień przez system nie powiedzie się. Ten problem jest najbardziej zauważalny w przypadku mobilnych profilów użytkowników.\nRozwiązuje problem, który może powodować kłódkę na pulpicie wirtualnym systemu Windows, gdy użytkownik rozłącza się przed pełnym ładowaniem sterownika.\nRozwiązuje problem, który nie wyświetla polecenia Wyodrębnij wszystko w menu skrótów po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku ZIP dostępnego tylko w trybie online.\nAktualizuje proces rejestracji w funkcji rozpoznawania mowy online. Jeśli masz już zarejestrowane konta, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o przejrzenie nowych ustawień. Jeśli nie zdecydujesz się na wykorzystanie danych mowy do przeglądu przez ludzi, nadal możesz korzystać z rozpoznawania mowy online. Nowe ustawienia zawierają jeden przycisk do włączanie rozpoznawania mowy online, a drugi przycisk, który umożliwia włączanie kolekcji klipów głosowych. Jeśli włączysz kolekcję klipów głosowych, możesz ją wyłączyć w dowolnym momencie, używając tego samego przycisku na nowej stronie ustawień.\nRozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie menu Start, Cortany i kafelków przypiętych do paska zadań. Ten problem występuje, gdy administrator kopiuje istniejący profil z zaznaczonym polem wyboru Obowiązkowy profil.\nRozwiązuje problem, który powoduje, że system Windows zasady grupy i usługa power service w trybie użytkownika są kłódki. W wyniku tego system może przestać odpowiadać po zalogowaniu się, wylogowaniu lub innym czasie.\nRozwiązuje problem powodujący wzrost ruchu sieciowego podczas wykrywania aktualizacji dla aktualizacji systemu Windows. Ten problem występuje na urządzeniach, na których skonfigurowano używanie uwierzytelnionego serwera proxy użytkownika jako metody rezerwowej, jeśli wykrywanie aktualizacji przy użyciu serwera proxy systemowego kończy się niepowodzeniem lub nie ma serwera proxy.\nFirma Microsoft wydała aktualizację bezpośrednio dla klienta usługi Windows Update, aby zwiększyć niezawodność. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.\nCertyfikaty systemu i użytkownika mogą zostać utracone podczas aktualizowania urządzenia z systemu Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej do nowszej wersji systemu Windows 10. Będzie to miało wpływ tylko wtedy, gdy zainstalowano już dowolną najnowszą aktualizację skumulowaną (LCU) wydaną 16 września 2020 r. lub nowszą, a następnie przejdziesz do nowszej wersji systemu Windows 10 ze źródła multimedialnego lub ze źródła instalacyjnego, które nie ma zintegrowanej aplikacji LCU wydanej 13 października 2020 r. lub nowszej. Dzieje się tak przede wszystkim, gdy urządzenia zarządzane są aktualizowane przy użyciu nieaktualnych pakietów lub multimediów za pomocą narzędzia do zarządzania aktualizacjami, takiego jak usługi Windows Server Update Services (WSUS) lub program Microsoft Endpoint Menedżer konfiguracji. Może się to również zdarzyć w przypadku używania nieaktualnych fizycznych multimediów lub obrazów ISO, które nie mają zintegrowanych najnowszych aktualizacji.\nJeśli ten problem wystąpił już na Twoim urządzeniu, możesz go zminimalizować w oknie odinstalowywania, wracając do poprzedniej wersji systemu Windows, korzystając z poniższych instrukcji. Okno odinstalowywania może trwać 10 lub 30 dni w zależności od konfiguracji środowiska i wersji, do których chcesz zaktualizować oprogramowanie. Następnie należy zaktualizować system Windows 10 do nowszej wersji, gdy problem zostanie rozwiązany w środowisku.\nUwagaW oknie odinstalowywania możesz zwiększyć liczbę dni, o które trzeba wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows 10, używając polecenia ROZM/Set-OSUninstallWindow. Tę zmianę należy wprowadzić przed wygaśnięciem domyślnego okna odinstalowywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opcje wiersza polecenia odinstalowywania systemu operacyjnego DISM.\nPracujemy nad rozwiązaniem problemu i udostępnimy zaktualizowane pakiety oraz odświeżone multimedia w nadchodzących tygodniach.\nUwagaAplikacje, których dotyczy problem, mają zastosowanie do funkcji ImmGetCompositionString().\nFirma Microsoft i Discord znalazły problemy ze zgodnością w niektórych grach korzystających z technologii Direct3D 12, gdy jest włączona funkcja nakładki w grze Discord. Podczas próby otwarcia gier, których dotyczy problem, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie lub gra może zostać zamknięta dyskretnie.\nAby zminimalizować ten problem, możesz wyłączyć nakładki w grze w ustawieniach w aplikacji Discord.\nTen problem został już rozwiązany w aktualizacji aplikacji Discord. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszej wersji, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Discord w obszar powiadomień i wybierz pozycję "Sprawdź aktualizacje...". Jeśli są dostępne aktualizacje do zainstalowania, powinny one zostać zainstalowane automatycznie, ale w celu zainstalowania zaktualizowanej wersji może być konieczne wybranie ikony strzałki w prawym górnym rogu aplikacji. Nie trzeba aktualizować systemu Windows, aby rozwiązać ten problem.\nJeśli korzystasz z usługi Windows Update, automatycznie zostanie Ci oferowana najnowsza wersja SSU(KB4598481). Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla najnowszej wersji usługi SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.\nPrzejdź do strony Ustawienia> Aktualizowanie & zabezpieczeń >Windows Update. W obszarze Opcjonalne aktualizacje znajdziesz link do pobierania i instalowania aktualizacji.\nAby uzyskać listę plików dostępnych w tej aktualizacji, pobierz informacje o pliku dla aktualizacji skumulowanej 4598291.\nUwaga W niektórych plikach błędnie w kolumnie "Wersja pliku" pliku CSV jest błędnie stosowana wartość "Nie dotyczy". Może to prowadzić do wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych podczas korzystania z narzędzi skanujących innych firm w celu weryfikowania kompilacji.


Egipt, Afryka Północna - Miasto i miasteczko na świecie\nDuże miasta : Kair (Stolica), Giza, Aleksandria, Szubra al-Chajma i Al-Mansura.\nWschodnia Aleksandria Asjut\nAsuan Al-Buhajra Bani Suwajf\nKair Ad-Dakahlijja Damietta\nFajum Zachodnia Giza\nIsmailia Kafr asz-Szajch Luksor\nMatruh Al-Minufijja Morza Czerwonego\nAl-Minja Nowa Dolina Port Said\nAl-Kaljubijja Kina Synaj Północny\nSynaj Południowy Sauhadż Suez\nDuże miasta Egipt\nKair Giza Aleksandria Szubra al-Chajma\nAl-Mansura Heluan Al-Mahalla al-Kubra Port Said\nMadinat as-Sadis min Uktubar Suez Tanta Asjut\nFajum Az-Zakazik Ismailia Asuan\nKafr ad-Dawwar Damanhur Al-Minja Damietta\nŚwięto narodowe Egipt\nDomena internetowa Egipt\nTablica rejestracyjna Egipt\nHymn narodowy Egipt\nSzef stanu Egipt\nChrześcijaństwo 10 %\n96.980.000 mieszkańcy (2018) grafika\n70,9 rok (2015), ♀ : 73,2 rok, ♂ : 68,8 rok\n250 miliardy/miliardów US$ (2018) grafika\n2.573 US$ na mieszkańca\n10,9 % aktywnej ludności (2018) grafika\n20,9 % (2018) grafika\nStandard & Poor's: B (stabilne, 11 Listopad 2016)\nFitch: B (stabilne, 19 Grudzień 2014)\nMoody's: B3 (pozytywne, 29 Sierpień 2017)\nDagong: B- (stabilne, 0 Czerwiec 2015)\nPogoda Egipt (Kair)\nPort lotniczy Kair Port lotniczy Szarm el-Szejk\nPort lotniczy Abu Simbel\nNowo otwarty hotel, dysponujący 102 pokojami może poszczycić się wyjątkową i niezwykle dogodną lokalizacją we wspaniałym mieście Luksor, kilka kroków od Nilu oraz Świątyni Luksorskiej... Więcej informacji od\nHotel ten położony jest w dzielnicy Om El Seid Hill w mieście Szarm el-Szejk. Obiekt dysponuje odkrytym basenem i tarasem do opalania z leżakami. Wszystkie przestronne pokoje wyposażone są w nowoczesne meble i telewizję kablową... Więcej informacji\nObywatele niektórych państw mogą otrzymać wizę wjazdową po przybyciu na lotnisko. Goście proszeni są o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami wizowymi przed wyjazdem z kraju. .. Więcej informacji od\nUsytuowany w XVIII-wiecznym budynku z klasycznymi dekoracjami i wspaniałymi widokami na Morze Śródziemne hotel Le Metropole szczyci się 2 francuskimi restauracjami i elegancko urządzonymi pokojami z balkonem... Więcej informacji od\nLocated in Cairo, 3 Bedroom Furnished Apartment, Sarayat El Maadi is a self-catering accommodation with classic décor. The property is 15 km from City Stars Mall and 12 km from Giza Pyramids... Więcej informacji od\nEgipt


Procesja ta zawsze była związana z Wielkanocą stąd nazwa procesja wielkanocna lub Emaus. Takie procesje występują na terenach należących do Moraw. I były to kiedyś procesje nie tylko konne, ale również piesze, i zawsze były związane z szukaniem Chrystusa zmartwychwstałego. Tak jak uczniowie idący do Emaus w dniu zmartwychwstania spotkali Chrystusa, tak uczestnicy procesji starają się Go odnaleźć. W języku morawskim ten rodzaj procesji określano jako "chodzenie za Bohem"\nco znaczy szukanie Boga, czyli Chrystusa zmartwychwstałego. Oprócz tego procesja ta nabrała również charakteru przebłagalnego, prośby o urodzaje, co podkreśla samo nabożeństwo w kościele Św. Krzyża, modlitwy w czasie drogi i sam objazd pól.\nPrzebieg procesji. Procesja rozpoczyna się pod kościołem, o godz.13.00. tu gromadzą się wszyscy uczestnicy, jedni na koniach, a inni w bryczkach. Ksiądz ubrany w strój liturgiczny do nabożeństwa, a więc sutanne, komże, stułę i kapę (nieszpornik) oraz biret na głowie, przewodzi procesji.\nW czasie tej drogi odmawia się jeszcze modlitwę: "Aniele Boży Stróżu mój". Kiedy procesja od strony pól kieruje się do wioski, wtedy na ostatniej prostej odbywa się wyścig. Przy wjeździe do wioski są zebrani licznie mieszkańcy oraz goście, którzy brawami witają jeźdźców. Kiedy wszyscy dojadą, na nowo formuje się procesja która kieruje się na stadion. Tu odbywa się krótkie nabożeństwo z błogosławieństwem koni oraz końcowym błogosławieństwem, które kończy samą procesję. Bezpośrednio po nabożeństwie odbywa się na Konny Festyn Wielkanocny ( w programie najczęściej są zawody skoków przez przeszkody, pokaz ujeżdżania koni, pokazy kaskaderskie, zabawa taneczna i dobra gastronomia)


SPORTOWY STYL Avanti -\nMamy już piątek, a to oznacza początek weekendu. Każdy z was chce wtedy odpocząć od pracy, a przede wszystkim od formalnego stroju! Dlatego przygotowaliśmy dla was weekendowe stylizacje w sportowym stylu.\nWracają lata 90. a wraz z nimi moda na duże sportowe logo na koszulce! Z czym je łączyć? Zobacz nasze stylizacje, a przekonasz się, że możliwości jest naprawdę wiele.\nIdziesz z chłopakiem albo ze znajomymi na mecz? Nie wiesz jak się ubrać? Chciałabyś kibicować, ale nie wyglądać jak wszyscy? Sprawdź razem z nami sportowe stylizacje.\nDresowe sukienki w sportowym stylu. Propozycje trzech...\nUwielbiamy połączenie mody, wygody i dobrego stylu, dlatego zdecydowałyśmy się na stylizacje z dresowymi sukienkami w roli głównej. Sukienki w sportowym stylu razem z dodatkami są doskonałe do noszenia na co dzień, sprawdźcie.\nUbrania w sportowym stylu - przegląd najmodniejszych...\nSportowy styl nadal wytrwale widnieje na listach trendów. Kobiety kochają go za wygodę i możliwość stworzenia wielu ciekawych kombinacji. Sportowe ubrania możesz łączyć w najróżniejszych zestawieniach tworząc przy tym stylizacje nawiązujące do stylu casual, zaś w zestawieniu z bardziej eleganckimi...\nSukienki w sportowym stylu - przegląd najpiękniejszych...\nSportowe sukienki czy sukienki w sportowym stylu? Nam podobają się jedne i drugie, specjalnie dla Was przygotowałyśmy przegląd najciekawszych modeli obu rodzajów sukienek. Sprawdź i znajdź coś dla siebie.\nDwie gotowe stylizacje dla tych z Was, które mają aktywne plany na weekend oraz dla tych, które spożytkują je w domowych pieleszach.\nSzlafrok, sukienka, czy narzuta? Agnieszka wybrała wygodę, komfort, stylowe New Balance i najmodniejszą torbę tego sezonu. Czy Tobie przypadł do gustu look Agnieszki?\nSportowy styl jest jednym z dominujących trendów sezonu. Gdzie znaleźć dresowe sukienki w dobrej cenie?\nWygodne ubrania do ćwiczeń - ponad 60 propozycji!\nNie wiesz co założyć, gdy wybierasz się na nieprofesjonalny jogging czy rolki? Dobrze trafiłaś!


Charakterystyka kotła olejowego – Budownictwo\nCharakterystyka kotła olejowego\nKocioł olejowy jest jednym z wielu rodzajów do wyboru. Aby mieć u siebie taki kocioł trzeba spełnić kilka wymagań. Często stawiamy na wygodę tutaj jednak nie będzie z nią tak łatwo. Inne kotły mają możliwość zawieszenia na ścianie. Tutaj jednak jedyną opcją jest postawienie kotła na podłodze. Wynika to z pewnością ze względu na gabaryty. Również w odpowiednim stanie należy mieć kotłownię. Musi ona spełniać kilka ważnych warunków. Bez nich nie będziemy mogli korzystać z tego typu urządzenia. Oprócz tego, że w pomieszczeniu musi znajdować się duży kocioł potrzebne są jeszcze dwa inne urządzenia. Pierwszym jest zdecydowanie zasobnik ciepłej wody, którego pojemność powinna mieć nawet 200 l wody, a także zbiornik na olej opałowy. Są to zbiorniki o dużych pojemnościach i zajmują dużo miejsca. Ogólnie kotłownia na kocioł olejowy potrzebuje dużo więcej miejsca. Jest oczywiście opcja aby kocioł o małej mocy zamontować w dowolnym miejscu, ale przechowywanie dodatkowego zbiornika nie będzie dobrym pomysłem. Warto też pamiętać o tym, że zbiornik na olej należy trzymać w ciepłym pomieszczeniu. Aby kotłownia była bardzo wygodna należy zastosować się do kilku parametrów . Powierzchnia, która będzie optymalna dla całego sprzętu i użytkowania powinna posiadać co najmniej 8m3, a wysokość powinna mieć nawet 2, 2 m. Wtedy będziemy mieli pewność, że korzystanie z kotłowni będzie bezpieczne i komfortowe.\nPorównanie źródeł ciepła do ogrzewania domu i mieszkania\nKocioł tradycyjny a kondensacyjny\nZautomatyzowane kotły coraz milej widziane\nBiomasa tanim paliwem przyszłości


10-letnia Elena Drączkowska z Hrubieszowa potrzebuje pomocy! | lubiehrubie.pl\nElena ma 10 lat. W październiku b.r. wykryto u niej guza pnia mózgu. Guz niestety okazał się nieoperacyjny bez możliwości pobrania biopsji. Pojawiła się szansa zrobienia biopsji z krwi i leczenia w klinice w Monachium. Niestety koszt leczenia przekracza możliwości finansowe rodziców Eleny.\nTytułem: “1961 pomoc dla Eleny Drączkowskiej”\nWpłaty zagraniczne – foreign payments to help Elena:\nTitle: “1961 Help for Elena Draczkowska”\nAby przekazać 1% podatku dla Elenki:\noraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “1961 pomoc dla Eleny Drączkowskiej”\nźródło i fot. Rodzina\n← Tak zmieni się Hrubieszów – projekty planowane do realizacji\nZa nami: Turniej z okazji 100-lecia piłki ręcznej w Polsce. Memoriał Jarosława Fijołka. 20-lecie LUKS Grześ →


Co się stanie, jeśli mój telefon ma pusty ekran? - SztuczkiTechniczne\nKiedy o tym rozmawiamy Awarie smartfona, prawie zawsze stwierdzamy, że w ekstremalnych sytuacjach, gdy dzieje się coś złego, ekran urządzenia robi się całkowicie czarny.\nRozmawialiśmy o tym kilka razy i tym razem nie chcieliśmy przestać myśleć o tym, co wydaje się zdarzać coraz częściej, czyli o tym, że ekran telefonu nie robi się czarny, tylko biały. .\nJeśli ekran telefonu zgaśnie, pokażemy Ci, co zrobić.\nJak naprawić biały ekran na telefonie komórkowym?\nW rzeczywistości, z tego, co mówi nam wielu naszych czytelników, jedna z głównych wad występujących w nowoczesnych telefonach komórkowych ma z tym związek ekran robi się całkowicie pusty.\nPierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że prawie zawsze Ten problem występuje, gdy piksele odpowiadające ekranowi są spalane Terminal, co zawsze jest wadą pod względem konserwacji.\nZ tego powodu pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to Sprawdź wygięcie lub wygięcie ekranuktóre muszą być idealnie umieszczone na karcie urządzenia, ponieważ jeśli tak się nie stanie, mogą zacząć się problemy. Powinieneś postarać się sprawdzić to połączenie, aby to zrobić, musisz zdjąć tylną pokrywę. Jeśli nie można go usunąć, musisz zabrać urządzenie do oficjalnego technika.\nJeśli zamiast tego okaże się, że wszystko jest na swoim miejscu, problemem może być głośny huk odbierany przez telefon komórkowy. Również w tym przypadku lepiej powierzyć go wyspecjalizowanemu technikowi, aby uniknąć utraty gwarancji lub jeszcze większych uszkodzeń.\nBiały ekran na mokrym telefonie\nW końcu biały ekran może pojawić się z powodu wilgotności naszego smartfona, wpadł do wody lub został zalany cieczą, zwłaszcza jeśli terminal nie jest w stanie wytrzymać takich sytuacji.\nNajczęstszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest wymiana ekranu na nowy, zawsze starając się znaleźć oryginał.\nNiezależnie od przypadku, sprawdzający to technik powinien również sprawdzić, czy nie ma problemów z oprogramowaniem..\nCzy udało Ci się naprawić pusty ekran Samsunga, korzystając z tych wskazówek?