Clarity: Confronto con Classic PPM\nIntroduzione a Clarity\ne la Nuova esperienza utente\nLa natura del lavoro odierno è in continua evoluzione. Gli utenti si aspettano applicazioni più improntate sui social, più incentrate sui team e più intuitive. Per far fronte a queste dinamiche di mercato, il team di\nha sviluppato una Nuova esperienza utente con funzionalità avanzate per tutti i tipi di utenti, dai manager di portfolio aziendale di livello superiore agli esperti della gestione dei progetti di livello intermedio, fino ai team Agile di ogni dimensione. La prima versione di questa interfaccia utente rinnovata è stata rilasciata con\n15.1. In ogni release successiva sono state aggiunte nuove funzionalità quali mappe, bacheche delle attività, dashboard delle attività da eseguire, conversazioni, blueprint, griglie dinamiche, report di stato e molte altre.\nLa funzionalità disponibili in\ndipendono dai diritti di accesso concessi dall'amministratore. Ad esempio, se si dispone unicamente dell'accesso alle schede attività, la pagina Schede attività viene aperta automaticamente. È anche possibile avere accesso a una combinazione di funzionalità relative ai progetti, alle schede attività e all'assegnazione di personale alle risorse. Utilizzare il menu principale disponibile nella parte sinistra della pagina per accedere a tali funzionalità oppure per passare a\n. Per ulteriori informazioni sui diritti di accesso, consultare la guida di riferimento\nAccess Rights Reference.\nCapacità per ruolo della Nuova esperienza utente:\nè abilitato per impostazione predefinita.\nnon è abilitato per impostazione predefinita.\nL'amministratore può abilitare\n. Consultare la sezione Configurazione delle impostazioni generali del sistema.\nUtilizzare il seguente URL per accedere a\nSe si dispone dei diritti di accesso necessari già forniti con\n, utilizzare il menu principale di\nper accedere alle seguenti funzionalità:\nRiquadri di progetto: l'icona Riquadri di progetto consente di accedere alla visualizzazione dei riquadri di progetto con il diritto di accesso\nGestione - Riquadri\nProgetti: l'icona Progetti consente di accedere alle pagine di gestione del progetto con il diritto di accesso\nGestione progetto - Navigazione\nAttività: l'icona Attività fornisce l'accesso alle attività per uno o più membri del team dei progetti assegnati.\nMappe: l'icona Mappe fornisce l'accesso alle pagine delle mappe.\nSchede attività: l'icona Schede attività fornisce l'accesso alle voci di tempo e alle pagine di approvazione con il diritto di accesso Scheda attività - Navigazione. Inoltre, è necessario attivare la nuova soluzione Schede attività nelle opzioni di sistema di\nper accedere alla nuova interfaccia utente della scheda attività. Consultare la sezione\nin Configurazione delle impostazioni generali del sistema.\nPersonale: l'icona Personale fornisce l'accesso alle pagine di allocazione del personale per le risorse con il diritto di accesso Personale - Navigazione.\nAmministrazione: l'icona Amministrazione fornisce l'accesso alle pagine di blueprint con il diritto di accesso\n. È inoltre necessario disporre dei diritti di blueprint. Consultare la sezione\nRiferimento ai diritti di accesso\nper un elenco dei diritti di accesso Blueprint.\nfornisce l'accesso a\ncon il diritto di accesso\nLa pagina corrente di\nstabilisce gli elementi visualizzati in\n. Di seguito si riportano alcuni esempi:\nSe l'utente si trova nella pagina Riquadri di progetto di\n, può accedere alla pagina Elenco progetti di\nSe l'utente si trova nella pagina Scheda attività di\n, può accedere alla pagina Panoramica di\nSe l'utente utilizza una scheda determinata della pagina Progetto di\n(ad esempio, Conversazioni, Attività o Report di stato), può accedere alla pagina Proprietà del progetto in\nÈ possibile accedere alla nuova interfaccia e all'interfaccia di\ncon lo stesso nome utente, senza dover effettuare nuovamente l'accesso.\nnon è disponibile in\nper impostazione predefinita.\nGli amministratori possono fornire l'accesso da\ncreando un collegamento di menu. Consultare la sezione Introduzione a\nÈ consentito un solo utente per istanza di\nper ogni sessione del browser. Ad esempio, l'utente ha effettuato l'accesso alla stessa istanza di\ncome utente X sia in Classic PPM che in\n. L'utente effettua quindi la disconnessione e si riconnette come utente Y all'interfaccia di\n. In questo caso, se l'utente torna a\ne fa clic su un collegamento qualsiasi, dovrà effettuare nuovamente l'accesso.\nSono consentiti più utenti per istanza di\nper ogni sessione del browser.\nAvatar personale (iniziali o immagine)\nPer impostare un avatar in\n, consultare la sezione\nPersonalizzazione dell'immagine avatar\nin Introduzione a\nPer impostare un avatar nell'interfaccia di\n, consultare la sezione Personalizzazione di\n: Modifica della password, Impostazioni account, Notifiche, Esportazione in Excel.\nLingua e localizzazione\nche l'interfaccia di\nmostrano la stessa lingua e le stesse impostazioni locali.\nDopo aver modificato la lingua o le impostazioni locali in\n, si consiglia di effettuare la disconnessione e cancellare i cookie del browser prima di effettuare nuovamente l'accesso a\nsupporta più lingue rispetto a\n. Consultare le Note di rilascio per un elenco delle lingue supportate.\nCiascun utente può personalizzare le proprie impostazioni facendo clic su\nnon è conforme alla Sezione 508.\nè conforme alla Sezione 508. Gli utenti con disabilità potranno accedere alla maggior parte delle funzionalità di\n. Consultare la sezione Funzionalità di accessibilità per gli utenti di\nI processi non sono visibili.\nI blocchi di processo, ovvero i blocchi dell'interfaccia utente, non mostrano le icone di blocco che informano gli utenti circa gli attributi bloccati.\nQuando i valori vengono salvati, il blocco di processo viene applicato e viene visualizzato un messaggio di errore che informa l'utente circa l'attributo bloccato.\nSe si crea un processo dell'oggetto Progetto e lo si configura per l'avvio automatico, il processo verrà comunque avviato automaticamente indipendentemente dalle condizioni di avvio automatico.\nLe notifiche vengono inviate agli utenti. Tuttavia, è possibile visualizzarle soltanto in\nI collegamenti nelle notifiche di posta elettronica puntano a\nLe seguenti funzionalità di Studio non sono disponibili in\nGli oggetti personalizzati, gli oggetti secondari e gli attributi (ad eccezione degli attributi personalizzati per gli oggetti Progetto e Investimento disponibili tramite i blueprint)\nMapping di visualizzazione all'esterno dei report sullo stato del progetto e dei dettagli del progetto:\nI colori di stato nei report di stato e nei riquadri di progetto (ad esempio, verde per lo stato In linea con la pianificazione o rosso per lo stato A rischio) si basano sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per l'attributo Stato generale dell'oggetto Report di stato.\nSe il blueprint di progetto include attributi con mapping di visualizzazione impostati in\n, verranno visualizzati dei semafori con testo al passaggio del mouse per tali attributi contenuti nei dettagli di progetto. I mapping di visualizzazione non sono disponibili per i tipi di attributo booleano.\nPer ulteriori informazioni sulla configurazione dei mapping di visualizzazione per gli attributi, consultare la sezione\nOggetti e attributi di\nProtezione delle pagine secondarie e delle condizioni di visualizzazione\nAzioni di oggetto\nQualsiasi impostazione a livello di visualizzazione di Studio come Obbligatorio, Immetti una volta o Nascosto\nPer quanto riguarda gli allegati, gli utenti possono utilizzare le funzionalità Conversazioni o Documenti disponibili nei progetti di\n, sono disponibili soltanto i seguenti attributi di gestione delle risorse:\nTasso di previsione a livello di risorsa o ruolo. Il nuovo campo consente di definire il tasso orario di previsione predefinito per una risorsa. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli della risorsa della visualizzazione Risorse - Investimenti. Se dispone dei diritti Risorsa - Modifica, il manager delle risorse può modificare questo valore per una risorsa. Il valore influisce sui dati nella colonna Previsione della visualizzazione. È anche possibile aggiornare il valore del tasso orario di previsione per una risorsa tramite l'oggetto XOG Risorsa.\nPer definire un tasso orario di previsione predefinito per un ruolo nei relativi dettagli, aggiornare il valore utilizzando l'oggetto XOG Risorsa. Il valore non è disponibile nella nuova interfaccia né nell'interfaccia di\nTasso di previsione a livello di allocazione. Il nuovo campo è disponibile nell'oggetto Team per definire un tasso orario di previsione specifico dell'investimento per una risorsa o un ruolo. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli di allocazione del team dell'investimento nella visualizzazione Investments to Resources (Investimenti - Risorse). Se dispone dei diritti di prenotazione appropriati per la risorsa e di visualizzazione o modifica per l'investimento, il manager delle risorse può modificare questo valore. Il valore influisce sui dati nella colonna Previsione della visualizzazione.\nManager delle risorse. Il nuovo campo è disponibile nel team per definire un manager delle risorse richiesto. Il manager delle risorse può vedere questo campo nei dettagli di allocazione del team dell'investimento nella visualizzazione Richieste. Questo campo viene utilizzato per i ruoli di lavoro come mezzo per identificare il manager delle risorse che deve eseguire la richiesta di personale.\nStudio non sono visibili i seguenti attributi di oggetto:\nTasso di previsione dell'oggetto Risorsa\nTasso di previsione dell'oggetto Team\nManager delle risorse dell'oggetto Team\nL'impostazione delle partizioni non è disponibile. Se si utilizzano le partizioni, la partizione predefinita definita in Impostazioni account viene utilizzata durante la creazione di progetti e attività.\nI seguenti valori di ricerca definiti in\nvengono visualizzati in\nValori di ricerca direttamente associati alla partizione di sistema\nI valori di ricerca associati a una partizione differente con la modalità di associazione delle partizioni sono impostati per includere i predecessori. La modalità di inclusione dei predecessori espone i valori nella partizione di sistema.\nPer aumentare il numero di risultati nei campi di suggerimento automatico per la ricerca di\n, aumentare il valore del campo\nNumero di suggerimenti visualizzati\n. Questo campo viene visualizzato nella scheda Suggerimento automatico per la ricerca in\n. Consultare la sezione Configurazione delle ricerche.\nSupporto di XOG\n, solo le seguenti funzionalità sono accessibili tramite XOG:\nXOG è supportato per le funzionalità di\n. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione\nSviluppo di XML Open Gateway (XOG)\nAttributi di numerazione automatica\nTutti i campi di numerazione automatica vengono compilati automaticamente in seguito al salvataggio.\nVengono compilati automaticamente dopo aver fatto clic su Nuovo.\nConfigurazione della scheda attività\nLe colonne della scheda attività si basano sulla configurazione di\nin Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.\nPer ottenere la miglior visualizzazione delle griglie delle schede attività, selezionare le seguenti colonne della scheda attività nell'ordine elencato in\nCampo Codice (facoltativo)\nValori effettivi giornalieri\nL'elenco delle colonne disponibili per la selezione nella sezione Contenuto e layout predefiniti è stato ridotto.\nI seguenti campi rimangono disponibili, ma non avranno alcun effetto sul nuovo layout della scheda attività:\nI campi di codice fanno riferimento agli attributi Codice di addebito, Codice tipo di input, Valore utente 1 e Valore utente 2. È possibile configurare fino a due campi Codice da visualizzare nelle schede attività.\nÈ possibile accedere alle schede attività direttamente da\n. Consultare la sezione\ncon CA Agile Central\nconfigura la visualizzazione delle colonne della scheda attività in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.\nL'opzione Consenti contabilizzazione delle schede attività future è stata spostata da Amministrazione, Gestione progetto, Impostazioni in Amministrazione, Gestione progetto, Opzioni scheda attività.\nIn caso di accesso non SSO da\nSaaS, è possibile accedere alle schede attività di\n. Il portale di\nSaaS non supporta questa funzionalità.\nAssegnazione del personale (Gestione delle risorse) e configurazione del personale di progetto\nCompletare le seguenti impostazioni in\nper i manager delle risorse, i manager di progetto, i coordinatori di progetto e i membri del team. La configurazione delle impostazioni consente a tali utenti di lavorare nelle nuove pagine di gestione delle risorse in Personale e nella nuova pagina Personale specifica del progetto:\nDefinire l'entità predefinita con i periodi fiscali da utilizzare nel calendario telescopico. Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Video: Impostazione dei periodi di allocazione delle risorse.\nLe visualizzazioni di gestione risorse utilizzano i periodi fiscali per mostrare i dati di allocazione.\nNon è previsto un limite per l'intervallo dei periodi che è possibile definire.\nIl calendario telescopico mostra in totale 60 periodi. Nel calendario telescopico è possibile spostarsi in avanti o indietro nei periodi di tempo.\nL'unico limite riguarda i periodi fiscali\ndefiniti nell'entità predefinita.\nAttivare e completare i processi seguenti (soltanto per i clienti che eseguono l'aggiornamento). Per istruzioni dettagliate, fare riferimento al Video: Impostazione delle visualizzazioni di gestione delle risorse.\nConverti stato Prenotazione combinata\nCompila curve di gestione delle risorse\nConcedere agli utenti i diritti di prenotazione appropriati in base ai rispettivi ruoli. Per conoscere i diritti di accesso necessari, consultare le sezioni dedicate ai singoli ruoli nel presente articolo. Ad esempio, per i diritti di accesso necessari per i manager di progetto, consultare la sezione\nDefinire un calendario di base standard. Consultare la sezione Configurazione di calendari, turni e giorni lavorativi.\nImpostare la valuta predefinita del sistema. Consultare la sezione Impostazione di valute e tassi di cambio valuta estera.\nÈ possibile impostare un'entità predefinita dalle relative proprietà o nella pagina dei valori predefiniti di gestione finanziaria. Consultare la sezione\nCreazione di un'entità\nin Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structure) e Configurazione di un'entità finanziaria.\nLa configurazione predefinita della suddivisione di tempo interna per le visualizzazioni TSV di allocazione e assegnazione non ha subito modifiche. Vengono riportate di seguito:\n28 giorni in totale, a partire da 7 giorni prima della data odierna\n16 settimane in totale, a partire da 2 settimane prima della settimana corrente\n36 mesi in totale, a partire da 12 mesi prima del mese corrente\nVerificare che sia stato definito un valore predefinito per i seguenti attributi per l'oggetto Team in\n. Se non è stato definito un valore predefinito per questi attributi, gli utenti non potranno modificare i record del team dai progetti di\nL'attributo Stato richiesta non è visibile in\nin quanto le richieste non sono supportate.\nNotifiche relative alle conversazioni\nLe notifiche vengono visualizzate in\nquando l'utente menziona altri utenti in una conversazione utilizzando il simbolo @.\nÈ possibile impostare la modalità di ricezione delle notifiche sulle conversazioni nella pagina Notifiche.\nÈ possibile modificare due modelli di notifica per le conversazioni. Consultare la sezione Configurazione delle notifiche e dei modelli di notifica.\nÈ possibile eliminare tutte le notifiche relative alle conversazioni per tutti gli utenti. Consultare la sezione\nProcesso di eliminazione delle notifiche\nIl proprietario dell'applicazione o l'amministratore del contenuto possono configurare i seguenti tipi di blueprint:\nBlueprint di progetto per determinare quali proprietà del progetto visualizzare per un'unità di business specifica, ad esempio l'unità Marketing o IT.\nBlueprint di tipo investimento personalizzato per configurare i layout dei diversi tipi di investimenti in base agli obiettivi dell'organizzazione.\nI blueprint consentono le seguenti configurazioni:\nPer creare blueprint personalizzati, copiare il blueprint di progetto standard, quello di investimento personalizzato o qualsiasi altro blueprint definito dall'utente.\nDefinire un blueprint predefinito in modo che, se il blueprint non è stato configurato, il sistema può utilizzare gli attributi e il layout di sezione dal blueprint predefinito.\nAssociare i modelli di progetto ai blueprint di progetto. I blueprint di investimento personalizzato non sono associati ai modelli.\nModificare un blueprint definito dall'utente per cambiare i dettagli di layout (campi, elementi visivi e moduli). Per i blueprint di investimento personalizzato, è possibile configurare solo la visualizzazione dettagli.\nPubblicare il blueprint configurato per rendere le modifiche disponibili per modelli, progetti e investimenti personalizzati.\nI seguenti tipi di dati di attributo non sono disponibili per la configurazione del blueprint:\nValore personalizzato in scala cronologica (TSV)\nDiritti di accesso di\nin Riferimenti ai diritti di accesso di\nper visualizzare l'elenco dei diritti di accesso necessari per i blueprint.\nI blueprint non sono disponibili in\nL'amministratore crea i team con allocazione definita per la pianificazione adattiva delle persone. Consultare la sezione\n: Configurazione dei team.\nI manager di progetto possono aggiungere i team configurati ai propri progetti mediante la scheda Personale di progetto o la funzionalità Personale. Sono richiesti i diritti di prenotazione provvisoria o effettiva.\nI manager di progetto possono allocare i team configurati alle attività di progetto. È necessario disporre del diritto di accesso Risorsa - Visualizzazione.\nI manager di progetto possono rimuovere una risorsa o un ruolo alla volta. Per rimuovere risorse o ruoli in blocco, utilizzare\nGli utenti possono compilare i piani di costo sulla base delle allocazioni o delle assegnazioni dei team.\nGli utenti possono immettere le ore per un team. È necessario disporre dei diritti di immissione e approvazione delle ore.\nGli utenti possono sostituire i team con altri membri del personale.\nNon è possibile creare team in\n. Tuttavia, dopo aver creato di un team definito in\n, questo viene visualizzato in\ncome nuova risorsa nella pagina Elenco Risorse della pagina iniziale.\nÈ possibile assegnare a utenti autorizzati specifici diritti di accesso al team come risorsa in tutta l'applicazione. Un utente non richiede diritti di accesso per i membri del team, ma solo per la risorsa del team.\nÈ possibile specificare le proprietà generali e finanziarie per la risorsa del team come per le altre risorse di lavoro.\nGli utenti con diritti di accesso appropriati possono eseguire l'importazione o l'esportazione XOG di record del team come membri del personale in un progetto o in un investimento non di progetto.\nConfigurazione delle mappe\nCompletare le seguenti configurazioni in\nper consentire ai manager di portfolio di utilizzare la nuova funzionalità di generazione delle mappe:\nDefinire un'entità predefinita con periodi di tempo fiscali mensili, trimestrali e annuali da utilizzare nel layout della cronologia. Consultare la sezione Configurazione di una OBS (Organizational Breakdown Structure) e Configurazione di un'entità finanziaria.\nCreare elenchi a discesa globali personalizzati contenenti i valori di ricerca che l'organizzazione desidera utilizzare in tutte le mappe. Consultare la sezione\nCreazione di un elenco a discesa globale personalizzato\nLe mappe non sono disponibili in\nDiritti di accesso per i manager di progetto\nPer accedere alle nuove pagine di gestione del progetto, è necessario il manager di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in\nProgetto - Creazione da modello (Globale) o Progetto - Creazione\nProgetto - Visualizzazione (Istanza) per i modelli a cui possono accedere per la creazione di progetti\nGestione progetto - Navigazione riquadri\nProgetti - Navigazione\nRisorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto (globale)\nSi consiglia di utilizzare il diritto\nRisorsa - Prenotazione provvisoria - Tutto\nin quanto consente al manager di progetto di allocare personale per le risorse e i ruoli attivi nel team di progetto. È possibile utilizzare i diritti\na livello di istanza oppure a livello di OBS.\nTuttavia, è possibile che le prestazioni delle portlet Personale risultino ridotte\n. Assicurarsi di assegnare in modo esplicito i diritti di prenotazione provvisoria per ogni risorsa e ruolo al manager di progetto in anticipo. In caso contrario, si possono riscontrare errori durante la creazione del progetto e la compilazione del team di progetto.\nReport di stato - Creazione (globale)\nReport di stato - Modifica - Tutto (globale)\nAll'utente che crea il progetto viene concesso automaticamente il diritto di accesso Progetto - Manager (Automatico).\nPer consentire a un manager di progetto di creare un progetto utilizzando un modello contenente piani finanziari e di copiare i piani nelle pagine di progetto di\n, assegnare i seguenti diritti di accesso:\nPiano di costi - Modifica\nPiano di benefit - Modifica\nPiano di budget - Modifica\nPer consentire a un manager di progetto di modificare i campi finanziari come Tipo di costo, Stato finanziario e % di capitalizzazione, assegnare il diritto di accesso Progetto - Modifica proprietà finanziarie a livello di istanza oppure OBS.\nLa numerazione automatica per l'attributo ID investimento per l'oggetto Progetto deve essere abilitata in\nper creare i progetti in\n. Se si crea un progetto senza abilitare la numerazione automatica, viene visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni sull'errore, consultare la sezione\ndell'articolo Oggetti e attributi di\nÈ possibile creare un progetto soltanto mediante un modello di progetto esistente creato in\nIl campo Avanzamento progetto non è disponibile in\nÈ possibile utilizzare il campo Stato lavoro disponibile con il componente aggiuntivo PMO Accelerator.\n: Creazione, apertura e visualizzazione dei progetti.\nConsultare la sezione Creazione di progetti dai modelli di progetto.\nElementi visivi del progetto\nL'amministratore di sistema può configurare i seguenti elementi visivi dei blueprint in modo che vengano visualizzati come indicatori nei riquadri di progetto. Il manager di progetto visualizza un massimo di tre elementi visivi nel riquadro del progetto, a seconda della configurazione del blueprint associato.\n% di completamento (grafico ad anello)\nBudget restante (grafico ad anello)\nBudget speso (grafico ad anello)\nGiorni restanti (grafico a cerchio)\nGiorni dall'inizio (grafico a cerchio)\nLavoro restante (grafico ad anello)\nLavoro dedicato (grafico ad anello)\nData di fine (calendario)\nCardine successivo (rombo)\nData di inizio (calendario)\nÈ possibile aggiungere ruoli, risorse e team utilizzando la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.\nÈ possibile eseguire sostituzioni di ruoli mediante la funzionalità Personale o la scheda Personale del progetto.\n, nella scheda Personale del progetto vengono visualizzati solo i ruoli di lavoro. Le risorse e i ruoli non di lavoro sono visibili solo nella pagina del team di progetto di\n, i ruoli verranno comunque assegnati alle attività nel nuovo progetto. È possibile sostituire i ruoli con le risorse denominate tramite la funzionalità Personale.\nÈ possibile aggiungere e gestire sia ruoli di lavoro che non di lavoro.\nAttività e assegnazioni\nI manager di progetto e i membri del team possono creare, aggiornare ed eliminare le attività, le attività cardine e le fasi.\nI manager di progetto e i membri del team possono aggiungere a un'attività risorse del personale, ruoli e team.\nI manager di progetto possono assegnare membri non del personale alle attività, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:\nL'impostazione Gruppo di assegnazione per il progetto è impostata su Gruppo di risorse in\nIl manager di progetto dispone dei diritti di prenotazione effettiva o provvisoria per le risorse, i ruoli o i team non ancora inclusi nel progetto.\nLa funzionalità completa è disponibile soltanto per una gerarchia di attività a due livelli, ovvero le fasi contenenti attività. Per una gerarchia di attività con più di due livelli, viene visualizzato l'elenco delle attività, ma la funzionalità di trascinamento della selezione non è abilitata. Inoltre, è possibile aggiornare soltanto le attività a livello foglia. L'operazione è disponibile soltanto per la Visualizzazione ad elenco e non per la Visualizzazione bacheca dell'attività.\nÈ possibile trascinare e rilasciare le attività in qualsiasi punto della gerarchia. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le fasi compresse.\nSe l'impostazione di amministrazione del progetto\nè selezionata in\n, le attività di lavoro vengono visualizzate nell'elenco delle attività di\nSono supportati solo due stati di attività (Aperto e Completato). Gli stati di attività Non avviato e Avviato impostati in\nvengono visualizzati con lo stato Aperto in\nÈ possibile creare attività da eseguire di un progetto per fasi, attività o cardini.\nÈ possibile creare un massimo di 25 record di attività da eseguire per ciascuna attività, fase o cardine.\nLe attività da eseguire non sono supportate in XOG.\nL'impostazione dello stato dell'attività su Completato imposta automaticamente l'ETC su zero (0) e la percentuale di completamento su 100%. È possibile modificare il valore del campo % di completamento solo se il valore del campo Calcolo percentuale di completamento è impostato su Manuale.\nLe attività da eseguire del progetto non sono visibili in\nVisualizzazione ad elenco, visualizzazione di bacheca e visualizzazione a griglia delle attività\nI manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti che dispongono dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare e gestire le attività nella Visualizzazione ad elenco, nella Visualizzazione bacheca o nella Visualizzazione griglia.\nQuando si assegnano risorse alle attività nella visualizzazione ad elenco o nella visualizzazione di bacheca, i diritti di accesso vengono concessi automaticamente alle risorse assegnate in\nLa Visualizzazione di bacheca consente agli utenti di organizzare le attività a livello di foglia in colonne.\nLe attività della fase non vengono visualizzate nella Visualizzazione di bacheca.\nÈ possibile creare nuove attività in una colonna.\nÈ possibile inserire, eliminare o rinominare le colonne.\nÈ possibile riordinare un'attività all'interno di una colonna, oppure spostarla a un'altra colonna.\nIl layout di bacheca delle attività non è disponibile in\n. Tuttavia, gli amministratori possono configurare le attività in una portlet Griglia o Elenco in una pagina.\nVisualizzazione Gantt e utilità di pianificazione\nLa visualizzazione Gantt e le utilità di pianificazione non sono supportate nella\nI manager di progetto, i membri del team e gli altri utenti in possesso dei diritti di accesso al progetto possono visualizzare il piano di progetto nella visualizzazione Gantt o in'utilità di pianificazione esterna, come ad esempio Microsoft Projects o Workbench.\nGli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti possono modificare il piano di progetto nella Visualizzazione Gantt oppure nell'utilità di pianificazione.\nReport di stato dei progetti (PDF o griglia modificabile)\nGli utenti che dispongono dei diritti di modifica dei progetti e di creazione dei report di stato possono creare report di stato.\nGli utenti in possesso dei diritti di modifica dei progetti e dei report di stato possono apportare modifiche ai report di stato. Possono anche visualizzare in anteprima e pubblicare i report di stato in formato PDF.\nIl sistema mostra l'istanza del report di stato in cui lo stato del report corrisponde a Bozza per la data di report più recente.\nCon la pubblicazione di un report di stato, viene creata una nuova istanza di report di stato e i valori corrispondenti vengono compilati a partire dall'ultimo report di stato pubblicato.\nI membri del team possono visualizzare soltanto i report di stato nella scheda Corrente. Possono inoltre visualizzare i report di stato pubblicati precedentemente nella scheda Report. Le opzioni Anteprima e Anteprima corrente sono disabilitate per i membri del team.\nutilizza l'oggetto secondario Report di stato di PMO Accelerator. Gli attributi personalizzati aggiunti all'oggetto secondario Report di stato non sono visualizzabili in\nGli utenti possono configurare un blueprint di progetto per includere la griglia Stato progetto nei rispettivi progetti. Non è possibile generare un report di stato in formato PDF dalla griglia, invece è possibile visualizzare e modificare gli attributi personalizzati.\nNessuna modifica. Il report di stato in PDF è disponibile in\n. Se il report di stato è contrassegnato come Finale, non viene generato un nuovo report di stato.\nSi consiglia di non aggiornare un'istanza del report di stato in\ne allo stesso tempo in\n. L'aggiornamento dei valori avviene in modo diverso nelle due interfacce. In\n, non viene aggiornata l'intera pagina a ogni salvataggio. Vengono aggiornati solo i valori interessati. Se si apporta una modifica in Classic PPM, tale modifica si riflette in\nsolo quando si esce da\ne si riapre il progetto in\n. In alternativa, è possibile aggiornare il browser per visualizzare la modifica.\nPer impostazione predefinita, i manager di progetto e i membri del team possono visualizzare e modificare (ossia caricare, scaricare, eliminare e aggiungere tag) tutti i documenti associati al rispettivo progetto. L'accesso a documenti specifici varia.\nGli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Modifica possono visualizzare e modificare tutti i documenti.\nGli utenti che non sono membri del team ma dispongono del diritto di accesso Progetto - Visualizzazione possono visualizzare e scaricare i documenti.\nL'amministratore determina le impostazioni relative ai documenti del progetto nel file delle proprietà del governor. Per impostazione predefinita, ad esempio, è possibile caricare fino a cinque file con una dimensione massima di 20 MB. L'amministratore può inoltre determinare i tipi di file che è possibile caricare.\nIl controllo delle versioni non è supportato in\n. Se l'ambiente in uso richiede il controllo delle versioni del documento, utilizzare\nCollegamenti al progetto\nI manager di progetto e gli utenti che dispongono dei diritti di modifica del progetto possono aggiungere e rimuovere i collegamenti ipertestuali esterni per il progetto, nonché raggruppare i collegamenti in categorie.\nI membri del team e gli utenti che dispongono dei diritti di visualizzazione del progetto possono visualizzare ed accedere ai collegamenti ipertestuali del progetto.\nLa pagina Dettagli progetto è accessibile come scheda.\nI diritti di modifica del progetto consentono di modificare il colore del banner del progetto.\nI campi e il layout di sezione si basano sulla configurazione del blueprint associato.\nAlcuni campi del progetto non sono configurabili tramite blueprint; non saranno pertanto visualizzati nella pagina dei dettagli progetto. Per un elenco completo, consultare la sezione\nÈ possibile modificare il colore del banner del progetto soltanto in\nRischi, problemi e modifiche\nPer visualizzare le schede con i dati, gli utenti necessitano di ulteriori diritti di visualizzazione per i rischi, i problemi e le modifiche insieme ai diritti per il progetto. Consultare la sezione\nDiritti di accesso della Gestione progetti e portfolio\nRiferimenti ai diritti di accesso\nper un elenco completo dei diritti di accesso necessari.\nLe Richieste di modifica di\nsono denominate Modifiche in\nVisualizzazione di rischi, problemi o modifiche\nPer visualizzare solo i rischi, i problemi e le modifiche nelle schede di un progetto, gli utenti devono disporre dei seguenti diritti di accesso:\nProgetto - Rischio, problema, richiesta modifica - Visualizzazione\nDiritti di visualizzazione di progetto\nCon i diritti di visualizzazione, gli utenti possono visualizzare le icone del modulo relative a rischi, problemi e modifiche nei riquadri di progetto se sono configurati nel blueprint. Quando l'utente fa clic su un'icona, viene indirizzato al primo modulo configurato nel blueprint per cui si dispone dei diritti di accesso di visualizzazione. Nel caso in cui non sia presente tale modulo, l'utente rimane nella pagina Riquadri di progetto.\nSe l'utente dispone solo dei diritti di visualizzazione, non può aggiungere, modificare o eliminare alcun elemento nelle schede.\nGli utenti che dispongono dei diritti di accesso di visualizzazione e di creazione/modifica possono aggiungere e modificare le righe tramite l'icona Aggiungi riga e il menu di scelta rapida della griglia. Non possono tuttavia eliminare le righe.\nNessuna modifica. Il menu di scelta rapida della griglia non è disponibile.\nCreazione e modifica di rischi, problemi o modifiche\nPer aggiungere una riga utilizzando l'icona Aggiungi riga o il menu di scelta rapida della griglia, l'utente deve disporre del diritto di accesso\nProgetto - Rischio, Problema, Richiesta di modifica - Crea/Modifica\n, oltre ai diritti di visualizzazione necessari per il progetto.\nGli utenti che dispongono soltanto del diritto di\ne non del diritto di eliminazione non potranno eliminare le righe tramite il menu di scelta rapida della griglia.\nGli utenti che dispongono dei diritti di creazione/modifica e di eliminazione possono aggiungere, modificare ed eliminare le righe tramite l'icona Aggiungi riga e il menu di scelta rapida della griglia.\nEliminazione di rischi, problemi o modifiche\nPer eliminare una riga utilizzando il menu di scelta rapida della griglia, l'utente deve disporre del diritto di accesso\nProgetto - Rischio, Problema, Richiesta di modifica - Eliminazione\nGli utenti che dispongono soltanto del diritto di eliminazione ma non del diritto di creazione/modifica riceveranno un messaggio di errore facendo clic sulle schede Rischi, Problemi o Modifiche.\nGli utenti che dispongono dei diritti di eliminazione e visualizzazione ma non di quelli di creazione/modifica potranno eliminare soltanto le righe tramite il menu di scelta rapida della griglia. Non potranno aggiungere righe.\nAnche se l'utente dispone del accesso dell'istanza soltanto per eliminare i rischi, i problemi o le richieste di modifica di un determinato progetto, l'utente non visualizzerà la scheda Rischi, Problemi o Richieste di modifica.\nDiritti di accesso OBS\nPer gli utenti che dispongono dei diritti di accesso per una struttura OBS, viene rispettata la modalità di associazione OBS selezionata. Ad esempio, un utente che dispone dell'accesso all'unità OBS del dipartimento Vendite con la modalità di associazione OBS impostata su Solo unità, può visualizzare le schede Rischi, Problemi e Modifiche per tutti i progetti relativi al dipartimento Vendite. L'utente deve inoltre disporre dei diritti di accesso di visualizzazione per tutti i progetti nel dipartimento.\nDefinire le date di allocazione e l'allocazione predefinita nella pagina Personale del progetto.\nGli utenti che dispongono dei diritti di accesso per la modifica dei progetti e di prenotazione per le risorse e i ruoli di lavoro possono aggiungere correttamente membri del personale - ossia risorse, ruoli e team definiti - a un progetto.\nI manager di progetto possono prenotare in modo effettivo o provvisorio i membri del personale per un progetto in base ai loro diritti di prenotazione.\nDurante l'aggiunta dei membri del personale a un progetto, il manager di progetto può visualizzare tutte le risorse e i ruoli attivi. Tuttavia, se il manager di progetto non dispone dei diritti di prenotazione per un membro del personale, non potrà aggiungere il membro del personale al progetto.\nAttributi del personale non supportati\nNon tutti gli attributi del personale supportati in\nsono disponibili nella griglia del personale di progetto. I seguenti attributi non sono disponibili per la configurazione nella griglia del personale.\nCosto di allocazione\nManager della prenotazione\nCosto di allocazione effettiva\nFine allocazione effettiva\nValori effettivi incidente\nImpostazioni (solo per gli aggiornamenti)\nLo stato Prenotazione combinata non è supportato in\n. Se si dispone di allocazioni miste in\nqueste vengono visualizzate con lo stato Prenotazione provvisoria nella pagina Personale del progetto. Tuttavia, non viene visualizzato alcun messaggio di errore.\n, l'amministratore deve attivare ed eseguire il processo Converti stato Prenotazione combinata introdotto in\n15.2. Il processo rimuove le prenotazioni combinate e disattiva l'impostazione che consente di effettuare prenotazioni combinate.\nAggiunta di risorse al personale (tramite la scheda Personale o Personale del progetto)\nQuando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, la risorsa viene aggiunta con il tasso di allocazione predefinito. L'allocazione con tasso predefinito può portare alla sovrallocazione della risorsa.\nQuando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, la risorsa viene semplicemente aggiunta. La quantità di allocazione per il ruolo esistente a cui è già stato assegnato il personale non viene ridotta.\nAggiunta di risorse a Personale\nQuando si aggiunge una risorsa al personale del progetto, viene richiesto di selezionare il livello di allocazione in eccesso o restante.\nQuando si aggiunge una risorsa il cui ruolo principale equivale a un ruolo esistente nel personale, viene visualizzato un avviso che indica che il ruolo è già esistente. È possibile decidere se sostituire il ruolo esistente con la nuova risorsa.\nSostituzione dei membri del personale (mediante la scheda Personale del progetto)\nSostituire un ruolo con un altro ruolo, risorsa o team definito\nSostituire una risorsa con un'altra risorsa, ruolo o team definito\nSostituire un team definito con un altro team definito, risorsa o ruolo\nSostituzione dei membri del personale (mediante la funzionalità Personale)\nL'opzione per sostituire una risorsa o un team definito non è disponibile in Personale.\n: sia nella scheda Personale del progetto, sia nella funzionalità Personale, l'azione di sostituzione del ruolo rispetta l'impostazione di amministrazione del progetto "Riassegna attività con la sostituzione del ruolo". Le sostituzioni complete o parziali avvengono in base alla combinazione di diritti di accesso, impostazioni di amministrazione o esistenza di valori effettivi.\nL'opzione di sostituzione di un ruolo con un altro ruolo non è disponibile in\nDiritti di accesso per i manager delle risorse\nQuando a un membro del team del personale viene assegnato a un manager delle risorse, i seguenti diritti di accesso rispetto al membro interessato vengono concessi automaticamente al manager delle risorse:\nRisorsa - Manager (Automatico) (sono inclusi i diritti di prenotazione provvisoria ed effettiva per le risorse)\nRisorsa - Modifica proprietà finanziarie\nPer accedere alla nuova pagina Personale (Gestione risorse), è necessario che il manager delle risorse disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in\nPersonale - Navigazione\nDiritti di prenotazione provvisoria o definitiva per ruoli (attività di sostituzione ruolo)\nDiritti di visualizzazione o modifica per gli investimenti (di progetto e non) per aggiungere, modificare o rimuovere le allocazioni di team\nSchede attività: revisione e approvazione dei diritti di accesso\nIn qualità di manager di progetto, è possibile esaminare i dettagli delle schede attività inviate e approvare o restituire le schede attività di altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei seguenti diritti di accesso di approvazione della scheda attività:\nDiritto di accesso Scheda attività - Navigazione (globale) per la revisione e l'approvazione delle ore.\nDiritti di accesso Schede attività - Approva tutto (globale) o Risorsa - Approvazione orario (istanza). I diritti di accesso garantiscono che le risorse di cui si è il manager delle risorse vengano visualizzate nell'elenco Team personale nella pagina di revisione e approvazione.\nÈ possibile esaminare i dettagli delle schede attività aperte, restituite, inviate, approvate e contabilizzate per altre persone. Le opzioni sono disponibili se si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività.\nSchede attività: filtro per team personale\nIn qualità di manager delle risorse, si dispone di un team di risorse attive per l'utente subordinato. L'utente è responsabile della revisione e dell'approvazione delle schede attività inviate per le risorse. Si fa riferimento alle risorse come Team personale (ovvero, il team di risorse attiva subordinate al manager delle risorse).\nLa visualizzazione predefinita mostra un elenco di schede attività inviate per il team personale o di risorse attive di cui l'utente è manager delle risorse. Si dispone dei diritti di accesso per approvare le schede attività per il team personale. È possibile filtrare e visualizzare i membri del team per i quali è possibile approvare le schede attività.\nSchede attività: approvazioni\nIl responsabile dell'approvazione della scheda attività, può eseguire le seguenti azioni nelle schede attività con stati diversi:\nAperto: consente di inviare promemoria ai membri del team.\nInviato: consente di rivedere le schede attività dettagliate e di approvarle o restituirle ai membri del team.\nApprovato: consente di restituire le schede attività approvate ai membri del team.\nContabilizzato: consente di creare copie delle schede attività contabilizzate come adeguamenti. I membri del team possono quindi aggiornare e inviare di nuovo le schede attività per l'elaborazione.\nRestituito: consente di inviare promemoria ai membri del team.\nSe è presente un adeguamento della scheda attività, tale adeguamento viene visualizzato in una riga separata dalla scheda attività contabilizzata precedente alla fase di adeguamento. Il responsabile dell'approvazione delle schede attività può visualizzare soltanto i dettagli di una scheda attività di adeguamento inviata. I dettagli delle schede attività adeguate precedenti non sono disponibili per la visualizzazione da parte del responsabile dell'approvazione della scheda attività. Il proprietario della scheda attività può visualizzare i dettagli per tutte le schede attività adeguate precedenti.\nI responsabili dell'approvazione delle schede attività visualizzano un indicatore visivo indicante le ore totali prenotate rispetto alle ore totali di lavoro disponibile. L'indicatore visivo viene visualizzato per ciascun membro del team per cui si dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività.\nSe un responsabile dell'approvazione dispone del diritto di accesso Schede attività - Modifica tutto (globale) o Risorsa - Immissione ore (istanza) per altre persone, il responsabile dell'approvazione potrà creare e modificare le schede attività per altre persone.\nProcessi della scheda attività\nQuando si aggiorna una scheda attività in\n, è possibile attivare un processo relativo alle schede attività definito e attivato in\n. Il processo può bloccare il campo Stato scheda attività. I pulsanti Approva e Restituisci vengono comunque visualizzati nella scheda attività inviata con il campo di stato bloccato. Tuttavia, quando il responsabile dell'approvazione fa clic sul pulsante per l'approvazione o la restituzione della scheda attività, viene visualizzato il seguente messaggio:\nErrore durante l'aggiornamento di stato della scheda attività.\nÈ possibile modificare lo stato della scheda attività utilizzando soltanto un'azione di processo in\nQuando un responsabile dell'approvazione approva una scheda attività inviata, viene visualizzato il seguente messaggio:\nTMA-0122: Impossibile modificare lo stato di una o più schede attività poiché sono bloccate da un processo.\nSchede attività: filtro per manager delle risorse\nIl manager delle risorse può filtrare le schede attività in base all'opzione Manager delle risorse per le risorse per cui dispone dei diritti di accesso di approvazione della scheda attività. È possibile visualizzare, approvare, restituire e correggere le schede attività delle risorse di competenza di un altro manager.\nSchede attività: immissione delle ore per altri utenti\nIn qualità di manager delle risorse, è possibile creare, modificare e inviare le schede attività per conto degli altri membri del team. È possibile immettere l'orario per le altre risorse solo quando sono soddisfatti i seguenti criteri:\nSi dispone del diritto di accesso\nper tali risorse.\nLo stato della risorsa è Attivo o Bloccato.\nLa risorsa è aperta per l'immissione delle ore.\nL'opzione Modalità di registrazione della risorsa è impostata su PPM.\nGestione delle allocazioni\nIl manager delle risorse può completare le attività seguenti per gestire le allocazioni di team solo per le risorse di lavoro:\nBilanciamento del carico di lavoro (sotto- e sovrallocazioni)\nEsecuzione delle richieste di personale per ruolo\nUso del calendario telescopico per configurare le visualizzazioni di gestione risorse in base ai periodi fiscali\nUso delle conversazioni per collaborare con il coordinatore di progetto nel contesto lavorativo\nVisualizzazione Risorse - Investimenti\nPer vedere una risorsa denominata nella visualizzazione, sono necessari diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa. Inoltre, è possibile disporre di diritti facoltativi di visualizzazione o modifica per la risorsa nei relativi dettagli generali. A seconda della combinazione di diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:\nCon i diritti Risorsa - Visualizzazione è possibile visualizzare la scheda Dettagli delle proprietà generali della risorsa\nCon i diritti Risorsa - Modifica è possibile modificare la scheda Dettagli delle proprietà generali della risorsa\nIn caso di risorse per cui si dispone di diritti di prenotazione\neffettiva o provvisoria\n, accedendo agli investimenti allocati per cui\nsono disponibili diritti di visualizzazione o modifica, è possibile:\nVisualizzare le quantità di allocazione dell'investimento esistente per periodo di tempo\nVisualizzare la scheda Dettagli allocazione investimento\nAggiungere, modificare o eliminare le conversazioni sulle allocazioni\n, accedendo agli investimenti allocati per cui sono disponibili diritti di\nvisualizzazione o modifica\n, è possibile:\nVisualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione dell'investimento per periodo di tempo\nVisualizzare o modificare la scheda Dettagli allocazione investimento\nSe si dispone dei diritti di modifica per l'investimento, è possibile estendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato\nModificare lo stato di prenotazione dell'allocazione da Provvisoria a Effettiva\nEstendere le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato per l'investimento\nQuesta visualizzazione permette di consultare le richieste in arrivo ed eseguire sostituzioni di ruolo. Non è possibile invece aggiungere, rimuovere o modificare le allocazioni.\nPer vedere un ruolo nella visualizzazione, sono necessari diritti di prenotazione provvisoria o effettiva appropriati. A seconda della combinazione dei diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:\nNon è consentito visualizzare o modificare le proprietà generali del ruolo. Utilizzare\nper aggiornare le proprietà generali del ruolo\nIn caso di ruoli per cui si dispone di diritti di prenotazione\nIndirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse richiesto\nEseguire sostituzioni di ruolo\nSe sono disponibili diritti di\nper l'investimento, è possibile eseguire una sostituzione di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione\nModificare le date di allocazione oltre l'intervallo pianificato per l'investimento\nEseguire sostituzioni di ruolo con una risorsa di destinazione per cui si dispone dei diritti di prenotazione\nLa pagina Notifiche consente di impostare la modalità di ricezione delle notifiche relative alle conversazioni.\nI diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. È necessario disporre della combinazione corretta di diritti per poter aggiungere, modificare e rimuovere le azioni relative alle allocazioni.\nLe funzionalità Richieste non è stata modificata.\nAssegnazione di personale agli investimenti\nIl manager delle risorse con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il coordinatore di progetto\nDiritti di accesso per i membri del team\nQuando un manager di progetto aggiunge membri del personale dalla pagina Conversazioni tramite il pannello Personale oppure dalla visualizzazione elenco o bacheca attività, i seguenti diritti di accesso vengono assegnati automaticamente ai membri del personale:\nProgetti - Navigazione (globale)\nProgetto - Visualizzazione attività (istanza)\nProgetto - Gestione attività (istanza)\n: questo diritto consente ai membri del team di aggiungere, modificare ed eliminare le assegnazioni di attività.\nReport di stato - Visualizzazione - Tutto (globale)\nQuesto diritto consente ai membri del team di visualizzare tutte le istanze di report di stato per il progetto.\nI diritti automatici non vengono assegnati a un membro del personale aggiunto tramite l'azione di sostituzione. Ad esempio, se si dispone di un ruolo nel personale e si sostituisce quel ruolo con una risorsa denominata, i diritti non vengono concessi automaticamente alla risorsa che fa ora parte del team.\nQuando si rimuove un membro del personale da un progetto, vengono rimossi anche i diritti sull'istanza assegnati automaticamente dal sistema. I diritti globali assegnati automaticamente non vengono rimossi dall'utente in quanto possono essere applicati ad altri progetti.\nCome membro del team, prima di poter modificare un report di stato, sono necessari entrambi i diritti\nReport di stato - Modifica\nSe si assegna il membro del team a un progetto in\n, non viene eseguita l'assegnazione automatica della combinazione di diritti come invece accade in\nAssegnare il diritto di accesso\nai membri del team in\nin modo che possano visualizzare l'opzione Progetti nel menu principale.\nSe un membro del team non viene mai aggiunto come partecipante, assegnare al membro interessato il diritto di accesso\nProgetto - Visualizzazione - Gestione\nper fornire l'accesso al progetto.\nAffinché i membri del team possano modificare i report di stato in\n, assegnare entrambi i diritti di accesso\n. Nella versione classica era necessario solo il diritto\nSchede attività: immissione e inoltro\nIn qualità di membro del team, specificare il tempo dedicato al proprio lavoro soltanto nel campo Scheda attività personale. È possibile compilare e inviare le schede attività, nonché restituire quelle non approvate. È inoltre possibile modificare le schede attività contabilizzate.\nVerificare i seguenti requisiti per l'immissione delle ore e l'invio delle schede attività:\nSi dispone dei diritti di accesso seguenti:\nScheda attività - Navigazione (globale) e Risorsa - Immissione ore (istanza) per la creazione della scheda attività.\nSchede attività - Modifica tutto (globale) che include i diritti di accesso per la creazione della propria scheda attività.\nLe seguenti opzioni sono impostate in\n(Pagina iniziale, Gestione risorse, Risorse, Impostazioni):\nModalità di registrazione = PPM\nAperto per l'immissione delle ore = selezionato\nStato attivo = selezionato\nOpzioni della scheda attività\nLe seguenti opzioni della scheda attività sono disponibili solo in\nConsenti l'immissione dei totali per la voce della riga. Quando l'opzione è attivata, è possibile aggiornare la colonna Totali in una scheda attività e le ore giornaliere vengono aggiornate e distribuite in modo uniforme in base al valore totale.\nMostra il messaggio di attestazione all'invio. Se l'opzione è attivata, viene visualizzato un messaggio di conferma quando si invia una scheda attività. È inoltre possibile definire il testo del messaggio di conferma in\nÈ possibile immettere il lavoro per le schede attività personali e per le schede attività di altre persone se dispone dei diritti di accesso Immissione ore.\nLe seguenti opzioni delle schede attività non sono valide per\nConsenti l'immissione dei totali per la voce della riga\nMostra il messaggio di attestazione all'invio\nSchede attività: creazione delle schede attività\nÈ possibile selezionare in modo indipendente una delle seguenti opzioni durante la creazione di una scheda attività:\nCopy previous time period with or without hours (Copia periodo di tempo precedente con o senza ore)\nL'opzione è disponibile se il membro del team ha già creato una scheda attività. Le ore immesse nei giorni non lavorativi non vengono copiate nella nuova scheda attività.\nAggiungi attività assegnate all'utente corrente\nL'opzione è disponibile se il membro del team presenta assegnazioni di attività correnti.\nL'opzione è disponibile se il membro del team sta creando una scheda attività per la prima volta. È possibile selezionare le attività per tutti gli investimenti di cui si è membro del team.\nQuando si modificano le opzioni Compila o Copia, le funzionalità della scheda attività di\nOpzione Aggiungi lavoro\nL'opzione mostra tutte le attività per tutti gli investimenti attivi quando l'utente è membro di un team. È possibile utilizzare il filtro composto per ridurre l'elenco delle attività. È possibile visualizzare e inviare notifiche al manager di progetto per gli elementi di lavoro non abilitati per l'immissione delle ore. L'elenco delle attività include le attività con stato Completato. È possibile filtrare l'elenco delle attività utilizzando i seguenti campi:\nAssegnazione attività. Tutte le attività, le attività assegnate all'utente corrente e le attività non assegnate\nNome o ID lavoro (investimento)\nData di inizio dell'attività\nData di fine attività\n: per ulteriori informazioni sui messaggi di errore durante l'inserimento delle date, consultare la sezione\nin Aggiornamento e impatto delle modifiche.\nGli utenti della scheda attività possono visualizzare i seguenti indicatori:\nTempo registrato. Le ore totali (o giorni) prenotati nella scheda attività personale sulle ore totali (o i giorni) di tempo di lavoro disponibile.\n% del tempo di progetto. Percentuale del numero di ore (o giorni) prenotata per un tipo di investimento Progetto rispetto al numero di ore (o giorni) prenotato per altri tipi di investimento.\nPer ulteriori dettagli, consultare la sezione\n: Immissione delle ore e invio di una scheda attività.\nNon è possibile immettere ore dirette o indirette per gli incidenti. Le ore indirette o le schede attività degli incidenti create precedentemente in\nnon vengono visualizzate.\nÈ possibile immettere i valori ETC in sospeso nel campo ETC della scheda attività.\nIl manager di progetto può gestire l'accettazione o il rifiuto dei valori ETC in sospeso nelle assegnazioni di attività in\n. Il processo può bloccare il campo Stato scheda attività. Nella pagina Scheda attività personale, i pulsanti Approva e Restituisci vengono ancora visualizzati nella scheda attività inviata con il campo di stato bloccato. Tuttavia, quando il membro del team fa clic sul pulsante per approvare o restituire la scheda attività, viene visualizzato il seguente messaggio:\nCMN-0015: L'attributo 'prstatus' è stato bloccato e non può essere modificato.\nIl proprietario dell'azione può modificare lo stato della scheda attività eseguendo un'azione di processo in\nQuando lo stato di una scheda attività è bloccato da un processo, il membro del team visualizzerà il seguente messaggio nella visualizzazione Dettagli scheda attività. I pulsanti Approva e Restituisci non vengono visualizzati.\nTMA-0118: Stato scheda attività bloccato dal motore del processo. Può essere modificato solo da un'azione.\n(disponibile nel menu principale del pannello di navigazione a sinistra)\nPer visualizzare le attività utilizzando l'opzione del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, sono necessari i seguenti diritti di accesso:\nAttività - Navigazione (globale)\nProgetto - Visualizzazione base (istanza)\nModifica delle attività\nPer modificare le attività utilizzando l'opzioni del menu Attività nel pannello di navigazione a sinistra, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Modifica attività assegnate (istanza) insieme ai diritti di visualizzazione e navigazione.\nLa pagina Attività non è disponibile in\n. È possibile accedere alle attività dalla scheda Attività del progetto.\nDiritti di accesso per i coordinatori di progetto\nPer accedere alla nuova pagina Personale (Gestione risorse), è necessario il coordinatore di progetto disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in\n<investment> - Modifica (sono inclusi tutti gli investimenti, di progetto o non)\nDiritti di prenotazione provvisoria o effettiva per ruoli\nI diritti di prenotazione provvisoria o effettiva per la risorsa sono necessari solo per la sostituzione delle richieste di ruolo con risorse denominate\nIl coordinatore di progetto può completare le seguenti attività di assegnazione del personale solo per le risorse di lavoro:\nAssegnazione del personale agli investimenti e gestione delle richieste di ruolo\nUso delle conversazioni per collaborare con il manager delle risorse nel contesto lavorativo\nVisualizzazione Investimenti - Risorse\nPer vedere gli investimenti in questa visualizzazione sono necessari diritti di visualizzazione o modifica appropriati.\nA seconda della combinazione di diritti di accesso assegnati, in questa visualizzazione è possibile completare le seguenti attività:\nVisualizzare soltanto le informazioni generali sull'investimento (senza apportare modifiche)\nIn caso di investimenti per cui si dispone di diritti di\nmodifica o visualizzazione\n, accedendo alle risorse o ai ruoli allocati per cui\nVisualizzare le quantità di allocazione esistenti di risorse e ruoli specifici per periodo di tempo\nVisualizzare la scheda dei dettagli di allocazione della risorsa o del ruolo\n, accedendo alle risorse o ai ruoli allocati per cui sono disponibili diritti di prenotazione\nVisualizzare, aggiungere, modificare o rimuovere le quantità di allocazione della risorsa o del ruolo per periodo di tempo\nVisualizzare o modificare la scheda dei dettagli di allocazione della risorsa o del ruolo\nModificare lo stato di prenotazione dell'allocazione da Provvisoria a Effettiva per le risorse\nIndirizzare le richieste di ruolo a un determinato manager delle risorse.\nLa pagina Notifiche consente di impostare le notifiche relative alle conversazioni.\nI diritti di prenotazione per le risorse e quelli per l'investimento non sono stati modificati. La combinazione di diritti per aggiungere, modificare e rimuovere azioni per le allocazioni è uguale in entrambe le aree.\nIl coordinatore di progetto con diritti di accesso sufficienti può eseguire le stesse attività descritte per il manager delle risorse.\nDiritti di accesso per i manager finanziari\nPer accedere alla nuova pagina Dati finanziari di un progetto, è necessario che il manager finanziario disponga dei seguenti diritti di accesso assegnati in\nProgetto - Piano di costi - Visualizza\nProgetto - Piano di costi - Modifica\nPer visualizzare l'elenco dei piani di costi e i dettagli corrispondenti, è necessario disporre di uno o entrambi i diritti di accesso elencati. Con tali diritti, è inoltre possibile visualizzare il modulo Dati finanziari nei riquadri di progetto.\nPer modificare un piano di costi e i dettagli degli elementi, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica.\nPer copiare, eliminare o contrassegnare qualsiasi piano come Piano di record, è necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica. È possibile eseguire queste azioni dalla pagina di elenco dei piani di costi o dalla pagina dei dettagli.\nPiani di costi\nIl manager finanziario può aprire un progetto e utilizzarlo nella nuova pagina Dati finanziari per creare, visualizzare e analizzare i piani di costi. Se si dispone dei diritti di visualizzazione per il progetto, è possibile accedere alla pagina Dati finanziari. La pagina Dati finanziari offre una migliore esperienza utente per la visualizzazione dei piani di costi.\nÈ possibile visualizzare e analizzare i piani di costi come elenchi o visualizzazione di griglia. La visualizzazione a griglia del piano di costi fornisce funzionalità simili ad Excel per garantire un utilizzo ottimale.\nÈ possibile personalizzare la visualizzazione a griglia applicando i filtri di griglia e altri controlli quali l'aggiunta, il ridimensionamento o la visualizzazione delle colonne.\nÈ possibile personalizzare la visualizzazione del piano di costi in base al periodo di tempo e alla visualizzazione decimale. Vengono visualizzati soltanto i piani di costi Mensile, Trimestrale o Annuale.\nI piani di costi semi mensili, settimanali e a 13 periodi non sono supportati in\nLa griglia del piano di costi supporta le seguenti visualizzazioni: Pianificato, Valori pianificati/effettivi, Valori pianificati/Previsione e Valori effettivi.\nÈ possibile raggruppare i dati della colonna utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione, nonché visualizzare i valori aggregati per gli attributi di raggruppamento.\nCompilazione automatica da allocazioni o assegnazioni\nÈ possibile compilare automaticamente i piani di costi dalle allocazioni o dalle assegnazioni. È necessario disporre del diritto di accesso Progetto - Piano di costi - Modifica.\nLe seguenti opzioni di compilazione automatica sono disponibili soltanto nella pagina dei dettagli del piano di costi. Le opzioni non sono disponibili nella pagina di elenco dei piani di costi:\nCompila da allocazioni\nCompila da assegnazioni\nÈ possibile compilare automaticamente i piani di costi dalla pagina di elenco e dalla pagina dei dettagli.\nÈ possibile visualizzare le transazioni relative a ogni costo effettivo contabilizzato nel piano di costi. Nella visualizzazione Valori pianificati/effettivi o Valori effettivi, ogni costo effettivo viene visualizzato come collegamento ipertestuale. Fare clic sul collegamento Valori effettivi per visualizzare i dettagli delle transazioni per il costo.\nManager di portfolio\nDiritti di accesso per i manager di portfolio\nPer accedere alle nuove funzionalità delle mappe, il manager di portfolio richiede l'assegnazione dei seguenti diritti di accesso in\nIl manager di portfolio può creare e gestire le mappe per garantire una pianificazione efficace della gestione aziendale futura.\nPer raggruppare e organizzare gli elementi della mappa, utilizzare i layout seguenti:\nLayout della cronologia\nLayout di bacheca\nUtilizzare le visualizzazioni per personalizzare un layout della mappa e salvarlo per l'accesso futuro o per la condivisione con altri utenti.\nAccedere alle visualizzazioni salvate di una mappa e gestire le visualizzazioni salvate tramite il diritto di accesso Mappa - Visualizzazione. Utilizzare l'opzione Salva con nome per creare copie delle visualizzazioni create da altri utenti in modo da poterle utilizzare e modificare.\nUtilizzare gli elenchi a discesa globali predefiniti per disporre gli elementi della mappa in gruppi logici (per stato o per tipo) per layout differenti. È inoltre possibile raggrupparli in base al colore.\nPersonalizzazione gli elenchi a discesa globali predefiniti. Ad esempio, aggiungere valori personalizzati all'elenco a discesa.\nCreare e gestire gli elenchi a discesa locali per personalizzare il raggruppamento degli elementi della mappa per una mappa specifica. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Modifica.\nCreare elenchi a discesa globali per personalizzare il raggruppamento degli elementi della mappa per tutte le mappe. L'amministratore di Studio gestisce gli elenchi a discesa globali per tutte le mappe di\nCreare e gestire più scenari per una mappa ed indicare il tipo di piano di record e il tipo di previsione. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Modifica.\nSelezionare e visualizzare gli scenari esistenti con il diritto di accesso Mappa - Visualizzazione.\nConfrontare gli scenari nel layout della cronologia.\nSelezionare e visualizzare un massimo di tre metriche per gli elementi della mappa nella cronologia in modo da visualizzare rapidamente i valori numerici e monetari. È necessario disporre del diritto di accesso Mappa - Visualizzazione.\nModificare i dati delle metriche corrispondenti in una mappa dello scenario con il diritto di accesso Mappa - Modifica.\nMetriche per periodo\nSelezionare metriche finanziarie quali Benefit o Capacità per visualizzare i dati suddivisi per periodi di tempo per gli elementi della mappa nella griglia.\nSelezionare e visualizzare i totali per le metriche per periodo. È possibile configurare un set di attributi totali e un diverso set di attributi per periodo.\nÈ possibile definire gli obiettivi (ad esempio spese in conto capitale, ricavi ecc.) e monitorare l'impatto su questi obiettivi mentre si aggiungono, spostano e rimuovono elementi dalla mappa.\nImportazione degli elementi della mappa\nImporta file CSV. Il diritto di accesso\nMappa - Modifica\nconsente di importare gli elementi della mappa negli scenari.\nImportare i progetti\n. È possibile creare elementi della mappa importando progetti attivi per i quali si dispone almeno del diritto di visualizzazione.\nCollegamento degli elementi della mappa ai progetti\nIn uno scenario di una mappa, è possibile associare un elemento della mappa a un progetto per cui si dispone dei diritti di visualizzazione.\nSincronizzazione degli elementi della mappa ai progetti\nIn un determinato scenario, è possibile sincronizzare in modo selettivo gli attributi degli elementi della mappa con i valori di uno o più progetti collegati, in modo che riflettano i valori più recenti.\nLe mappe non sono disponibili per gli utenti finali. Tuttavia, gli oggetti Mappa ed Elemento mappa sono disponibili in Studio per l'amministrazione limitata.\nnon sono associate ai portfolio di\nNon immettere valori all'interno di parentesi angolari nei campi di dati in\n. Ad esempio, evitare di digitare <abc> o <value1> utilizzando parentesi angolari per il testo del segnaposto. La combinazione di parentesi angolari non è supportata e può causare risultati imprevisti.


Mercatino :: Vari utensili manuali VENDUTO TUTTO\nLa data di oggi è Gio 04 Giu, 2020 09:52 • Tutti i fusi orari sono UTC + 1 Hour [Ora Legale]\nVari utensili manuali VENDUTO TUTTO\nLi avevo già messi in vendita, ma questi sono rimasti... faccio un lotto unico...\nPialla record 4 1/2 che non uso (ne ho un altra), sono il tipo di pialla "tradizionale" che preferisco, da finitura.\nBen preparata, lama affilata con leggero camber.\nE' piuttosto vecchia, probabilmente circa del 1939, giudicando dalla forma del lateral lever che ha un disco forato, ma ha i manici in faggio, il frog pieno. L'ho riverniciata, ha la bocca leggermente più aperta per usarla con una lama spessa, ma facendo scorrere il frog chiude abbastanza. Ha una leggerissima cricca sul lato sinistro, ma è in alto, non ha nessun effetto. Non la usavo con la sua lama originale ma con una più spessa per pialle da legno.\nUna Record 78 rabbeting plane, così come si vede, non ha la guida, più indicata quindi per fare dei ritocchi che per fare un intero scalino, oppure come grossa shoulder (anche se non è l'ideale di testa).\n#1 Ven 24 Mag, 2019 00:12\nRe: Vari utensili manuali\nHo poi un accessorio della Veritas per trasformare una normale pialla con lama da almeno 5 cm (da una 4 in su) in una pialla scraper. L'ho usato poco, poi ho preso una scraper "vera", ma il suo lavoro lo fa molto bene.\nLo scotch è per non perdere il pezzetto di plastica che va inserito fra la vite ed il lever cap e serve a "puntare" per dare un'inclinazione negativa al tagliente.\nLarghezza della lama 5 cm.\n2 frog della Stanley, da 5 e da 6 cm, pensavo di farci qualcosa... magari usandoli per l'inserto scraper su una pialla in legno. Nuovi mai usati (di fattura moderna).\n#2 Ven 24 Mag, 2019 00:13\n3 morsetti in legno, 2 sono circa 30 cm di apertura ed 1 20, tutti con una bocca profonda di una 20ina di cm, molto ben fatti ma con diversi forellini di tarli.\nLa cosa molto interessante è che possono essere convertiti in una morsa a vite di legno, Terrei buono solo la vite e dove si avvita.\nUna pialla dentata, funziona ma ha una crepa. In caso è facile farsene un'altra attorno alla lama\n4 e 1/2, 78, scraper veritas, frog li proponevo a 90, faccio tutto il lotto 55€ a cui aggiungo anche i morsetti e la lama dentata... Sono già impacchettati...\n#3 Ven 24 Mag, 2019 00:14\nNel caso che non riuscissi a vendere il lotto....prenderei uno dei due frog.\n#4 Ven 24 Mag, 2019 01:11\nprenderei il lotto, i frog non mi servono quindi se li vuole Giuliano omaggiaglieli pure.\n#5 Ven 24 Mag, 2019 07:39\nAzz, battuto sul tempo, anch'io sarei interessato al lotto se la trattativa si ferma\n#6 Ven 24 Mag, 2019 08:01\nVai Dan... ci sentiamo per MP.\nOra mi tocca spacchettare per cercare i frog\n#7 Ven 24 Mag, 2019 09:49\nUltima modifica di ac445ab il Ven 24 Mag, 2019 23:06, modificato 1 volta in totale\n#8 Ven 24 Mag, 2019 12:56\nTempo Generazione: 0.3145s (PHP: 64% SQL: 36%)


Imago Edizioni - Rhinoceros e la Modellazione NURBS - Guida Completa\nIMAGO EDIZIONI ON LINE\nTel./Fax 0774-1920506 - E-mail: info@imagonet.it\nRhinoceros e la modellazione NURBS\nVolume illustrato formato cm 17 x 24 - 490 pagine con CD-Rom allegato\nIl primo ed unico testo italiano a trattare compiutamente la modellazione tridimensionale per NURBS di Rhinoceros.\nIn aggiunta a Rhinoceros, viene affrontato anche lo studio del modulo plug-In di rendering Flamingo, renderizzatore di tipo Raytrace/Photometric-Radiosity\nLe Caratteristiche di Rhino - Fondamenti di Rhino - Le Operazioni Preliminari alla Modellazione in Rhino - Strumenti di Supporto al Disegno e alla Modellazione in Rhino - Le Modalità di Visualizzazione del Disegno e i Piani di Costruzione - La Selezione degli Oggetti - Trasformare e Editare oggetti\nPunti, Curve, Superfici, Polisuperfici e Solidi - Punti, Linee e Curve NURBS: Modellazione e Editing 2D - Superfici NURBS - Editare Superfici NURBS - Solidi e Polisuperfici - Editare i Solidi e le Polisuperfici\nApplicazioni in Architettura e Rendering Fotorealistico con Flamingo Render Meccanica Industrial Design - Modellazione in Architettura - Rendering Fotorealistico con Flamingo Render - Meccanica - Industrial Design\nAl volume è allegato un CD-Rom contenente il materiale didattico, la versione gratuita in prova di Rhinoceros (Utilizzabile fino a 25 salvataggi), tutti i file di disegno 2D e 3D, i modelli e le scene impiegati nei tutorial, il materiale aggiuntivo utilizzato per sviluppare il percorso formativo del testo.\nIl volume di oltre 450 pagg. risulta essere nel complesso, non solo un valido strumento didattico per chi desidera conoscere e approfondire Rhinoceros, ma anche una guida sicura, per tutti coloro che si occupano professionalmente di disegno assistito col computer. È pertanto un testo particolarmente indicato per professionisti che utilizzano Rhinoceros nella loro attività.\nEsempi di Impaginati:


Nome reale Max Katz Breit\nNome artistico Max Malini\nData di nascita 14 agosto 1873\nnascita Ostrov, (In quell’anno) Austria\ndi morte 3 ottobre 1942\ndi morte Honolulu, Hawaii, Stati Uniti\nMax Malini in giovane età emigrò con la sua famiglia negli Stati Uniti, stabilendosi a New York City intorno al 1888.\nCon dodici anni e guadagnato qualche moneta nelle taverne di Bowery, imparò la giocoleria e lo studio della magia sotto la tutela del professor Seiden.\nNonostante avesse mani molto piccole, circostanza che gli impediva di eseguire certi movimenti con le carte, compensava questa difficoltà provando magistralmente il ritmo e l’attenzione dei suoi spettatori, preparava in anticipo le loro performance e questo unito ad una forte personalità gli permetteva di compiere veri miracoli davanti al suo pubblico.\nSicuramente Malini è riconosciuto come il maestro della magia improvvisata, ci sono molte prodezze in bar e ristoranti che si raccontano di lui come parte della sua leggenda. La verità è che aveva la malizia di pianificare in anticipo, e la pazienza di aspettare il momento giusto, così realizzava miracoli apparentemente dal nulla lasciando i suoi spettatori senza parole.\nSi dice che nelle sue presentazioni faceva cose come proporre un gioco di indovinelli, prendeva in prestito un cappello da donna e lanciava una moneta in aria che quando cadeva la copriva chiedendo “testa o croce? … Quando sollevava il cappello, c’era un blocco di ghiaccio o un mattone. -Persino maghi come Dai Vernon e Charlie Miller (leggende della magia a loro volta) non sapevano esattamente come ci riuscisse.\nNon l’hanno mai visto esercitarsi, troppo impegnato a girare il mondo e a fare/perdere diverse fortune…\nGestiva la pubblicità di se stesso in modo superbo, e aveva le idee chiare, come racconta in “The Stars of Magic”, Malini viveva secondo il motto: “Se vuoi fare soldi, devi andare da chi ha soldi”. In “Malini and His Magic”, Dai Vernon e Lewis Ganson raccontano l’incredibile lista di persone per le quali si è esibito, tra cui: negli Stati Uniti, i presidenti McKinley, Harding, Coolidge, T. Roosevelt; i re inglesi Edoardo VII, Giorgio V, Giorgio VI; il re del Siam, i presidenti di Cuba e del Cile; John D. Rockefeller, J.P. Rockefeller, J.P. Rockefeller, J.P. Morgan, John Jacob Astor, il generale John (Black Jack) Pershing e il cantante d’opera Enrico Caruso, per citarne solo alcuni.\nHa dato la sua ultima performance seduto su una sedia a rotelle, per soldati e marinai, alle Hawaii, un posto che amava e dove aveva avuto il suo primo grande successo. Se hai letto fin qui vedrai che più che una biografia è una serie di fatti incoerenti, mandami un privato e ti manderò un articolo molto più completo (24 pagine), scritto da David Ben.\nMorì per un attacco di cuore, a Honolulu, il 3 ottobre 1942, a 69 anni. È sepolto nel Waldheim Jewish Cemetery a Forest Park, Illinois, accanto alla sua prima moglie Lizzie Katz, anche se la sua tomba non ha l’iscrizione.