Gestion des flux physiques et conditions de travail sur les chantiers - PDF\nGestion des flux physiques et conditions de travail sur les chantiers\nDownload "Gestion des flux physiques et conditions de travail sur les chantiers"\n1 Gestion des flux physiques et conditions de travail sur les chantiers Ghislaine Doniol-Shaw Ingénieur de recherche CNRS, Ergonome avec la collaboration de Mokhtar Larbi LATTS-ENPC Laboratoire Technique, Territoires et Sociétés École Nationale des Ponts et Chaussées Études et Expérimentations Chantier 2000 décembre 1996\n2 Sommaire PREMIÈRE PARTIE Synthèse DEUXIÈME PARTIE Gestion des flux physiques et conditions de travail 11 L enjeu de la qualité et de la sécurité La gestion des flux physiques dans le second œuvre Spécificités du procès de travail, qualifications et sécurité Fiabilité de système de production et facteurs de risques Les activités du second œuvre, point de rencontre des enjeux et des contradictions Un diagnostic construit sur un chantier classique Le chantier étudié : Méthodologie Analyse du fonctionnement du second oeuvre et 'organisation de la logistique de chantier. Les entreprises intervenantes Le statut des salariés L'implantation des sièges et ateliers Les approvisionnements Conclusion 17 Synthèse et recommandations La nécessité d'une réflexion globale et dynamique Intégrer les spécificités des corps d'état secondaires dans l'élaboration des plannings Une fonction logistique à déployer précocement au plus près de la réalisation Les moyens de manutention : une réflexion globale, incluant les circulations et les stockages La gestion dynamique du chantier : planification, circulation des informations et coordination La planification des travaux : un enjeu stratégique La circulation des informations et la transmission des plans d'exécution La commission de coordination : fonctionnement, avantages et limites Les points critiques : stockages, circulations et petits moyens de manutention Les zones de stockages : un enjeu stratégique mal perçu La conception des circulations : un révélateur La standardisation des outils de manutention La vision d'une activité standardisée 61 Les manutentions manuelles dans le travail du menuisier intérieur et du maçon Le menuisier intérieur Les maçons : montage des murs en parpaings 65 Le travail des électriciens : des écarts qui se creusent avec le gros oeuvre Conclusion 3\n3 LE CASANIER Les tuiles de bonne cuisson, Des murs moulés comme des arches, Les fenêtres en proportion, Le lit en merisier de Sparte, Le miroir de flibusterie, Pour la Rose de mon souci. René Char, La sieste blanche\n4 Avant-propos Cette étude repose sur l'observation longue et approfondie du déroulement d'un chantier en région parisienne. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées*, avec lesquelles nous avons largement discuté et qui se sont prêtées à l'observation, pour la qualité de leur accueil et leur contribution à la recherche. Nous avons disposé d'une totale liberté d'action et l'accès à tous les documents du chantier nous a été ouvert. Ces conditions sont déterminantes dans le travail de recherche mais notre expérience nous montre aussi qu'il est rare qu'elles soient aussi bien remplies. S'agissant d'une recherche-action, le but visé est à la fois de faire progresser les connaissances et de développer des outils pour l'action. Ici, il s'agissait de réfléchir aux conditions de l'amélioration de la gestion des flux physiques des entreprises du second œuvre, en vue d'une moindre pénibilité et d'une meilleure sécurité pour les compagnons et de progrès quant à la qualité des ouvrages. L'analyse du chantier a constitué la base de la compréhension des mécanismes conduisant aux dysfonctionnements et aux difficultés recensés, mécanismes sur lesquels il faudra agir pour apporter les améliorations souhaitées. Dans ce sens, le rapport fait ressortir et insiste sur les points critiques. Il donne de ce fait une image déformée de la réalité du chantier dont il hypertrophie les "défauts". La "vraie vie" du chantier, loin de l'accumulation de défauts, d'ailleurs bien vite oubliés, est avant tout à l'image de l'accueil qui nous a été fait : marquée par la convivialité, les coopérations, le souci de la qualité, ce qui n'exclut pas certaines tensions, des débats parfois vifs, une certaine lassitude aussi, mais à l'évidence la vie d'une communauté qui partage le plaisir de "construire" et la fierté de l'œuvre produite. *. Il s agit, d une part, des personnes appartenant à l entreprise générale, responsable du gros œuvre et coordonnatrice des corps d état secondaires et directement impliquée en raison d un projet de REX devant s appuyer sur les résultats de la recherche engagée et, d autre part, des personnes appartenant aux différentes entreprises intervenant dans le cadre du second œuvre. 7\n5 PREMIÈRE PARTIE Synthèse\n6 L enjeu de la qualité et de la sécurité La qualité et la sécurité d'un chantier sont deux enjeux majeurs et indissociables dans les métiers de la construction1. Simultanément, les pressions, qui s'accentuent, sur les délais et les coûts, dans une conjoncture économique fragile, peuvent apparaître comme potentiellement antagoniques aux enjeux précités. En effet, la qualité comme la sécurité, qu'il s'agisse de la définition ou de l'application des règles qui les sous-tendent, supposent un niveau de compétences élevé des salariés donc un niveau d'expérience et une qualification qui doivent logiquement s'accroître. Or, pour la majorité des entreprises du bâtiment, les prévisions de charge de travail se font à très court terme et compte tenu de la concurrence sévère, les marchés sont très débattus. Ne pouvant planifier leur programme de travail sur le moyen terme nombre d'entreprises, notamment dans le cadre du second œuvre où les entreprises de taille petite ou moyenne sont très majoritaires, fonctionnent avec une main d'œuvre stable fixée au plus juste et font appel à des salariés sur CDD ou à d'autres soustraitants pour ajuster leur main d'œuvre aux marchés obtenus. Ces ajustements en main d'œuvre sont souvent d'autant plus nécessaires que les entreprises du second œuvre sont soumises aux aléas du planning d'exécution du gros œuvre dont les retards fréquents, mais en même temps non prévisibles, pénalisent la planification de leurs propres interventions. Par ailleurs, qualité et sécurité sont des "consommatrices de temps" ce qui fait généralement apparaître d'abord comme un coût les actions engagées, ceci d'autant plus que leur rentabilité n'est pas aisément identifiable : la qualité impose, outre la compétence, des phases de préparation approfondie, de contrôle-vérification, de concertation sur l'avancement des travaux après validation Or, classiquement, on sait que ce sont ces étapes qui disparaissent les premières sous la pression du temps et les exigences de rendement. 1. Qualité, sécurité, les hommes de l art, in Le Moniteur, 04/02/94. la sécurité, pour sa part, nécessite une formation approfondie sur les risques potentiels, ce qui est rarement le cas des salariés temporaires (dont le taux d'accidentabilité est d'ailleurs 4 fois plus élevé que celui des salariés fixes) et un temps de préparation soigneux des interventions, notamment en cas de co-activité dans un même espace. De plus la sécurité exige fréquemment la mise en œuvre de moyens de protection et de pratiques professionnelles qui accroissent le temps d'exécution : cheminements protégés, fractionnement des charges transportées, port de moyens individuels de sécurité qui peuvent rendre le travail plus difficile et donc plus long (le port d'une ceinture de sécurité réduit la mobilité, les gants font perdre la sensibilité tactile, le port d'un masque diminue la ventilation pulmonaire et accélère l'apparition de la fatigue (moindre oxygénation donc moindre récupération ) qui, on le sait, diminue les performances et augmente les risques ). Les deux hypothèses que nous formulons quant à la maîtrise de la sécurité et de la qualité portent donc, en priorité, sur la compétence des groupes d'une part, sur les exigences temporelles d'autre part. Les collectifs doivent être formés mais ils doivent aussi pouvoir garder la maîtrise du temps pour ne pas faire "sauter" en priorité les exigences liées à la qualité et à la sécurité. Or il apparaît que tant le resserrement des coûts que la pression sur les délais sont deux facteurs "perturbants". LA GESTION DES FLUX PHYSIQUES DANS LE SECOND ŒUVRE : POINT D'ANCRAGE DE LA RECHERCHE Dans la réflexion générale sur les conditions de travail, la sécurité et la qualité sur les chantiers, très brièvement exposée ci-dessus, le transport des produits et des matériaux, leur stockage ainsi que les problèmes globaux de 11\n7 circulation sur le chantier occupent une place spécifique et les questions posées apparaissent pour le moins encore mal résolues. Conditions de travail et sécurité ont en effet bénéficié ces dernières années d'une attention soutenue, sans toutefois parvenir à des résultats qui puissent être qualifiés de véritablement satisfaisants. Surtout, les recherches se sont principalement focalisées sur le gros œuvre, à juste titre compte tenu des données relatives aux accidents, mais cela a néanmoins conduit à une certaine stagnation des efforts entrepris pour améliorer les conditions de travail et de sécurité dans le second œuvre alors même que celui-ci prend de plus en plus d'importance dans le processus de construction. Sur le plan des accidents du travail, le secteur de la construction reste celui qui contribue le plus massivement et le plus gravement à l'ensemble des accidents qui surviennent annuellement. Le BTP représentait en France, en 1992, 8,6 % des effectifs salariés mais 21,7 % des accidents avec arrêt et 26,7 % des journées perdues par incapacité temporaire ainsi que 26,2 % des accidents avec incapacité permanente et plus encore, 29,1 % des décès. Les jeunes de moins de 25 ans, qui représentent 14,3 % des effectifs cumulent 20,7 % des accidents avec arrêt ; ils encourent donc un risque d'accident 1,4 fois supérieur à celui de la moyenne du secteur avec toutefois un indice de gravité inférieur à la moyenne, à l'inverse des salariés de plus de 50 ans qui, alors qu'ils représentent 15,4 % des effectifs, comptent 25 % des accidents ayant entraîné une incapacité permanente et 29 % des décès. Ces données ont peu évolué en 5 ans et elles sont sensiblement équivalentes dans l'ensemble des pays de la CEE. Ainsi, d'après LORENT 2 (1989), la construction employait, en 1988, 7 % des salariés dans la CEE et détenait 15 % du total des accidents du travail et 30 % des accidents mortels du secteur industriel. Par ailleurs, des données de 1985 montrent que, dans la construction, le secteur du bâtiment est celui où le niveau de risque est le plus élevé (trois fois plus que pour les travaux routiers et deux fois plus que pour les travaux de génie civil). L'une des raisons de ces écarts réside dans le fait que "les travaux de bâtiments font appel à de nombreuses entreprises et les risques induits par leur co-activité sont multiples". Toujours d'après LORENT, la répartition des causes des accidents mortels se situe par ailleurs selon trois composantes : 2. P. LORENT, Ergonomie, productivité, concertation, l enjeu sécurité sur les chantiers de la construction, in L ergonomie de conception, éd. Universitaires, De Boeck-Entreprise, Bruxelles, 1989, p les chutes de hauteur et de plain-pied : 35 %, principalement en lien avec des défaillances de conception (du matériel, des matériaux, des postes de travail, de la conception architecturale), - l'exécution d'activités simultanées mais incompatibles : 28 %, en lien avec des défaillances de planification, donc d'organisation du chantier, - les conditions générales du travail : 37 %, en lien avec les risques du chantier, la formation des personnels, les contraintes de temps, les circulations Les données sur les accidents du travail dans le BTP en France 3 proposent un classement un peu différent dans lequel les principales causes d'accidents avec arrêt identifiées sont, pour l'année 1992 : - 31,5 % : manutention manuelle (22,5 % des accidents graves et 2,5 % des décès) - 20 % : chutes de plain-pied (13,5 % des accidents graves et 2 % des décès) - 19 % : chutes de hauteur (25 % des accidents graves et 34 % des décès) - 9,5 % : mouvements accidentels d'objets, de masses ou de particules (6 % des accidents graves et 12 % des décès) - 8 % : outils individuels à main (4 % des accidents graves et 0,5 % des décès) On note ici que près du tiers des accidents ont pour cause origine la manipulation d'objets ou le transport de charges et qu'il s'agit de la deuxième cause d'accidents après les chutes soit de plain-pied soit de hauteur qui occasionnent près de 40 % des accidents. On peut par ailleurs remarquer que, dans nombre d'accidents, les chutes sont occasionnées par le fait que les opérateurs manipulent des charges, lourdes et/ou encombrantes, sources en particulier de déséquilibre, de fatigue et de manque de visibilité. La question des manutentions est donc bien un problème crucial, dont il convient d'explorer les exigences réelles sur le chantier et également ce qui a conduit à ce qu'en France, contrairement aux pays nordiques en particulier, cette question n'ait que très peu progressé au cours de la dernière décennie La Fédération Nationale du Bâtiment et celle des Travaux Publics 4 identifient, parmi les facteurs de risques actuels limitant l'amélioration de la sécurité, les points suivants : "des délais trop serrés, des intérimaires embauchés sans réelle formation, un matériel pas toujours adapté En outre les aléas conjoncturels ne facilitent pas les choses : en période de crise, la profession laisse partir des ouvriers qualifiés et quand une reprises se profile, elle est 3. Données CNAM : Statistiques économiques et financières de O. RIOUX et al., Dossier Santé : Le BTP sous haute surveillance, Liaisons Sociales, n 87, Mars 1994, p\n8 obligée de recruter dans la précipitation, sans toujours trouver du personnel compétent." Le lien entre la qualification des salariés et la sécurité est ainsi clairement posé. De plus, si comme nous le développons cidessous, c'est la gestion des aléas et les exigences fréquentes de replanification qui caractérisent le travail dans le bâtiment, il est nécessaire de s'interroger sur l'influence, sur la maîtrise de ces aléas, de la présence simultanée sur les chantiers de salariés dont les qualifications et l'expérience différent. SPÉCIFICITÉS DU PROCÈS DE TRAVAIL, QUALIFICATIONS ET SÉCURITÉ Les exigences du procès de travail dans le bâtiment apparaissent en elles-mêmes porteuses de risques. La description du procès de travail telle que la fait J. BOBROFF 5 illustre cet aspect : "Si le processus de rationalisation du travail de chantier est marqué par la prescription des tâches et le contrôle des temps, la double contrainte de variabilité externe (concernant le produit et la taille des séries) et interne (quantité de travail et enchaînement des tâches), fait du chantier un procès de travail spécifique. Les aléas y sont plus nombreux que dans l'industrie et intrinsèques à l'acte de construire Les activités de chantier exigent ainsi la mobilisation de savoirs professionnels acquis dans la pratique, constituant une qualification de base mais les spécificités du procès de travail et en particulier la nécessité de le stabiliser impliquent d'y associer d'autres savoirs, d'autres qualités. On pourrait même émettre l'hypothèse que ces derniers sont encore plus nécessaires dans la construction, où la gestion de la variabilité reste prioritaire, que dans d'autres secteurs de l'industrie où le procès est stabilisé par les machines." De notre point de vue, cette réflexion de J. BOBROFF, sur les spécificités du procès de production dans le bâtiment, éclaire remarquablement les problèmes que les salariés peuvent rencontrer dans la gestion de la sécurité (la leur et celle de leurs collègues). En effet la sécurité dépend essentiellement de deux facteurs : la maîtrise des conditions de l'environnement et la maîtrise du temps J. BOROFF, Bac pro : à la recherche de nouveaux profils professionnels, in Modèles pédagogiques et rénovation des métiers : l exemple des CFA et des LP.PCA, 1989, p G. DONION-SHAW, L influence des situations complexes et à risques rapprochées sur la fiabilité humaine. Colloque Facteurs humains de la fiabilité et de la sécurité des systèmes complexes, avril Actes INRS, Nancy, La maîtrise de l'environnement suppose la capacité de faire face aux aléas qui surviennent, en intégrant la nouvelle configuration des risques induite par l'aléa survenu. Elle est également profondément liée aux capacités d'anticiper sur les dérives possibles, c'est-à-dire de réduire l'occurrence des aléas. Ceci réfère avant tout aux compétences acquises et à l'expérience qui évitent l'effet de surprise et font que l'opérateur dispose des moyens de répondre, d'apporter une solution à l'événement et que la stratégie qu'il va mettre en place prend en compte la nouvelle configuration de la situation du point de vue de ses risques potentiels. La maîtrise du temps est le deuxième élément essentiel de maîtrise de la sécurité. Dans l'exécution de sa tâche tout opérateur tend à planifier son activité et la survenue d'événements qui viennent perturber cette planification est toujours coûteuse. Si, simultanément, les contraintes de temps s'accroissent (par exemple par la nécessité de devoir faire face à un aléa mais de ne pas disposer de délai supplémentaire pour achever le travail), TEIGER 7 (1987) souligne qu'elles "aggravent tous les autres risques en présence dans la situation de travail, modifient la manière de travailler et peuvent amener à utiliser des procédures plus coûteuses pour maintenir la cadence, des postures plus inconfortables". Ainsi, si comme le souligne J. BOBROFF, "la gestion de la variabilité reste prioritaire", en même temps que "le processus de rationalisation du travail de chantier est marqué par la prescription des tâches et le contrôle des temps", les conditions de travail qui dominent sur un chantier sont en soi un facteur de risques à prendre en compte, en particulier en agissant sur l'organisation du travail, et notamment sur les conditions de la planification des interventions, sur la conception des outils et des matériels et sur la formation des agents. FIABILITÉ DU "SYSTÈME DE PRODUCTION" ET FACTEURS DE RISQUES Si l'on s'intéresse à la fiabilité du système de production, qui représente le déterminant essentiel de la sécurité, on peut avec profit se référer à la classification proposée par FAVERGE 8 (1970), qui s'est attaché à identifier les facteurs d'infiabilité des processus industriels par l'analyse sur le terrain des "points noirs" de l'insécurité, dont il retient plus particulièrement les interférences entre tâches et les activités de récupération. 7. C. TEIGER, L organisation temporelle des activités, in Traité de psychologie du travail, PUF, 1987, p J.M. FAVERGE, L homme, agent d infiabilité du processus industriel, Ergonomie, 13, n 3, 1970,\n9 Les interférences entre tâches peuvent se décliner en quatre catégories. 1. La co-activité : il y a co-activité aux points où travaillent deux ou plusieurs catégories de gens fonctionnant dans des systèmes différents, par exemple lorsqu'une équipe de production et une équipe de construction ou de réparation occupent les mêmes places. La fragilité de ces situations tient le plus souvent à l'absence de coordination et de communication entre les groupes : absence d'informations réciproques sur les tâches respectives, absence de consignes de sécurité communes La multiplication des entreprises intervenant en sous-traitance, dans le cadre législatif actuel qui stipule que la responsabilité du chantier relève de l'entreprise sous-traitante et non du donneur d'ordre, si elle évite les contrats de fausse sous-traitance, ne facilite pas la coordination des interventions et accroît les risques liés à la co-activité. 2. L'intersection : c'est le lieu où se croisent deux processus. Se pose ici la question de la planification des travaux qui, si elle exclut le plus souvent de telles interférences, peut se trouver, du fait des aléas, confrontée à une situation de ce type. 3. La succession : c'est la période de transition où une équipe en remplace une autre pour continuer le travail. Ici se posent la question des conditions de la relève, de la passation des consignes, de l'information sur des points critiques, sur les aléas survenus et qui pourraient se reproduire ou influencer la suite du travail 4. Zones frontières : ce sont les lieux où il y a changement de service, d'encadrement, de réglementation et où les risques résultent souvent de défauts de communication (on rejoint certaines des questions soulevées à propos de la co-activité) Les activités de récupération d'après FAVERGE 9 (1977), "la situation de récupération est présente lorsque la tâche normale est interrompue par un incident et qu'il est nécessaire de récupérer, c'est-àdire d'œuvrer pour rétablir le cours habituel du travail". "On a alors une chaîne d'incidents au bout de laquelle risque de prendre place un accident". La classification proposée par FAVERGE rend bien compte du fait que le procès de travail sur les chantiers cumule les "points noirs" en matière de sécurité et présente donc des risques élevés d'infiabilité du système socio-technique. Par ailleurs elle montre bien également que les conditions actuelles du marché de la construction constituent un facteur potentiel d'accroissement des risques. 9. J.M. FAVERGE, Analyse de la sécurité du travail en termes de facteurs de risque, Revue Épidémiologie et santé publique, 25, 1977, LES ACTIVITÉS DU SECOND ŒUVRE, POINT DE REN- CONTRE DES ENJEUX ET DES CONTRADICTIONS DU POINT DE VUE DES CONDI- TIONS DE TRAVAIL ET DE LA QUALITÉ Le bon produit, au bon endroit, au bon moment, dans les meilleures conditions de manutention et de stockage, pour les compagnons et pour le produit. C'est ainsi que avons résumé l'interrogation qui a guidé la démarche de recherche, en lien avec certaines caractéristiques déjà identifiées du fonctionnement du second œuvre. Les qualifications et les formes d'emploi Le second œuvre est en moyenne plus qualifié que le gros œuvre mais les conditions actuelles du marché et la concurrence le fragilisent. La plupart des entreprises opèrent en sous-traitance et, de ce fait, leur fonctionnement est assez exemplaire du processus de précarisation des salariés induit par l'instabilité des marchés : augmentation des CDD et de la sous-traitance en cascade. Or, ces caractéristiques influencent directement les conditions de sécurité et de qualité sur les chantiers. La co-activité Presque par définition, chaque corps d'état du second œuvre intervient simultanément au gros œuvre ou aux autres corps d'état. Les risques liés à la co-activité ou aux croisements de processus sont donc particulièrement présents. Les moyens de manutention On a noté qu'en 1992, 31,5 % des accidents avaient pour cause-origine la manipulation d'objets et/ou les transports de charge. Il s'agit de la deuxième cause d'accidents après les chutes de hauteur ou de plain-pied. A ce niveau les activités du second œuvre sont très largement touchées. Une dépendance des moyens du gros œuvre Pour toutes les manutentions lourdes et encombrantes, les entreprises du second œuvre dépendent des moyens du gros œuvre, en particulier de la grue. Il faut donc 14\n10 "négocier" les heures d'utilisation de ces moyens qui se placent le plus souvent pendant les heures "creuses" des besoins du gros œuvre : tôt le matin, pendant les pauses, notamment de midi La qualification des agents qui utilisent les moyens de manutention du gros œuvre n'est, dans ces conditions, pas toujours garantie. De plus, disposant d'une durée d'utilisation limitée, les opérateurs vont agir sous forte contrainte de temps, ce qui est pénalisant tant pour la sécurité que pour la qualité. Des approvisionnements individualisées et des manutentions avec "les moyens du bord" Compte tenu des incertitudes dans lesquelles sont tenus les corps d'état quant à la date précise de leur intervention, liée aux aléas du planning du gros œuvre, les approvisionnements en matériaux et matériels sont le plus souvent réalisés au coup par coup. De plus, la pratique actuelle fait que chacun prend à sa charge les approvisionnements correspondant à ses prestations. Il n'existe en aucune façon de fonction approvisionnement centralisée au niveau des corps d'état. La plupart du temps, la réception, le déchargement, le stockage et le coltinage à pied d'œuvre sont réalisés dans l'improvisation et avec les "moyens du bord". Ces moyens sont le plus souvent rudimentaires (et très souvent purement manuels ) car les besoins de chacun des lots considérés isolément ne justifient pas en eux-mêmes l'installation d'un équipement mécanisé performant. Or, on sait ce que les "moyens du bord" peuvent engendrer comme risque pour les personnes manipulant et celles placées à proximité et pour les produits euxmêmes. Les chutes d'objets lourds et encombrants, mal amarrés sont fréquentes ainsi que les chocs qui détériorent les matériaux transportés. Si l'on cherche à quantifier la part prise par les manutentions dans l'activité, certaines observations montrent que le temps passé par certains corps d'état aux manutentions de leurs produits peut atteindre 40 % de leur temps d'activité (cas de la pose de châssis de fenêtres métalliques). Plus souvent, cette part représente entre 10 et 20 % de l'activité des compagnons. Rarement prise en compte dans les plannings, ou largement sous-estimées, ces manutentions, outre la fatigue qu'elles occasionnent, accroissent la pression sur les délais d'exécution des travaux eux-mêmes et sont source d'erreurs et de non qualité. Ces quelques éléments appuient la nécessité d'analyser les conditions de réception et de manutention des différents produits sur le chantier afin de proposer des moyens adaptés aux besoins, au niveau technique d'une part, organisationnel d'autre part. Des évolutions de la réglementation : des exigences futures pour les manutentions et le conditionnement La directive européenne concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle des charges comportant des risques pour les travailleurs, est entrée en application en France le 1 er janvier Elle prévoit en particulier : que l'employeur doit prendre des mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats afin d'éviter le recours à la manutention manuelle comportant des risques pour les travailleurs, notamment dorsolombaires, en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables que l'employeur doit évaluer les risques encourus et organiser les postes de travail de façon à éviter ou réduire ces risques, en recherchant des aides mécaniques et en fournissant des accessoires de prévention. Le code du travail limite à 55 kg les charges manutentionnées manuellement, lorsque celles-ci ne peuvent être évitées. La directive européenne recommande de fixer la limite à 25 kg et depuis 5 ans en Hollande, la directive ARBOWET déconseille la manipulation manuelle de charges de plus de 18 kg. Il ne s'agit encore que de recommandations mais il est certain que de telles évolutions vont conduire inévitablement à une reprise du code du travail dans les prochaines années. Les conséquences de ces évolutions, favorables à la santé et à la sécurité, imposent de disposer des moyens de manutention appropriés, qui sont encore largement à concevoir ainsi que de revoir certains modes de conditionnement des produits dès lors qu'ils devraient continuer à être manutentionnés manuellement, pour tout ou partie de leur acheminement à pied d'œuvre. Ces améliorations ne devraient d'ailleurs pas concerner que le chantier lui-même. En effet, les matériaux et produits divers subissent au cours de leur acheminement jusqu'au chantier de nombreuses manipulations : stockage/destockage en usine, chargement/déchargement dans les camions de livraison, avec de fréquents stockages/destockages intermédiaires, qui devraient également bénéficier des améliorations du conditionnement des produits. La réflexion sur le conditionnement devra aussi bénéficier à la qualité du transport en assurant une protection efficace des produits ainsi que leur identification précise et accessible quels que soient le lieu et les conditions du stockage. 15\n11 UN DIAGNOSTIC CONSTRUIT SUR LA BASE D'UNE ANALYSE APPRO- FONDIE D'UN CHANTIER "CLASSIQUE" Privilégiant l'approche ergonomique, c'est-à-dire l'analyse des conditions réelles de l'activité, la recherche s'est ancrée sur le suivi des interventions des Corps d'état Secondaires sur un chantier "classique", les éléments recueillis devant servir de base à une réflexion dans deux directions : technique : les moyens de manutention, verticaux et horizontaux, les conditionnements et le marquage-identification des produits pour une mise à disposition à pied d'œuvre, les cheminements et les zones de stockage sur chantier, organisationnelle : les conditions d'une planification des travaux intégrant les contraintes propres aux corps d'état secondaires et facilitant la prise en compte des aléas et la simulation d'une fonction logistique de chantier tous corps d'état, notamment sur le plan de la gestion des approvisionnements "en temps, heure et qualité". Les conditions de l'analyse L'étude de la gestion des flux physiques des corps d état secondaires et des conséquences de ses modalités sur les conditions de travail, s'appuie donc sur un ensemble d'observations détaillées, réalisées sur un chantier de logements sociaux (HLM) dans la banlieue parisienne. Le chantier est organisé en entreprise générale, réalisatrice du gros œuvre et coordonnatrice des travaux réalisés par les corps d'état secondaires. Ces observations ont permis de définir un ensemble de facteurs, caractéristiques de certaines difficultés rencontrées dans la gestion des flux physiques par les entreprises des corps d'état secondaires. Ce rapport présente les analyses produites à partir du suivi du travail des principaux corps d'état secondaires sur le chantier et les pistes à suivre pour améliorer tant la gestion des flux elle-même que les conditions de travail des intervenants. Les principaux facteurs identifiés sont : - Les aléas de la planification des tâches - La gestion des approvisionnements - La disponibilité et l'accessibilité des aires de stockage - La prééminence des manutentions manuelles - La conception des circulations et des accès aux zones de travail Le rapport présente, à la suite des principales caractéristiques du chantier étudié, l'analyse des modes de fonctionnement interne des différentes entreprises de second œuvre intervenant sur le chantier étudié et des moyens de régulation qu'elles adoptent face aux multiples aléas. Cette analyse permet d'identifier à la fois les caractéristiques communes aux entreprises et les spécificités de chacune d'entre elles et d'orienter ainsi les priorités d'action. Par ailleurs, au niveau de l'analyse de l'organisation du travail, nous sommes remontés en amont de l'exécution, afin d'identifier, "à la source", l'origine de certains problèmes ou dysfonctionnements subis par les entreprises du second œuvre. Nous avons ainsi questionné deux aspects qui nous sont apparus comme les déterminants principaux des contraintes et/ou des marges de liberté des entreprises et qui constituent par ailleurs les phases préparatoires à la réalisation des opérations sur le chantier. D'une part, la planification des interventions et son réaménagement en cours de chantier, d'autre part, l'exécution et la circulation des plans détaillés et leurs modifications éventuelles en cours de chantier. L'analyse du fonctionnement de la commission de coordination qui "accompagne" le déroulement du chantier a fait apparaître les logiques propres aux différents intervenants, leurs complémentarités et leurs oppositions et, en conséquence, les axes d'amélioration. L'analyse des points critiques dans l'organisation des flux physiques a fait ressortir que, peut être moins que les approvisionnements eux-mêmes, les stockages, les circulations et les petits moyens de manutention devaient faire l'objet d'une attention particulière. Compte tenu de leur capacité de représenter certaines contraintes pesant fortement sur l'activité des corps d'état secondaires, certains métiers font l'objet d'une analyse plus détaillée. Ils illustrent notamment certaines formes de dégradation des conditions du travail des soustraitants en lien avec l'accroissement des contraintes temporelles. Ils peuvent expliquer aussi les difficultés grandissantes du secteur à former et recruter des jeunes ouvriers qualifiés. L'ensemble de ce rapport propose, simultanément aux constats associés à l'étude du déroulement du chantier, des pistes de réflexion pour améliorer l'organisation et la gestion des flux physiques des CES. Le premier chapitre du rapport récapitule cependant un ensemble d'orientations et de recommandations portant plus spécifiquement sur l'organisation du travail et susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'opération expérimentale pilote. Les conditions de la planification et de la préparation du chantier et l'organisation de la fonction de gestion des flux physiques sont ainsi plus largement discutées, mais aussi les moyens de manutention à mettre à la disposition des CES et les conditions qui doivent impérativement y être associées. 16\n12 Synthèse et recommandations Les flux physiques des corps d'état secondaires sont complexes et toutes les observations ont confirmé cette complexité. Des régulations quotidiennes sont constamment mises en œuvre pour pallier aux défaillances d'une planification assez éloignée du réel, en raison des difficultés de sa réactualisation et du déficit de communications et de concertation, compte tenu notamment de la multiplicité des acteurs impliqués. Les manutentions manuelles sont à l origine du tiers des accidents du travail dans le BTP Cependant, en dépit de la somme importante d'aléas quotidiens, la capacité d'absorption et, partiellement, de récupération en temps réel des dysfonctionnements, est importante. Elle s'appuie sur la responsabilité, individuelle et collective, que l'on rencontre sur le chantier. Chaque compagnon, chaque responsable, semble avoir le souci de faciliter la bonne marche de l'ensemble, en aidant à contourner les nombreuses "embûches". "On s'arrange, on se débrouille entre nous" : cette phrase prononcée par un ouvrier nous semble refléter l'esprit d'équipe et de coopération qui règne sur le chantier. Cette coopération est le plus souvent dictée par des intérêts, immédiats et convergents, comme la libération d'une voie de passage ou encore le partage d'une aire d'activité. Le menuisier va installer les plinthes dans une autre pièce si le peintre doit intervenir sur le même espace. Les deux opérateurs travailleront "plus à l'aise". Le ferrailleur, qui dispose d'une certaine souplesse dans l'organisation de son travail, va déplacer sa zone de travail pour permettre à l'électricien de réaliser, sans risque et sans gêne, ses incorporations. L'ascensoriste prévient le plâtrier qu'il stocke du matériel dans un espace où lui-même a des matériaux, mais qu'il libérera l'espace si cela s'avère nécessaire Ce type de coopération se fait sur la base de négociations, le plus souvent informelles, dans une sorte d'accord et de reconnaissance tacites des intérêts et besoins mutuels. Ces coopérations entre les corps d'état, où gros œuvre et second œuvre ne se différencient pas, si elles s'opèrent sur le chantier, en temps réel, ne semblent pas avoir leur équivalent dans le cadre des relations entre l'entreprise générale et les responsables des entreprises du second œuvre. Les logiques de négociation ne sont pas, à ce niveau, guidées par les mêmes impératifs. L'entreprise générale a pour objectif de tenir les coûts et les délais, d'une certaine façon indépendamment des aléas. Compte tenu des faibles marges de manœuvre dont elle dispose, les entreprises sous-traitantes se trouvent ellesmêmes soumises à ces contraintes et, face aux aléas (modifications, dérive du planning ), même lorsqu'elles n'en sont pas responsables, leurs marges de négociation paraissent se réduire au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Les conséquences de ces pressions croissantes sont visibles au niveau du chantier. D'une manière générale, elles conduisent à des formes d'organisation du travail qui vont dans le sens de sa parcellisation et de la répétitivité des tâches, facteurs de déqualification du travail et d'altération de la santé physique et mentale. Elles rendent aussi plus fragiles les coopérations, intra et inter-entreprises car, si les marges de manœuvre diminuent drastiquement, chacun peut être tenté de sauvegarder ses propres intérêts. Une telle évolution ne peut être que défavorable à la bonne marche d'ensemble du chantier tant sur le plan de la qualité que de la sécurité du travail. 17\n13 Rendre compatibles des logiques aussi manifestement divergentes n'est évidemment pas aisé. L'entreprise générale peut-elle en effet être à la fois attentive aux besoins et aux contraintes des corps d'état secondaires pour assurer un rôle de coordination qui tiendrait compte de leurs intérêts et, simultanément, leur imposer des exigences contradictoires avec ces mêmes intérêts? Et, si elle le peut comment? C'est ce à quoi nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse en termes de planification des activités, de préparation du chantier, d'organisation du travail et de moyens matériels nécessaires aux corps d'état secondaires. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉFLEXION GLOBALE ET DYNAMIQUE Un dysfonctionnement majeur observé, sur le chantier étudié, au niveau de l'accès à l'un des bâtiments, réduit à l'utilisation d'une petite échelle métallique, et le coût qu'il en est résulté pour les CES, est en quelque sorte révélateur de la logique dominant dans l'organisation du chantier : la fascination exercée par le béton éclipse l'activité des sous-traitants des corps d'état secondaires. Les possibilités d'amélioration de la gestion des flux physiques des corps d'état secondaires passent donc par une réhabilitation de l'activité des sous-traitants, qui sont les principaux concernés, et une remise en question du statut quasi monarchique du béton. De plus, compte tenu des capacités de régulation des compagnons, observées au cours du déroulement du chantier, il est nécessaire de s'appuyer sur leurs compétences et donc de leur donner les moyens susceptibles de favoriser au mieux l'exercice de ces régulations, c'est à dire aussi qu'elles aient un véritable statut au sein de leur activité. INTÉGRER LES SPÉCIFICITÉS DES CORPS D'ÉTAT SECON- DAIRES DANS L'ÉLABORA- TION DES PLANNINGS CONTRACTUELS L'amélioration de la gestion des flux physiques ne peut se faire qu'en prenant en compte les logiques et les contraintes propres à chacun des CES et ce le plus en amont possible du projet. Le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) définit les délais de préparation - en général de deux ou trois mois - et d'exécution. Les plannings sont quant à eux élaborés à partir des données techniques contenues en particulier dans le devis descriptif porté dans le CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Dans ce dernier document, sont décrites les tâches élémentaires à réaliser pour la construction de tout l'ouvrage entièrement achevé comprenant, donc, les travaux de sous-traitants. Les plannings sont ainsi précocement déterminés alors que les sous-traitants ne sont, pour la plupart, pas connus (et en tout cas pas "officiellement") et qu'il n'y a pas de descriptif des tâches réelles qui seront effectuées. Les bases sur lesquelles s'appuie l'entreprise générale pour élaborer les plannings sont ainsi très largement standardisées. Cela veut dire qu'elles n'intègrent pas ou très peu les spécificités de l'ouvrage vis à vis des différents corps d'état et notamment de ceux qui interfèrent directement avec le gros œuvre, électriciens et plombiers-chauffagistes, en particulier. Or, plus l'architecture du bâtiment est complexe et, notamment, lorsqu'il s'agit d'habitat, plus la diversité des logements est grande, plus la prise en compte des données propres aux CES est nécessaire. En effet, l'absence de répétitivité crée des contraintes temporelles spécifiques aux corps d'état chargés des incorporations avant le coulage du béton. Tant les problèmes d'espace que les exigences de maîtrise de la qualité ne permettent pas de multiplier les intervenants dans la réalisation de ces tâches. Elles ne peuvent donc être planifiées sous la dépendance des besoins liés au coulage du béton. Cela suppose un préalable : qu'avant toute planification des travaux l'entreprise générale définisse la complexité de l'ouvrage, du point de vue de chacun des corps d'état, et qu'elle y associe les exigences temporelles ainsi que les conditions d'exécution, qui ont, elles aussi, une incidence sur le temps (besoins spatiaux, limitation des coactivités ). C'est sur la base de cette évaluation que doit s'établir le planning prévisionnel, défini par l'entreprise générale avant la sélection des sous-traitants. Dans cette configuration les intérêts des sous-traitants étant pris en compte dès la contractualisation du marché, la renégociation des plannings, si elle reste nécessaire, ne relève plus que de l'ajustement et rentre plus aisément dans les marges que l'entreprise générale a nécessairement gardées, ne seraitce que pour faire face à ses propres besoins de flexibilité. 18\n14 UNE FONCTION LOGISTIQUE À DÉPLOYER PRÉCOCEMENT ET À SITUER AU PLUS PRÈS DE LA RÉALISATION Comme nous l'avons affirmé plus haut, la réflexion relative à la gestion des flux physiques des corps d'état secondaires doit émerger dans le fonctionnement global du chantier. Elle doit donc déborder en amont et en aval les phases de la réalisation du seul gros œuvre. Pour cela, après une contractualisation des marchés, qui doit préserver les intérêts du sous-traitant, la phase préparatoire du chantier doit aussi être construite en partenariat effectif réunissant les différents interlocuteurs devant intervenir, à quelque moment que ce soit, dans les travaux. Les données recueillies sur le chantier étudié montrent la diversité des pratiques des différentes entreprises en matière d'approvisionnement, de transport et de manutention. Cette diversité n'est par ailleurs pas seulement relative aux caractéristiques des matériaux acheminés mais tient aussi à la taille de l'entreprise et surtout à son degré de dépendance vis à vis des fournisseurs et plus encore des transporteurs. Les difficultés de la gestion des flux physiques semblent en effet s'accroître avec la taille de l'entreprise et le nombre des fournisseurs. Elles sont par ailleurs redoublées lorsque l'entreprise ne dispose pas de ses propres moyens de transport et/ou de manutention 10. Une mise à plat de l'organisation des approvisionnements des différents corps d'état On peut ainsi d'ores et déjà souligner que l'organisation de la logistique sur un chantier ne peut être totalement prédéterminée, à l'inverse de ce que semblent souhaiter et viser les entreprises générales. En effet, si un certain nombre de principes d'organisation peuvent naturellement être retenus, le détail de cette organisation doit être construit en relation avec les logiques techniques et économiques qui guident le fonctionnement de chacune des entreprises intervenantes, aussi bien qu'avec les contraintes propres au chantier, qui ne sont jamais identiques d'un chantier à l'autre. 10. Cette remarque recoupe les observations faites dans le cadre de la recherche Pour une organisation rationnelle entre acteurs du bâtiment et les industriels sur les chantiers de demain, rapport de recherche PCA- Chantier 2000, janvier Cela signifie aussi qu'une première étape, indispensable à l'organisation de la logistique, sur un chantier particulier, doit consister à recueillir systématiquement les données sur les modalités habituelles de gestion des approvisionnements mises en œuvre par les entreprises des CES, ainsi que nous l'avons fait dans l'analyse du chantier ayant servi de point d'ancrage à cette étude. En parallèle, il s'agit de mesurer les contraintes mais aussi les marges de manœuvre existant sur le chantier : accessibilité, stockages, moyens de manutention, nature des aléas potentiels (par exemple un chantier hivernal risque plus facilement de prendre du retard qu'un chantier estival), contraintes temporelles, enchaînement particulier de certaines tâches, complexité de l'ouvrage Pour la mise en place de la première étape, il s'agit ici de constituer une fiche descriptive, par entreprise, comportant les données stratégiques du point de vue de l'organisation et de la gestion des flux physiques. Les données à recueillir sont les suivantes : Organisation générale - taille de l'entreprise : effectifs, - part des activités sous-traitées, - effectifs d'ouvriers prévus sur le chantier et niveau de qualification des équipes, selon les différentes étapes du travail, et part prévisible d'appel à des sous-traitants ou des intérimaires, - encadrement prévu sur le chantier : proportion de temps de présence, - forme de rémunération de la main d'œuvre (fixe, primes, rendement ). Les fournisseurs - nombre, - localisation, - délais d'approvisionnement pour chacun des produits, en distinguant les fournisseurs exclusifs, - lieu d'approvisionnement des produits : atelier ou directement chantier. Le circuit des commandes et les conditions de leur réception - commandes établies sur les bases définies par le bureau d'études : nature des commandes, degré de modifications possibles, a priori (produits de substitution ou capacités d'adaptation à des modifications intervenant en cours de chantier de la part du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage), degré d'anticipation par rapport aux besoins (délais et quantités) et responsable(s) de leur mise en œuvre (déclenchement) et de leur réception (à l'atelier et/ou sur le chantier), - commandes directes à partir du chantier : nature des commandes, niveau d'anticipation par rapport aux besoins (délais et quantités) et responsable(s) de leur 19\n15 mise en œuvre (déclenchement) et de leur réception (à l'atelier et/ou sur le chantier), - nature des contraintes financières liées aux différents produits, notamment en relation avec les coûts de transport et/ou de stockage : commandes groupées ou au contraire approvisionnement au fur et à mesure des besoins (avec les risques de rupture d'approvisionnement que cela inclut), - nature des documents accompagnant les commandes réceptionnées sur le chantier, par type de commande, et nature de l'archivage de ces documents. Les transports et la manutention - moyens de transport utilisés par type de produits et détenteurs de ces moyens de transport, - modes de conditionnement et degré de "fragilité" des produits, - modes de manutention des produits aux différentes étapes de leur transport, - identification des produits dont la manutention pose problème, de façon habituelle : encombrement, poids, fragilité, quantités - en relation avec les manutentions, les besoins de circulation et les exigences d'accessibilité aux zones de stockage ou de fabrication/montage devront être identifiés. Les stockages - modes de stockage des produits aux différentes étapes : chez le fournisseur, dans l'entreprise, sur le chantier, - besoins en stockages spécifiques sur le chantier : matériaux fragiles ou à protéger contre le vol. L'élaboration d'un planning "logistique" Lors des différentes rencontres, précédant le début des travaux, un certain nombre de points doivent être abordés, dans une vision cinétique du déroulement du chantier. Mais, dans cette approche intégrée, la fonction logistique doit faire l'objet d'une démarche spécifique. Les voies d'accès, les aires de stockage et les moyens de manutentions doivent faire l'objet de discussions qui définiront les droits et devoirs de chaque partenaire, mais aussi une stratégie pour que la gestion des flux soit continûment adaptée à l'avancée des travaux. Ainsi, la fonction logistique mise en place précocement permettra d'intégrer et surtout d'anticiper les situations pénalisantes, et de prévoir des solutions de rechange, évitant des improvisations le plus souvent coûteuses physiquement pour les ouvriers, mais aussi financièrement pour les sous-traitants. Dans la recherche d'un fonctionnement efficace de cette structure, l'identification et l'analyse des différents incidents, qui perturbent, de façon répétitive, le déroulement des chantiers, sont indispensables, les fiches établies pour chaque entreprise constituant le support de cette reconnaissance. En effet, ces incidents sont la source essentielle des divers dysfonctionnements qui affectent les flux physiques des corps d'état secondaires. Il est donc impératif de réduire les éléments aléatoires ou tout du moins les facteurs qui favorisent l'émergence des aléas tels que les choix instantanés des aires de stockages ou l'arrivée imprécise des fournitures sur le chantier ou encore une disponibilité non planifiée des moyens de manutentions. Pour cela, les différents intervenants sur le chantier doivent améliorer tant leurs méthodes d'information et de communication que leurs instruments d'observation, comme les registres aujourd'hui quasiment absents. Quand ces derniers existent, la pauvreté des informations qu'ils comportent les rend le plus souvent inexploitables. Mais cette préoccupation doit aussi être celle des sous-traitants et là il est clair également que des progrès doivent être faits. On a pu ainsi noter que le menuisier extérieur s'est révélé incapable de se remémorer, quelques mois plus tard, l'incident du report du déchargement de ses articles, pour retard horaire à la livraison, qui lui a pourtant coûté plus de francs. Hormis dans les cas très particuliers de très grosses livraisons, nécessitant de définir précisément les zones de stockage et/ou demandant impérativement la grue, la gestion des flux physiques des CES nous est apparu comme ne faisant l'objet d'aucun suivi au niveau de l'entreprise générale. De plus, les conditions de réception de ces livraisons sont débattues au cas par cas, sans anticipation préalable, ce qui veut dire aussi qu'elles ne sont, en aucun cas, inscrites dans les plannings du chantier. Nous proposons qu'il soit établi, dans la phase de préparation du chantier, un planning logistique prévisionnel. Ce planning parallèle au planning des travaux de chacun des lots, établira, pour chaque lot, toutes les prévisions d'approvisionnement en précisant plusieurs points : les dates de déclenchement des commandes, les conditions de manutention à la réception et les lieux de stockage. Chaque entreprise établira un planning le plus détaillé possible et un planning général sera constitué à partir des plannings détaillés, mettant en évidence les points critiques : risques de chevauchement d'approvisionnements, besoins simultanés des mêmes moyens de manutention, notamment de la grue, limites des stockages disponibles, circulations et accessibilités limitées Les arbitrages qui pourront être opérés dès cette phase de préparation entraîneront la modification concertée des plannings. Les points supposés critiques et sans solution immédiate seront clairement identifiés et les dates butoirs pour réanalyser la situation seront fixées. 20\n16 Une délégation de responsabilité dans la gestion des flux physiques, au niveau des ouvriers les plus qualifiés Au niveau des entreprises des CES, les ouvriers doivent pouvoir bénéficier d'une véritable délégation de responsabilité dans la gestion des approvisionnements, c'est à dire dans la mise en œuvre du planning logistique prévisionnel. Cela signifie qu'ils doivent être informés des commandes et livraisons, pouvoir traiter directement avec le correspondant de leur entreprise chargé de cette fonction en cas d'aléa (en lien bien entendu avec le commis responsable du chantier) et être aptes à vérifier, avec l'entreprise générale, les conditions de leur manutention et de leur stockage sur le chantier, conformément au planning prévisionnel et, en cas d'écart non prévu avec les données prévisionnelles à négocier les nouvelles conditions de réception et de stockage. Actuellement, la gestion des approvisionnements est principalement assurée par la direction de l'entreprise soustraitante du corps d'état secondaire concerné qui, ellemême, le plus souvent, sous-traite leur acheminement sur le chantier. Le chef de chantier de l'entreprise a peu de pouvoir sur cette gestion dont il subit les aléas. La quasi totalité des chefs de chantier des corps d'état secondaires est incapable de définir avec précision l'heure et même parfois le jour de livraison des approvisionnements. Ils ne peuvent donc intégrer les livraisons dans leur programme de travail. Parfois même, le chef de chantier ignore la nature exacte des fournitures livrées. Il doit alors improviser les moyens de manutention et les lieux de stockage nécessaires. Ne connaissant pas toujours le fournisseur ni le transporteur qui doit assurer ces approvisionnements, il ne pourra pas aller à la source d'une information précise qui lui permettrait de mieux anticiper et de réguler avec efficacité la gestion des approvisionnements. Il doit donc, le plus souvent, parer au plus pressé : le déchargement dans les délais les plus courts, compte tenu des contraintes du transporteur, et la mise en sécurité contre le vol et/ou les intempéries. Par ailleurs, la trace de ces livraisons, non planifiées lors des rencontres hebdomadaires qui réunissent la direction de l'entreprise générale et les directions des corps d'état secondaires, ne se retrouve pas toujours dans les documents de gestion du chantier. Ainsi, elle ne bénéficient pas d'un statut qui leur donnerait une représentation plus proche de la réalité et les ferait émerger dans la vie du chantier, ce qui permettrait une prise en charge plus efficace. Compte tenu de la faible disponibilité moyenne des chefs de chantier des entreprises des CES, d'autant plus lorsqu'ils ont en charge simultanément plusieurs chantiers, ce qui est fréquemment le cas, il est nécessaire de déléguer la responsabilité de la gestion des approvisionnements, sur le chantier, aux personnels permanents c'est-à-dire aux compagnons. Ceux-ci pourraient également trouver dans l'exercice de cette responsabilité un enrichissement de leur métier, que les conditions de la sous-traitance ont par ailleurs plutôt tendance à appauvrir et à dévaloriser en le parcellisant. L'objectif est donc ici de désigner, au niveau de chaque entreprise de second œuvre, un correspondant, responsable de la logistique, doté des moyens opérationnels, c'est à dire à la fois matériels et temporels, d'assurer le suivi des approvisionnements, de leur date de commande jusqu'à leur mise à disposition des équipes intervenantes sur le chantier, dans les conditions définies par le planning logistique prévisionnel, en relation avec le coordinateur logistique désigné au sein de l'entreprise générale. Cela signifie que chaque entreprise de second œuvre devra non seulement désigner son correspondant logistique mais également spécifier les moyens dont il disposera pour assurer ce rôle : type et mode de transmission des informations, garanties (et recours) sur le bon fonctionnement de la circulation de ces informations, degré d'autonomie, type d'assistance au sein de l'entreprise Il importe de parvenir à une certaine homogénéité des rôles et des responsabilités assurés par chacun des correspondants, tant pour constituer une structure équilibrée au niveau de ses membres, garante d'un meilleur fonctionnement que pour parvenir à la définition d'un profil-type, susceptible d'être généralisé sur tout chantier. Une structure de gestion des flux physiques animée par un coordinateur logistique désigné au sein de l'entreprise générale Le suivi du chantier a amplement montré que la coordination des activités des CES revêt une importance stratégique. L'entreprise générale, compte tenu de sa place auprès du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, reste la mieux placée pour assurer cette fonction, même si les tensions observées 11 en soulignent les limites. Cependant, nous faisons l'hypothèse que la concertation précoce avec les sous-traitants, telle que nous l'avons définie, c'est-à-dire favorisant l'identification des besoins et des contraintes des CES, la négociation des plannings des travaux et incluant l'élaboration d'un planning logistique prévisionnel, est un facteur d'atténuation majeur des tensions et contradictions recensées. 11. Il faut rappeler ici, qu en dépit de certaines fictions et d une coordination avec laquelle les négociations tournaient rarement à leur avantage direct, toutes les entreprises sous-traitantes s accordaient pour louer le bon fonctionnement du chantier et la qualité des relations avec l équipe dirigeante du chantier. 21\n17 Nous avons vu en effet, à travers l'analyse des réunions de coordination, que l'objet de la coordination tendait à se déplacer, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, de la satisfaction des besoins des CES à l'imposition du respect des plannings et des délais indépendamment des aléas survenus. Cette "dérive" de la coordination ne peut qu'être largement atténuée dès lors que plannings et délais auront intégré, dans la concertation préalable, les marges de manœuvre indispensables aux entreprises pour répondre aux exigences de qualité et favoriser les conditions de travail et la sécurité des compagnons. La coordination doit être particulièrement attentive à la gestion des enchaînements entre les intervenants qui peuvent être concomitants. Dans ce cas, les formes des articulations doivent être particulièrement discutées par les corps d'état concernés, qui définiront leur rôle, mais demanderont à l'entreprise générale de s'y adapter en fonction de ses obligations et de ses moyens. L'ordre d'ajustement aux plannings doit être approprié au déroulement des travaux et la prééminence accordée aux tâches prioritaires. Le béton ne doit pas systématiquement bénéficier de la primauté des moyens de manutention et les CES ne doivent pas non plus se trouver systématiquement asservis aux délais du gros œuvre et à ses aléas. Devant un sentiment de dépendance qui s'accroît, on note un comportement défensif des CES pour tenter de résister : "Vous n'allez pas décider de mon organisation de travail ", déclare un commis au directeur de travaux de l'entreprise générale qui lui conseillait une forme de répartition du personnel sur le chantier pour réaliser rationnellement certaines tâches, dans des délais fixés par l'entreprise générale. Ce type de discussion dénote une certaine méfiance entre les partenaires, engendrée par une organisation du travail fragmentée, dont les éléments, aux statuts déséquilibrés, s'affrontent ou s'évitent. Devant ce déséquilibre, qu'ils subissent le plus souvent, les CES cherchent néanmoins à se préserver une autonomie d'action où s'expriment leurs savoir-faire. Dans ce contexte, toute initiative de l'entreprise générale visant à coordonner les actions du sous-traitant, est perçue comme une incursion et une menace pour cette autonomie. Ce constat renforce le plaidoyer pour l'intégration, dans l'organisation du chantier, des besoins d'autonomie, liés à leur compétence, et de marges de manœuvre, liées à leurs contraintes, des sous-traitants. L'efficacité de la coordination ne peut être que renforcée par le respect et la confiance mutuelle, tant entre l'entreprise générale et les sous-traitants qu'entre les sous-traitants eux-mêmes. L'organisation et la gestion des flux physiques doivent s'intégrer dans cette logique. C'est dans ce sens que nous employons le terme de structure de gestion pour souligner que la gestion des flux physique par sa complexité et le nombre important d'intervenants ne peut être tenue que par une structure collective, ce qui ne l'empêche pas d'être animée par un agent à qui on en confie la fonction et qui, en toute logique, appartient à l'entreprise générale. Nous avons esquissé les contours de cette structure collective en insistant sur la proximité nécessaire avec le terrain et en faisant l'hypothèse que la responsabilité de la gestion des flux physiques pouvait revenir, dans les entreprises des CES, aux compagnons les plus qualifiés. Sur le chantier observé, la coordination des CES, incluant la fonction logistique, était assurée par l'entreprise générale, qui y avait affecté un conducteur de travaux, ingénieur de formation. Comme nous l'avons rappelé précédemment, nos observations ont montré, en quelque sorte, une "dérive" de la coordination de la fonction d'accompagnement des CES vers la fonction de contrôle. Même si les conditions d'une concertation préalable sont réunies, favorisant une organisation du travail en cohérence avec les caractéristiques des activités des CES, il nous semble cependant que, du côté de l'entreprise générale, la gestion des flux physiques ne doit pas être de la responsabilité du conducteur de travaux. En effet, d'une part sa fonction ne lui permet pas d'assurer une présence "physique" intensive sur le terrain, d'autre part, si la responsabilité de cette gestion est déléguée aux compagnons chez les sous-traitants, il nous semble assez évident que le dialogue ne sera pas équilibré si l'interlocuteur dans l'entreprise générale a un niveau de responsabilité trop élevé. C'est donc dans le même esprit de délégation qu'il faut, selon nous, penser la responsabilité de cette gestion des flux physiques des CES au sein de l'entreprise générale. Doit-elle être dévolue à un chef de chantier ou être une mission spécifique d'un chef d'équipe? Dans le cas du chef de chantier, le risque est que cette tâche vienne alourdir sa charge de travail, sans qu'il soit véritablement déchargé de ses autres tâches habituelles. Si la responsabilité en est confiée à un salarié ayant le niveau d'un chef d'équipe, il est plus aisé, du moins nous le pensons, de définir sa fonction en affectant une part précise de son temps à cette activité. D'une certaine façon cela signifie que, plus que le choix de ceux qui seront responsables de cette fonction, tant pour l'entreprise générale que pour les CES, ce qui importe c'est qu'elle soit "officiellement" reconnue. Cela 22\n18 veut dire qu'elle est comptabilisée en temps nécessaire et organisée en vue de son efficacité, donc qu'elle dispose aussi des moyens nécessaires, notamment en informations et qu'on lui reconnaît une capacité de négociation. Nous proposons donc que, de même que chaque entreprise intervenant dans le second œuvre désigne, dans la phase de préparation du chantier, son correspondant logistique, que l'entreprise générale désigne de son côté, dans cette même phase, le coordinateur logistique. Définir l'organisation de la structure de gestion des flux physiques Définir des responsabilités et des moyens est une chose mais il s'agit aussi de définir les conditions du fonctionnement quotidien de cette structure de gestion des flux physiques. Nous proposons : une réunion quotidienne courte, en début de journée, entre le coordinateur logistique et tous les correspondants logistiques des CES présents sur le chantier à des fins de : - bilan des événements de la veille et des éventuelles difficultés rencontrées, - consultation du planning et des documents associés pour faire le point sur les livraisons matinales attendues pour le lendemain et sur les livraisons attendues dans la journée ainsi que sur les conditions d'organisation de leur réception : vérification de la disponibilité des moyens de manutention, des aides en personnels, des lieux de stockage prévus, des conditions d'accessibilité - point sur l'organisation des approvisionnements des zones de stockage vers les zones de "montage" lorsque les matériaux n'ont pas été disposés à pied d'œuvre au moment de leur livraison : vérification et/ou programmation de la disponibilité des moyens de manutention, des conditions d'accessibilité, des aides en personnels, des quantités à manutentionner et des fragmentations à opérer au cours de la journée (manutention en une ou plusieurs fois), compte tenu des espaces de travail - vérification du lancement des commandes telles que prévues au planning logistique, en cas de difficultés rencontrées au niveau de l'une ou l'autre des entreprises des CES, pour les livraisons, les mises à pied d'œuvre ou les commandes, prolongation de la réunion entre le coordinateur logistique et le correspondant logistique de l'entreprise concernée pour décider des mesures à mettre en œuvre pour pallier les difficultés, une réunion hebdomadaire, prolongeant la réunion quotidienne du matin, la veille de la réunion de coordination générale, afin de faire le point sur les questions à faire remonter à ce niveau. Au cours de la phase de préparation du chantier, outre le planning logistique prévisionnel, des "outils" de suivi devront être élaborés afin de faciliter le travail de l'équipe de gestion logistique. Le développement d'outils informatisés constituerait un apport important dans la mesure où leur usage pourrait être étendu à d'autres chantiers que celui proprement expérimental, mais qui jouerait bien à ce niveau son rôle pilote. Une formation courte, de l'ordre de trois ou quatre demi-journées, devra être mise en place pour toute l'équipe de correspondants et le coordinateur, basée sur la résolution de cas pratiques et la mise en œuvre des documents, outils et moyens qui auront été élaborés pour faciliter le suivi et la gestion des flux physiques. LES MOYENS DE MANUTENTIONS, CIRCULATIONS ET STOCKAGES Si l'on veut que l'action expérimentale ne soit pas seulement destinée à l'amélioration de la gestion des flux physiques mais qu'elle favorise également les conditions physiques de travail et la sécurité des ouvriers, la structure logistique doit aussi être une cellule de réflexion relative aux différents moyens de manutention en les intégrant dans une approche globale, orientée vers l'efficacité de leur utilisation pour améliorer les conditions de travail. Cela implique également une convergence avec les exigences de sécurité. On peut rappeler ici ce que nous indiquons dans l'introduction, à savoir qu'un tiers des accidents du travail dans le BTP sont liés à la manipulation d'objets et au transport de charges. Cette réflexion sur les moyens de manutention est par ailleurs nécessairement liée à celle concernant les voies de circulation et les accès ainsi que les aires de stockage. La plupart des plans sont désormais réalisés sur informatique. Ces outils pourraient être aisément utilisés pour simuler, quotidiennement, les flux et les stockages en réservant les besoins de circulation, ce suivi étant nécessairement assuré par le coordinateur logistique. Les conflits stockages/circulations s'accroissent en effet avec l'avancement du chantier, les besoins en stockage prenant de plus en plus le pas sur les besoins en circulation. Les conséquences sur les conditions de travail des ouvriers sont généralement importantes augmen- 23\n19 tant les cheminements et rendant plus précaires les conditions de manutention des charges. L importance d organiser les stockages et les circulations L'usage de la grue doit aussi faire l'objet d'une réflexion approfondie. Son efficacité n'apparaît réelle que lorsque les manutentions qu'elle doit réaliser pour les CES sont programmées avec exactitude, c'est-à-dire qu'elle est "réservée". "L'improvisation" de l'usage de la grue conduit systématiquement à des attentes, qui peuvent être très longues suivies de conditions de manutention parfois dangereuses compte tenu des contraintes de temps qui limitent les précautions prises dans l'accrochage et le décrochage des charges. Si l'on identifie, dans la phase de préparation, que les besoins des corps d'état sont importants et qu'ils ne peuvent, pour nombre d'entre eux, être programmés à l'avance, il importe de prévoir des moyens de manutention qui leur soient propres afin de les rendre indépendants de la grue. On peut penser que les gains en temps, en sécurité et en qualité compenseront largement le coût des moyens de manutention autonomes. On a pu également noter l'inadéquation de moyens de manutention aussi standards que la brouette ou le transpalette dans certaines conditions d'avancement du chantier : la largeur de la brouette n'est plus compatible avec l'installation des huisseries et le transpalette ne peut plus circuler dans des zones encombrées et des espaces de plus en plus cloisonnés. A la brouette se substitue alors l'usage des seaux et au transpalette celui des bras. Les diables sont la plupart du temps inutilisables compte tenu de l'état des sols qui en extérieur sont le plus souvent embourbés et en intérieur parsemés de gravats. Mais ces manutentions manuelles réalisées par les ouvriers des CES, le sont dans l'opacité des murs et échappent ainsi, pour la plupart, au regard des responsables du chantier qui demeurent persuadés de la constante efficacité des moyens d'aide. Dans ce sens, outre une véritable réflexion sur les moyens traditionnels mais désormais partiellement inadaptés, comme la brouette et le transpalette, et la nécessité de développer des moyens spécifiques pour les manutentions répétées de charges lourdes : parpaings et portes en particuliers, l'attention doit être portée à la propreté des espaces et à la qualité des revêtements des cheminements. Dans le cadre du chantier expérimental, il s'agit donc de définir : - d'une part les moyens d'aide dont disposeront les compagnons pour manutentionner les charges lourdes et manipulées de façon répétitive, ce qui suppose d'en avoir fait au préalable un inventaire, - d'autre part les conditions de propreté et donc de nettoyage et d'entretien quotidiens du chantier pour garantir des circulations aisées tant au sein qu'à l'extérieur des bâtiments. Dans les deux cas il s'agit d'exigences qui doivent être inscrites au cahier des charges de l'appel d'offre à destination des CES. Au niveau du chantier, le coordinateur logistique, aidé par les correspondants logistiques des CES faisant remonter les informations, vérifie ces aspects, directement liés à sa fonction et déterminants du point de vue des conditions de travail et de la sécurité des ouvriers. 24\n20 DEUXIÈME PARTIE Gestion des flux physiques et conditions de travail


De l’injustice géographique aux dépens de l’Afrique\nOù l’on regrette que Mère-Nature n’ait pas autant favorisé tous ses enfants.\nM. Rhodes avait un atlas sur les genoux et il se mit à développer sa thèse devant son public attentif, en tapant de ses doigts courts sur les cartes chaque fois qu’il exposait un argument.\n— Regardez la carte, messieurs. Regardez ce que la nature a fait.\nEt de son index carré il montra que l’Afrique du Sud se terminait à un degré de latitude où les continents les plus favorisés ne faisaient que commencer.\n— La nature nous a volés. Cruellement.\nEt il montra que l’Afrique était le continent le plus tassé autour de l’équateur, comme si elle avait peur de s’aventurer dans des eaux plus froides.\n— Nous sommes le seul continent n’ayant pas un pourcentage important de ses terres dans la zone tempérée, où l’agriculture est florissante et l’industrie prospère. Regardez, à côté, l’Amérique du Sud, avec qui nous partageons les mêmes océans. Elle s’étend vers le sud jusqu’au 56e parallèle. Nous ne descendons pas au-delà du 35e ! Mesurez l’échelle. Ils ont au moins deux mille kilomètres de bon climat de plus que nous.\nÀ mesure que sa passion s’enflammait, sa voix s’élevait jusqu’à devenir une sorte de plainte. Étalant les cartes, il invita ses compagnons à voir eux-mêmes à quel point leur continent avait été volé.\n— C’est seulement quand vous nous comparez à l’Asie, à l’Europe et à l’Amérique du Nord que notre appauvrissement devient flagrant. Si ces continents avaient été tronqués comme nous le sommes, regardez toute la civilisation qu’ils auraient perdue !\nTandis que les hommes suivaient son doigt de près, il démontra que l’Asie aurait dû se priver de Kyoto, de Tokyo, de Pékin, de Téhéran et de la majeur partie de la Turquie.\n— Toutes les bonnes choses de ces civilisations perdues à jamais ! Mais regardez l’Europe ...\nIl montra que le continent tout entier aurait été perdu s’il avait été tronqué comme l’Afrique du Sud.\n— Et quand on passe à l’Amérique, c’est la même histoire.\nAvec soin il tira le trait qui passait au sud de Chattanooga, Memphis, Oklahoma City, Amarillo et Albuquerque. Ces villes et tous les endroits du nord dont vous avez tous entendu parler - Saint Louis, Seattle, Detroit, New York, Boston ... Rien de tout cela n’aurait existé.\nIl tendit son atlas à ses voisins et, tandis qu’ils étudiaient ces faits, il dit d’un ton solennel :\n— Si le reste du monde était aussi privé que nous le sommes, la civilisation se réduirait à Los Angeles, Mexico, Jérusalem et Delhi. Nos cathédrales n’auraient pas été construites, nos tragédies n’auraient pas été écrites, ni Beethoven ni Shakespeare n’auraient existé. [...]\n— La nature est rarement injuste. Si elle a triché sur l’étendue, elle nous dédommage en nous permettant de creuser en profondeur. Elle nous a donné la plus belle concentration de diamants du monde. Et on a déjà trouvé également de l’or. Mais l’or véritable est ici.\nEt, sur ces mots, il montra les terres vides au nord du Limpopo - du moins vides sur sa carte : un vague "Matabéléland" gouverné par un fils du fameux Mzilikazi ...\n— Et puis ici, ajouta-t-il gravement en indiquant le pays au nord du Zambèse.\nD’un geste brusque de sa main droite, il recouvrit de sa paume toute cette partie de l’Afrique.\n— Cette carte devrait être entièrement rouge. (L’Empire britannique était alors figuré en route sur toutes les cartes.)\n— Comment serait-ce possible ? demanda un des hommes.\n— C’est à vous de le rendre possible, répondit Cecil Rhodes.\nJames A. Michener, L’Alliance, Seuil, Paris, 1982, p.526-528.


Elycia.fr » Mes fantaisie » 5 Things People Hate About salle de musculation mantes la jolie\nPar contre, une blessure risque de couronner cette quête de la exploit. Il faut apprendre à bien ressentir ses pectoraux grâce à une primo-infection que seuls les exercices d’isolation fournissent. Michael donne aussi pour chaque exercice : s’il est prenant de le faire avec élastique et s’il est ravissant de le faire en unilatéral. Il explique aussi comment rendre fascinant un exercice qui ne respecte par la relation tension/longueur par l’usage d’un élastique. Vous pouvez également utiliser un banc. En gardant le dos droit, poussez vos mains dans le sol pour que votre torse se soulève du sol. Nous présentons dans cet ouvrage des exemples de programmes pour vous montrer comment organiser le vôtre. Ils peuvent être testés tels quels ou adaptés en fonction de votre expérience, de votre grammaire ou vos envies. A été généré par , et a été envoyé sur fichier pdf. Fr le // à :, depuis l’adresse IP. Renforcement du système osseuxa de profonds effets sur le système musculo squelettique, car elle aide à maintenir les capacités fonctionnelles. Au fur et à mesure que vous vieillissez, vous perdez facilement en. Par contre, une blessure risque de couronner cette quête de la exploit. Il faut apprendre à bien ressentir ses pectoraux grâce à une primo-infection que seuls les exercices d’isolation fournissent.\nNous avons besoin de vous pour construire avec nous une communiqué de qualité et gratuite pour tous, pour la diffuser, pour la partager autour de vous, mais aussi pour nous aider à préserver notre non-conformisme financière. Chaque fois que vous contribuez par exemple à hauteur https://portugalfarmacias.life/blog/faim-abdominale-comment-les-faire-correctement/ de euros euros après déduction fiscale, ce sont citoyens qui sont mieux informés sur des sujets d’avenir. Nous avons besoin de vous pour construire avec nous une communiqué de qualité et gratuite pour tous, pour la diffuser, pour la partager autour de vous, mais aussi pour nous aider à préserver notre non-conformisme financière. Chaque fois que vous contribuez par exemple à hauteur de euros euros après déduction fiscale, ce sont citoyens qui sont mieux informés sur des sujets d’avenir. Épuisé, non publié ou non commercialisé. Mangas et autres BD asiatiques. Comme ce n’est pas la ère fois que vous venez ici, vous voudrez sans doute lire mon livre qui vous explique comment obtenir un corps beau et en forme grâce à la musculationcliquez ici pour télécharger le livre bénévolement. Durant toutes ces années d’entrainements, j’ai souvent eu l’envie de m’entrainer diversement. Riprova a effettuare la richiesta più tardi. Exercices de musculation pour les nuls.\nJ’ai d’autant plus apprécié le fait qu’il est très bien rédigé, la mise en page est claire et rend l’information lisible et accessible. Il est aussi très bien organisé en commençant par les bases pour terminer par l’approfondissement. Formalités douanières et suivi international fournis. Frais de livraison estimés , EUR. Traduzir avaliação para Português. Visualizar todas as avaliações. Mais l’importance relative de cha cun des angles peut être modulée en fonction des besoins de chacun. Par exemple, si vous avez des poignées d’amour à éliminer, le travail en rotation deviendra prioritaire. Circuit training au Poids de Corps. Débuter en musculation avec ce programme d’entrainement en circuit training est parfait car tous les muscles du corps sont tour à tour activés dans une alternance repos effort qui peut être ajustée selon le niveau du pratiquant. EXERCICES POUR LES DORSAUX Triceps brachial, chef long Grand pectoral Pull over à la barre, couché sur un banc horizontal Exécution du mouvement à la machine spécifique VARIANTES □ Il existe des machines à pull over. Elles ne sont néanmoins pas toutes conçues judicieusement. Prévention des blessuresun agrandissement régulier vous permettra de prévenir des blessures. Excédent de la posturele amplification musculaire va vous permettre de garder une bonne posture et d’appréhender de possibles douleurs. Le corps devient alors plus ferme, et plus tonique. Préserver sa santé physique et mentale. Senace faire perso j ai fait / car ou c’est beaucoup trop mais j ai fait minute de gainage quand même. Bsr, j’ai essayer en député ça ma fait mal. Recommencez pendant une minute, puis avec l’entraînement, augmentez la durée et la rapidité d’exécution. Inspiré d’un exercice de la méthode Lafay, le saut vertical est très efficace pour muscler les cuisses.\nLivraison partout dans le monde. 🍪 En cliquant sur le bouton ci contre, vous acceptez notre, l’utilisation de cookies ou technologies similaires, tiers ou non. Mieux connaître cette « matière noire » des aliments pourrait améliorer notre sympathie des effets de l’alimentation sur la santé et ouvrir la voie à une supérette personnalisée. Triglycérides à chaîne moyenne TCM. TRICEPS Q Pushdown k séries de à répétitions. BICEPS Curls à séries de à répétitions. Le agrandissement des tendons et des ligaments. Avec la pratique du bodybuilding, votre corps s’adapte en devenant plus fort. Traduzir avaliação para Português. Visualizar todas as avaliações. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the reviewer bought the item on Amazon. It also analyses reviews to verify trustworthiness. LE STYLE D’EXÉCUTION La technique la plus traumatisante est la répétition négative pure. Des entraîne ments très lourds seront plus trauma tisants que des entraînements légers.\nDu fait que les jambes sont très pliées, le gastrocnémien a le plus grand mal à intervenir. DANGERS : pour ne pas vous faire mal, ne placez par la résistance sauvagement sur le genou. Emploi CV Lettres de motivation. Dictionnaires économiques et financiers. Méthode ludique combinant yoga et aérobic. Elle propose des exercices simples de respi. Tutti i prezzi includono l’IVA. Il tuo indirizzo di consegna:andnbsp. Si vous en avez la capacité, remontez le menton jusqu’au cou alors que la tête est penchée en arrière. Si vous êtes vrai ment très fort, tirez jusqu’au bas des pectoraux, toujours avec la tête penchée en arrière. Crayons et accessoires de dessin. Jeux d’assemblage et de monument. Tout dépend de l’intensité, votre blocus et votre. Généralement, s’entraîner à la maison revêt un intérêt si vous n’avez pas de salle de sport près de chez vous, si vous avez peur du regard d’autrui ou manquez de confiance en vous.\nCertes, nos prédispositions génétiques jouent un rôle important. Mais les recherches médicales montrent que la part de la génétique dans notre forme n’est que de. Quantité indisponibled’éco tribut. Voir la liquide en magasin. Ce petit fruit tropical est administrativement le plus riche en. Voici l’astuce insoupçonnée pour que vos orchidées. Circuit training au Poids de Corps. Débuter en musculation avec ce programme d’entrainement en circuit training est parfait car tous les muscles du corps sont tour à tour activés dans une alternance repos effort qui peut être ajustée selon le niveau du pratiquant. Livraison partout dans le monde. 🍪 En cliquant sur le bouton ci contre, vous acceptez notre, l’utilisation de cookies ou technologies similaires, tiers ou non. Invitation d une personne de votre cercle de connaissances à une comparution/soirée VMG. Invitation d une personne de votre cercle de connaissances à une avant-propos/soirée VMG Bonjour Ici. Tout l’univers Jeux vidéo, Consoles. Smartphones à moins de andeuro. Bénédicte Le Panse propose un programme simple et abordable pour les débutants, avec une chaise, une porte, deux bouteilles d’eau. Elle donne une méthode pas à pas pour aborder la musculation de manière globale, et pas seulement pour être plus beau en maillot. Mais avant tout celui d’un ostéopathe en la personne d’Etienne Bulidon pour hono. Le Progrès : Trois sports qui peuvent nous faire du bien – Article et Interview.\nGrüne Smoothies – die besten Frühlings Rezepte – Vitamine, Energie, Abwehrkräfte PDF/EPUb by Dr. Guia do Amor para todos os Signos PDF/EPUb by Editora Melhoramentos. Conditions générales d’utilisation. Charte d’utilisation des cookiesfr. Nous avons presque “divorcé” avec l’exercice physique. Bien que notre quotidien nécessite beaucoup moins de condition physique que nos ancêtres, ce besoin corporel pour la force est toujours présent. Comme ça la vision est parfaite et on va mettre du coup notre attention sur le côté naturel, mais avant ça j’aimerais juste que tu me confirmes une chose parce que je sais qu’il y a beaucoup de femmes qui écoutent ce podcast et du coup je voulais savoir si les conseils à venir dans ce podcast et puis le livre en général, est ce que c’est des conseils qui vont être adaptés si on est une femme. En fait tout ce qui est analyse morpho anatomique, les femmes peuvent les faire avec les dessins, même si on a mis une tête d’homme c’est la même chose pour elles. Feuille d’exercices Les devoirs sur les angles orientés sur la trigonométrie et sur le produit scalaire ; Animations rappel sur le nombre dérivé Voici un exercice de mathématiques portant sur le cours sur les dérivées qui va te faire travaillé sur la notion de nombre dérivé et de tangente xmathsexercice trés court sur equa diff Terminale Mathématiques. Maths en terminale S Cours, exercices et devoirs corrigés.\nBrunissement » ou « browning »et est aujourd’hui une excellente piste dans la lutte contre l’obésité. Surpoids et obésité : la piste du « browning. Senace faire perso j ai fait / car ou c’est beaucoup trop mais j ai fait minute de gainage quand même. Bsr, j’ai essayer en député ça ma fait mal. Depuis plus de ans, il coache de nombreux élèves lui permettant de réunir une mine d’informations concernant les différents obstacles qui peuvent nuire à une bonne pratique et à une évolution expressive en culturisme. C’est ainsi qu’après avoir distillé ses connaissances sur son site, il lance en compagnie de Julien Venesson que nous présenterons plus tard son « Guide de la musculation au naturel. Du fait que les jambes sont très pliées, le gastrocnémien a le plus grand mal à intervenir. DANGERS : pour ne pas vous faire mal, ne placez par la résistance sauvagement sur le genou. Comment avoir des fessiers rebondis chez soi. Prendre de la masse sur le haut du corps. S’entraîner à la maison avec des appareils. La musculation chez soi sans équipement.


Lors de la session parlementaire d’été, les conseillers nationaux ont clairement opté pour la taxation séparée des conjoints. Cette réforme va enfin concrétiser l’exigence d’égalité de traitement entre couples mariés et concubins. Mais pour réaliser une pleine égalité devant l’impôt, cette réforme doit aussi mettre de l’ordre dans la jungle des déductions fiscales.\nRemplir sa déclaration fiscale est une opération douloureuse. Aussi, après l’addition de tous ses revenus, le contribuable ne rechigne-t-il pas devant l’effort exigé pour recenser toutes les déductions admissibles. Mais tous les contribuables ne disposent pas des mêmes possibilités de déduire de leurs revenus des frais et autres charges. En effet, en contradiction flagrante avec le principe de la progressivité de l’impôt, les contribuables aisés peuvent mieux que les autres alléger leur revenu imposable. Illustration avec la situation genevoise, sur la base d’une évaluation publiée en 1998*.\nLes déductions liées à la dépense\nPour l’année fiscale 1997, la diminution des recettes liée aux déductions fiscales avoisina 1,5 milliard de francs. Du côté des contribuables, les déductions engendrent une économie moyenne d’impôt de 4 823 francs pour la tranche de revenu jusqu’à 20 000 francs et de 37 805 francs pour la tranche comprise entre 200 000 et 500 000 francs. Cette forte progression du montant de l’impôt économisé en fonction du niveau du revenu provient du fait que la plupart des déductions dépendent totalement ou partiellement de la dépense, et non du niveau du revenu.\nPar ailleurs l’évaluation genevoise a mis en évidence une foison d’accords passés entre l’administration fiscale et certains contribuables, des entreprises et des corps de métier. Ces accords portent sur des déductions forfaitaires admises au titre de frais professionnels. Ils concernent des cadres d’entreprise – notamment les banques et les multinationales – les taux admis variant selon les établissements. Par ailleurs une quarantaine de corps de métiers – assureurs, policiers, avocats, enseignants, médecins, prêtres, vendeurs de voitures, etc. – ont obtenu des déductions forfaitaires fixes ou proportionnelles au revenu. Cette pratique opaque favorise une double inégalité de traitement – entre les bénéficiaires d’une part et entre ces derniers et les contribuables qui ne sont pas au bénéfice de tels accords – et viole le principe de la capacité contributive.\nLes déductions fiscales ne reflètent pas une politique cohérente d’imposition. Elles résultent de circonstances historiques et répondent à des motifs variables – clientélisme, politique sociale et familiale. Au total elles s’avèrent peu efficaces en terme de justice fiscale. Adoptées pour soulager ou favoriser certains groupes de contribuables, elles en favorisent d’autres alors que chacun croit faire une bonne affaire.\nLa manipulation de la taxation, pour quelque motif que ce soit – social, économies d’énergie, protection de l’environnement – produit immanquablement des inégalités de traitement et des effets pervers, en particulier en affaiblissant la progressivité de l’impôt. Le crédit d’impôt – déduction sur le montant d’impôt dû et non sur le revenu imposable – et la subvention ciblée répondent mieux à ces objectifs non fiscaux.\tjd\n*Commission externe d’évaluation des\nPolitique cantonale en matière\nde déductions fiscales, 23 décembre 1998.\nTous les rapports de la commission sont disponibles sur le site www.geneve.ch/cepp\nLa reproduction de cet article est autorisée et gratuite, mais selon les modalités du présent contrat Creative Commons: activer un lien vers la page ou citer l'URL de celle-ci, https://www.domainepublic.ch/articles/2679 - Merci\nLien vers l'article: https://www.domainepublic.ch/articles/2679


Le Puy : qui dit idée originale, dit aide régionale\njeu 18/12/2014 - 15:17 , Mise à jour le 27/11/2020 à 08:31\nOn connaissait les vêtements taillés sur-mesure... voici les parfums. Deux jeunes entrepreneurs ont ouvert leur boutique, en plein centre-ville du Puy-en-Velay, rue Chaussade, le 27 novembre dernier. Morgan Dhorme et Eva-Amandine Chicoutel viennent de remporter l'un des 24 prix Auverboost de la Région Auvergne, un coup de pouce aux porteurs de projets de moins de 30 ans. Eva-Amandine Chicoutel a 21 ans et Morgan Dhorme 23 ans.\nSeul projet altiligérien\nC'est le Comité d'expansion économique du Puy qui leur a conseillé de se présenter à la 6ème session de ce prix régional. Ils étaient les seuls candidats de Haute-Loire sur 36 dossiers et ont raflé le maximum qui était à gagner, soit 1 500€ et des aides à la communication. Ils expliquent leur passion commune, leur projet, leur choix du Puy-en-Velay et le principe du prix Auverboost. Ecouter.\nQu'est-ce qu'Auverboost ?\nAuverboost « Soutien des projets jeunes Made in Auvergne » est un dispositif régional dédié à la création, reprise et développement d’activité chez les jeunes, dont l’objectif est de favoriser leurs initiatives, par le biais d’une aide au démarrage. Il aide les moins de 30 ans à monter un projet social, économique ou culturel. Ce jeudi 11 décembre 2014 a eu lieu la remise des prix du dispositif Auverboost, au Conseil régional d’Auvergne, à Clermont-Ferrand.\nLes 24 lauréats, qui ont présenté leur projet le 11 décembre, se sont vus remettre des chèques d’une valeur totale de 30 900 euros, ainsi que des prestations de coach web, de communication et de coaching en stratégie de développement. Parmi ces 24 lauréats on peut citer des projets tels que la sortie d’un EP (comprendre, « extended play », œuvre musicale plus longue qu'un single, moins longue qu'un album), deux couturières, un apiculteur, la reprise d’une entreprise de nettoyage... et la création d’une parfumerie artisanale avec Morgan Dhorme perfumes. Au total, 36 dossiers ont été déposés au 30 novembre et 26 dossiers ont étés retenus pour le jury du 12 décembre.\nLe dispositif Auverboost se déroule deux fois par an. Lors de la dernière session, trois porteurs de projets de Haute-Loire ont été primés : Clémentine Guinot pour la création de « Petite Crapouille », Fanny Roure pour la création de Kidimôme et Marie-Lise Brice pour la création de son entreprise agricole. La prochaine session aura lieu le 31 mai 2014.\nAuverboost peut aussi compter sur le soutien de ses partenaires : l’agence de communication Biskot & Bergamote qui offre des prestations de communication et des sessions de conseil en communication ; le Tremplin de Beaumont qui accueille et accompagne des porteurs de projets dans le domaine des musiques actuelles, il est également un soutien à la remise des prix Auverboost ; le réseau IJ des Centre d'Information et de Documentation Jeunesse qui accueille les jeunes et fait la promotion d’Auverboost ; la radio RCF qui propose aux lauréats des interviews ; la société 304 Conseil qui offre des coachings en stratégie de développement ; le Corum Saint-Jean qui propose une mise à disposition de bureaux, de salles de réunion, de salles de conférence, de spectacles pour travailler, ou encore accueillir de futurs clients ou fournisseurs ; l’agence de communication Phoebus Communication qui offre une formation sur les relations publiques/ presse et enfin le magazine dynamique entrepreneurial qui propose à Auverboost des abonnements aux tarifs préférentiels.\nLes membres cofondateurs : le Conseil régional d'Auvergne, représenté par le président René Souchon, la DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), représentée par Christophe Le Comte, l’Agence régionale de développement des Territoires d’Auvergne (ARDTA), représentée par Pascal Guittard et l’Espace Info Jeunes représenté par Philippe Laumond.


Audioguide à télécharger : en français, pour mieux connaître Venise\nAccueil > VISITER VENISE INCONTOURNABLE > Audioguide à télécharger\nL’audioguide Venise mp3 est une exclusivité venise1.com . Il présente la ville ou ses sites en audio, c’est-à-dire en format MP3, téléchargeable. Ainsi, plus de guides papier. Par contre, il vous faut un smartphone, un baladeur ou une tablette. C’est en effet moderne et c’est très pratique.\nNOUVEAU : L’audioguide des Frari\nUn plan à télécharger gratuitement en complément\nEn 2021, nous publions l’audioguide concernant la Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari.\nNous proposons une visite de cette magnifique basilique franciscaine, où vous pourrez découvrir la magnifique toile de Titien : l’Assomption. Une oeuvre grande par la taille et par son importance dans l’histoire de l’art.\nplan-frari Vous découvrirez aussi de magnifiques tombeaux monumentaux, ceux de Titien, Canova, du doge Pesaro par exemple, mais également, celui beaucoup plus modeste mais toujours fleuri, de Monteverdi, le père de l’opéra. Et vous comparerez des oeuvres, découvrirez quelques curiosités et une rareté qui passe souvent inaperçue.\n17 oeuvres commentées en français, 30 minutes d’écoute. Vous lancez chaque commentaire quand vous le souhaitez.\nEt vous disposez d’un plan pour localiser les arrêts proposés.\nL’audioguide Venise mp3 en extérieur\nAvec un plan A4 à télécharger gratuitement pour localiser les points d’intérêt\nL’audioguide Venise mp3 présente la ville et ses sites les plus célèbres : le Rialto, le Palais des Doges, la place Saint Marc, le pont de soupirs et autres. Par contre, cela a toujours fait partie de nos orientations, l’audioguide Venise mp3 vous fait connaître aussi des lieux ou édifices typiques de Venise, même moins connus.\nAinsi l’audioguide Venise mp3 est constitué d’1h de commentaires, répartis en modules de 2 à 10 minutes chacun, selon l’importance des sites concernés.\nEn outre, il est proposé en 3 itinéraires qui vous donnent une large approche de Venise.\nVous pouvez donc, selon votre propre choix :\nsuivre cet audioguide et ses itinéraires à travers la ville\nou accéder directement au commentaire du site qui vous intéresse, grâce à un découpage raisonné, par site.\nLes sites abordés dans l’audioguide Venise mp3\nPour vous donner une idée précise des lieux abordés dans notre audioguide Venise, nous ne craignons pas de vous en fournir la liste complète. Alors vraiment, 1h d’écoute, vous ne le regretterez pas.\n1 – Introduction générale (Modalités d’utilisation de l’audioguide Venise mp3)\nDE SAINT MARC SAN PIETRO DI CASTELLO\n01 – Place Saint Marc\n02 – Basilique Saint Marc\n03 – Campanile\n04 – Tour de l’horloge\n05 – Piazzetta et ses 2 colonnes\n06 – Biblioteca Marciana\n07 – Palais des Doges\n08 – Pont des soupirs\n09 – Porte d’abandon\n11 – Via Garibaldi\n01 – Rialto\n02 – Santa Maria Formosa\n03 – Santi Giovanni e Paolo\n04 – San Canzian\n05 – Ponte chiodo\n06 – Palais Mastelli\n07 – Madonna del orto\n08 – Campo dei mori\nDES FRARI AUX ZATTERE\n02 – Frari\n03 – San Rocco\n04 – Santa Margherita\n05 – Ponte dei pugni\n06 – San Barnaba\n07 – Accademia\n08 – Pont de l Accademia\n09 – Salute\n10 – Zattere\n11 – San Trovaso\nLes autres audioguides de Venise\nEn fait, nous proposons 4 audioguides sur Venise, à différents tarifs :\nVenise à pied en extérieur.\nVous pouvez les connaître plus en détail en page des audioguides de Venise.\nComment se procurer nos audioguides mp3\nLes audioguides Venise mp3 sont en téléchargement immédiat dans la la boutique Venise de venise1.com .\nD’abord, vous devez passer commande pour recevoir immédiatement par mail, un lien de téléchargement. Transaction sécurisée https.\nEnsuite, vous avez donc à télécharger le document, directement sur votre appareil d’écoute ou le télécharger sur votre ordinateur et le transférer ensuite sur votre appareil d’écoute.\nCes documents sont volumineux et sont donc compressés (zippés). Vous devez les décompresser, votre appareil vous le propose et le fait directement.\nVoir l’audioguide Venise à télécharger en boutique\nRéserver une visite guidée de Venise avec un guide


U-Haul: Location de remorque et remorquage à Arnold, MO, au Arnold Rental\nLocation de remorque et remorquage à Arnold, MO chez Arnold Rental\nLes remorques fermées à Arnold, MO sont légères, aérodynamiques et conçues pour offrir une plus faible consommation de carburant, facilitant le remorquage. Chaque année, des millions de familles utilisent nos remorques carrossées pour déménager. U-Haul offre une vaste sélection de remorques carrossées à louer dans la même ville ou pour un aller simple. Consultez les tailles de nos remorques fermées et réservez en ligne une location de remorque chez Arnold Rental!\nLes remorques ouvertes sont idéales pour le remorquage de charges grosses ou surdimensionnées à Arnold MO 63010. De nombreuses remorques ouvertes sont louées avec une rampe de chargement pour plus de commodité. La sélection de remorques ouvertes offertes chez Arnold Rental représente une solution abordable pour des projets d’amélioration résidentielle, la livraison de meubles ou le remorquage de véhicules récréatifs. La location de remorque ouverte est également populaire auprès des entreprises pour la livraison et lors de salons commerciaux. Les remorques ouvertes sont offertes en une variété de dimensions et de styles afin que toutes les voitures puissent les remorquer.