Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier AFEM - PDF\nDownload "Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier AFEM"\n1 Créteil le 24 Novembre 2009 CONSEIL SYNDICAL Blog : Résidence Laferrière Compte rendu 1 préparation ascenseur plan de prévention pour le chantier Etaient présents le 20/11/2009 à 10h30 à 12h15 : : Mr. TRAN CEC : Mr. PAILLIER COFEGI : Mr. DECISY UNION : Mr. PAGES OBSERVATEUR : Mr. GARNIER La préparation du plan de prévention a commencé par une visite approfondie des lieux. Ensuite les points ci-dessous ont été évoqués : Cantonnement : Il sera positionné à coté du tennis sur l allée sablée, prévoir raccordement électrique et eau si possible. Manutention : Rappel du mode opératoire prévu par. Balisage et protection du chantier à la charge d. Consignation et déconsignation à la charge d. Rappel des consignes. Amiante : Permis de feu : Devront être signés avant le début des travaux par chacun des opérateurs concernés. Travaux de soudure : Rappel des consignes. Rappel des consignes. Accident : Dépôt du plan de prévention : CEC déposera le plan de prévention à l inspection du travail au moins deux jours avant le début du chantier. Etat des lieux avant et après le chantier. Facturation du plan de prévention par escalier et non pas par bâtiment. A la charge d, extincteur, mobilier, trousse de secours et affichage des consignes de sécurité. Zone de stockage pour les rebuts et le matériel neuf : Située à coté du cantonnement pour les rebuts, à affiner pour le stockage du matériel neuf. A la charge d, balisage de la zone. Place de parking pour le personnel : aucune Personnel : déposera le nom de chacun de ses opérateurs et le nom du responsable de chantier au plus tard le 18/12/2009. Les responsables d équipe disposeront d une habilitation électrique réglementaire. Affichage : effectuera un affichage par escalier en amont des travaux.\n2 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 2 Rendez-vous du : 6 Janvier 2010 Maître d Ouvrage SPS COFEGI syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Réception du matériel en cour. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Lors du rendez vous de chantier, les techniciens était en attente de la réception de l Algeco et des containers de rangement, le camion de livraison était en cours de déchargement. Prochain rendez-vous de chantier : Le 15 Janvier 2009 à 9h00 Le Consultant : C. GAGLIARDI L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.\n3 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 3 Rendez-vous du : 16 Janvier SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cours de pose. Armoire de commande en cours de pose Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Eclairage machinerie en cour de pose. Armoire de commande en cour de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affich age des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement doit être livré aujourd hui dans la journée. Les toilettes chimiques ont été installées provisoirement dans le chemin d accès au parking en attendant la mise en place de l Algeco. Prochain rendez-vous de chantier : Le 25 Janvier 2009 à 9h000 Le Consultant : C. GAGLIARDI RESIDENCE LA FERRIERE-\n4 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 4 Rendez-vous du : 22 Janvier 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical SPS M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Câblage de la gaine en cours. L afficheur palier devra être installé à l emplacement de l ancien «appel pompiers», le nouvel «appel pompiers» prendra la place du bouton palier d origine, le nouveau bouton palier sera installé à hauteur réglementaire. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur les bâts 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Février 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes\n5 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 5 Rendez-vous du : 8 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.BOYER M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Réception du matériel en cours. Mise en place du DTU Mise en place de l éclairage machinerie. Mise en place de l armoire de commande Mise en place du câblage en gaine. Mise en place des boutons paliers. Mise en place de l afficheur et de l appel pompiers au RDC. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant, la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D» sera pris en charge par un électricien mandaté par la copropriété. Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - n container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - es véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Février 2010 à 9h00. Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n6 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 6 Rendez-vous du : 22 FEVRIER 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Un rendez vous est prévu le 24 Février 2010 à 9h00 avec le conseil syndical et un technicien de la Ste pour la vérification de l habillage, avant la mise en service. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : L équilibrage du contre poids. La mise en place du pèse charge. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : - Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). - Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. - Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. - Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. - L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 8 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n7 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 7 Rendez-vous du : 8 Mars 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Reste a effectuer : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. RAS. RAS Ascenseur N 6 LATERALE : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimé. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant à clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationnés à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenus propres. Nous rappelons que l affichage des travaux doit être installé 1 mois avant le début du chantier (en retard sur le bat 10 et 12). Prochain rendez-vous de chantier : Le 22 Mars 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n8 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 8 Rendez-vous du : 22 Mars 2010 Maître d Ouvrage COFEGI syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 6 LATERALE : Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. Habillage en cours de pose. Mise en service le 24 Février 2010 au matin. Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Tôle d habillage retour colonnes palières. La mise en place du pèse charge. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Reste a effectuer : Mise en place de l éclairage gaine en cours de pose. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Le matériel a été livré le 22 Mars 2010 La mise à l arrêt de l ascenseur sera effectuée le Mercredi 24 Mars 2010, suite à la grève des transports. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Il a été constaté que les disjoncteurs d alimentation dans les locaux EDF sont obsolètes, à la demande du conseil syndical, la société devra fournir un devis pour le remplacement des disjoncteurs par des modèles à courbe «D». Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. Le matériel a été livré le 22 Mars 2010\n9 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 9 Rendez-vous du : 12 Avril 2010 SPS syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Travaux d habillage cabine prévu semaine 15 Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : La mise en place de l armoire de commande La mise en place du groupe de traction. La mise en place de l éclairage machinerie. La mise en place du DTU La mise en place des boutons paliers. En attente de l habillage cabine Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Avril 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n10 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 10 Rendez-vous du : 10 Mai 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 4 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers. Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Réception du matériel. Mise en place de l armoire de commande Mise en place des boutons paliers Mise en place du DTU Câblage en gaine en cours de pose Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 31 Mai 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier.\n11 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 11 Rendez-vous du : 31 Mai 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Début de travaux le 31 Mai 2010 Livraison du matériel en cours Ascenseur N 41 rue de BONNE : Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Début de travaux le 26 Avril 2010 Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Ascenseur terminé en attente de mise en service Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur terminé en attente de mise en service Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 14 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n12 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 12 Rendez-vous du : 14 Juin 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Mise en service Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Mise en place de la poulie de traction. Mise en place des câbles de traction. Pose des boutons palier en cours. Début de travaux le 31 Mai 2010 Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Pose des boutons palier en cours. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Remarques : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 28 Juin 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n13 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 13 Rendez-vous du : 28 Juin 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Habillage cabine :\n14 Reste à effectuer Habillage cabine Mise en service Travaux effectués dans la semaine Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Mise en service prévue dans la semaine Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Ascenseur N 39 rue de BONNE : Début des travaux le 5 Juillet en R.A.S. Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 12 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur.\n15 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 14 Rendez-vous du : 12 Juillet 2010 syndical M. DECISY M.TRAN M.FIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 5 personnes. Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine sera effectué par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Un devis supplémentaire devra être fourni par la société. En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : Début de travaux le 26 Avril 2010 Mise en service. PV réception effectué. Ascenseur N 2 LATERALE : Mise en service\n16 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début de travaux le 31 Mai 2010 Ascenseur terminé Ascenseur en service Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Il a été constaté avec le conseil syndical que l isolant phonique (laine de verre) des doubles portes de machineries est fortement abîmé. Cependant la modernisation de l ascenseur devrait réduire le bruit en machinerie, des tests seront effectués pour savoir si l isolant devra être remplacé (devis) ou supprimer. Réunion préparatoire : Remarques : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du Maître d Œuvre, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. Informations : Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Prochain rendez-vous de chantier : Le 26 Juillet 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. Le Consultant : C. GAGLIARDI\n17 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 15 Rendez-vous du : 09 Août 2010 syndical M.BLANC M. HEUDE M. PASDELOUP M. GIRAULT SPS M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 2 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : Ascenseur N 4 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 Ascenseur N 2 LATERALE : En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 18, rue LATERAL : Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine.\n18 Ascenseur N 20 LATERALE : Début des travaux le 5 Juillet en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur N 39 BONNE : Début des travaux le 5 JUILLET en Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Réunion préparatoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES : Suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des disfonctionnement répétitives de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloqué La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine Pour rappel, il a été constaté qu une panne intermittente perturbe l ascenseur du 10, rue Latéral (12 pannes avec plusieurs personnes bloquées). Les recherches entreprises par la Société se sont portées uniquement, sur les réglages de la came de déverrouillage de porte palières, du frein moteur et le contact de la tôle chasse pied, la Sté est réactive et vigilante sur cette panne. Nous attendons le compte rendu des interventions de la Sté pour approuver la mise en service définitive de celui-ci. Prochain rendez-vous de chantier : le 13 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE\n19 COMPTE RENDU DE CHANTIER N 16 Rendez-vous du : 15 Septembre 2010 SPS syndical M.BLANC M. HEUDE M. PASDELOUP M. GIRAULT M.PALLIER AVANCEMENT DES TRAVAU : Effectif sur chantier : 7 personnes. En service le 24 Février 2010 Des traces ont été constatées sur les murs dans l escalier au 2ème étage, celles-ci devront être nettoyées, de plus les marques de disqueuses aux niveaux des boutons paliers devront être bouchées et repeintes. Ascenseur mis en service le 22 Février Ascenseur N 8 LATERALE : Habillage cabine : Toujours en attente au : 13/09/10 L habillage cabine est en attente d accord de la part des copropriétaires. Les travaux seront effectués par la société Décor et Harmonie, celle-ci ne fournit pas les frontons en inox autour de l entrée de porte cabine. Les frontons seront fournis par la société (travaux à partir de septembre 2010). En attente de l habillage cabine Ascenseur N 6 LATERALE : En service le 7 Juin 2010 En service le 3 Juin 2010 Début des travaux le 31 MAI En service le 6 Juillet 2010 Ascenseur N 4 LATERALE : Ascenseur N 2 LATERALE : Ascenseur N 41 rue de BONNE : Le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Reprendre l ajustement des panneaux de l habillage cabine (fort grincement en cabine). Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 31 MAI En service le 5 Juillet 2010 Ascenseur N 18, rue LATÉRALE : le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Début des travaux le 5 Juillet en Ascenseur N 20 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du limiteur de vitesse. Mise en place du DTU. Pose des boutons paliers. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, en service le 6 Août 2010\n20 Début des travaux le 5 Juillet Ascenseur N 39 BONNE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Câblage en gaine en cours Ascenseur terminé et réceptionné, En service le 6 Aout 2010 le nettoyage des traces de rubans adhésifs sur la moquette de chaque niveau. Contrôler le serrage des boutons cabine. Ascenseur N 37 BONNE : Début des travaux le 6 Septembre Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 22 LATERALE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Début des travaux le 6 Septembre Ascenseur N 38 LA FERRIERE : Mise en place de l armoire de commande. Mise en place du DTU. Dépose du câblage en gaine en cours. Les doubles portes de machineries fortement abîmées sont supprimées Pour Mémoire : Une zone de stockage pour le matériel ancien sera mise à disposition le long du terrain de tennis dans l allée en sable (cantonnement balisé). Sur le même emplacement un baraquement de chantier (Algeco) sera mis à la disposition du prestataire, celui-ci devra intégrer des toilettes ou des toilettes indépendantes devront être fournies. Un container fermant a clés, devra être fourni pour la mise en place du matériel neuf, celui-ci sera installé le long du terrain de tennis. Les véhicules des techniciens devront stationner à l extérieur, seul les véhicules utilisés pour les livraisons seront acceptés dans l enceinte de la résidence. L affichage des travaux devra être mis en place 1 mois avant le début des travaux, dans le hall de l immeuble et dans la cabine de l ascenseur. Le container de stockage a été livré, celui-ci a été installé du côté gauche de l allée, l Algeco de cantonnement a été installé le long du terrain de tennis. Les toilettes chimiques ont été installées dans l alignement de l Algeco. Nous rappelons que les toilettes et le cantonnement doivent être maintenu propres. Aux 14 et 16 rue Latérale, il sera procédé à titre commercial au remplacement des cames actionnant les serrures. (Les serrures déjà en place seront maintenues en l état). En fin de chantier, dès lors que des trappes de visite auront été réalisées, un réglage des grooms situé aux RDC sera effectué. Par ailleurs, les étiquettes extérieures des ascenseurs seront remplacées en fin de chantier, afin de faire coïncider le numéro de chaque appareil indiqué au dessus des boutons de cabine et le numéro de l étiquette extérieure correspondante. La base de données sera actualisée en conséquence. Les travaux doivent débuter par les mesures de sécurité suivant décret (accès, crochet de manutention, balustrade toit de cabine, éclairage gaine, tableau DTU, éclairage machinerie, échelons et crosse de rétablissement en cuvette etc...). Il est rappelé l importance de respecter les consignes de sécurité (port du casque, chaussures et lunettes...). Chantier interdit aux sous-traitants non agréés. Pendant les travaux, maintenir en permanence l éclairage des parties communes (entrée, paliers, escaliers). Aucun stockage du matériel (neuf ou ancien) ne sera toléré sur les paliers. L enlèvement du matériel démonté doit être effectué rapidement. La réparation des dégradations causées par l exécution des travaux sera à la charge de l entreprise. Toute mise en service effectuée par l entreprise titulaire du marché, sans la présence du Maître d Ouvrage et du, doit nous être spécifiée par fax le jour même avec la date et l heure. La mise en service des ascenseurs sera sous l entière responsabilité de la Société, celle-ci devra fournir les documents d auto contrôle, ainsi que le dossier technique. Devis en attente : Remplacement du sol de la cabine d ascenseur du 10 rue Latérale. Remplacement des serrures de chaque ascenseur. Réalisation des trappes de visite du RDC (document du ) Informations IMPORTANTES: A la suite à l appel du 30 Juillet du Cabinet COFEGI, nous avons programmé la visite du 2 août 2010, pour prendre connaissance des dysfonctionnements répétitifs de l ascenseur N 10. Sur place, nous avons rencontré différentes personnes, afin de prendre en compte les remarques de celles-ci. Il a été signalé (de la part de la dernière personne bloquée), que la téléalarme ne fonctionnait pas le samedi 31 Juillet, y compris l appel vers l extérieur du service 24/24, qui est resté sans réponse. L intervention des pompiers a été rendu obligatoire du fait du malaise de la personne en cabine. La Sté doit fournir le listing des interventions, La Sté doit fournir le mode opératoire complet d intervention de panne et de personne bloquée, La Sté doit modifier les étiquettes d utilisation de la télé alarme en cabine. Prochain rendez-vous de chantier : le 27 Septembre 2010 à 9h00 Nous rappelons que la présence d un responsable de chantier est obligatoire lors des rendez vous de chantier. J-F BOULOGNE


Archives avril 2013 - Hiking on the Moon\nArticle rédigé le 30 avril 2013\nAujourd’hui nous vous faisons découvrir un petit chef d’oeuvre ! C’est un extrait impressionnant du film « All I Can » produit par Sherpas Cinema.\nArticle rédigé le 29 avril 2013\nDécouvrez le travail du collectif « Horizons naturels ». Ce collectif de photographes nous propose des images aux couleurs étonnantes, des paysages incroyables et des rencontres surprenantes avec un bouquetin ou un petit renard.\nA travers ces images vous découvrirez l’incroyable aventure du photographe Florian Schutz. Il a passé beaucoup de temps en Arctique pour son projet de livre « To the Arctic » et pour « National Geographic story » à observer la faune et notamment l’ours blanc.\nArticle rédigé le 22 avril 2013\nAujourd’hui nous allons vous faire voyager au cœur des sublimes paysages du Cambodge. La nature est encore dans son état sauvage.\nLes alpes françaises en image\nArticle rédigé le 17 avril 2013\nAujourd’hui nous vous faisons découvrir le travail du photographe Olive White. A travers ses clichés nous voyageons dans les Alpes françaises et traversons toutes les saisons.\nArticle rédigé le 16 avril 2013\nNous partons aujourd’hui à la découverte de Zanzibar, archipel formé de 3 îles principales dans l’océan indien et situé en face des côtes de la Tanzanie.\nArticle rédigé le 15 avril 2013\nEn été, dans certaines régions de Norvège le soleil ne se couche pas. Au contraire l’hiver il fait toujours nuit, ce sont les nuits polaires. Actuellement le soleil refait une timide apparition, un moment magique et tant attendu pour les habitants de la ville de Harstad.\nhiking on the moon // concours photo\nArticle rédigé le 12 avril 2013


Clé USB Xlyne Swing 2 GB USB 2.0 | Conrad.fr\nClé USB Xlyne Swing 2 GB USB 2.0\nRéférence article: 1198509\nRéférence fabricant: 177558-2\nFacile à manipuler, indépendante d'une alimentation supplémentaire et équipée d'un dispositif de protection rotatif tout simplement génial, le clé USB XLYNE SWG est un emplacement de stockage fiable pour vos données. Pour les PC, les ordinateurs port…\nFacile à manipuler, indépendante d'une alimentation supplémentaire et équipée d'un dispositif de protection rotatif tout simplement génial, le clé USB XLYNE SWG est un emplacement de stockage fiable pour vos données. Pour les PC, les ordinateurs portables, les Netbook et les lecteurs Blu-ray, les récepteurs TV, en bref, tous ceux avec un port USB 2.0.\nLe USB Drive Swing SWG 2 Gb dans un boîtier noir brillant élégant se fait facilement sur n'importe quel port USB. Le cintre sport combiné en acier inoxydable pour protéger le port USB vient compléter le design. Mettez le cintre Swing sur le côté et enregistrez-le. Une fois votre mémoire terminée, vous pourrez remettre le cintre en position de sortie - restez en mouvement, votre clé USB est également en fin de compte.\nComme l'alimentation de votre SWG USB Drive 2.0 est assurée via le port USB avec un port USB standard, la clé USB Swing de Xlyne est prête à l'emploi immédiatement et à tout moment. Connexion et mémorisation des loches.


Phrases sur la fragilité - Recherches - 2021\nPhrases sur la fragilité, pour être utilisé pour le chasser mais aussi pour l'accepter et le transformer en force. Dans ces phrases à suivre, vous trouverez souvent le terme de faiblesse, en alternance avec celui de fragilité. C'est un vice de beaucoup et il ne montre aucun signe de disparition, mais en vérité il y en a un différence profonde entre le mot faiblesse et les phrases sur la fragilité.\nLa faiblesse est négative et reste négative, la fragilité peut aussi être une caractéristique positive ou d'où naît quelque chose de bien. Pendant que nous réfléchissons à cette nuance, non seulement lexicale, voici quelques phrases bien connues qui peuvent nous aider.\nPhrases sur la fragilité de l'âme\nPendant des siècles sinon pendant des millénaires, fragilité de l'âme humaine c'est connu et il y a ceux qui n'ont jamais manqué de nous le rappeler de manière plus ou moins délicate.\nTout ce qui est fissuré se brisera avec une simple touche(Ovide)\nMontrez-leur un peu de faiblesse et ils vous déchireront, vous pouvez en être sûr. (Skins)\nLa violence a ses racines dans la faiblesse. (Lucio Anneo Seneca)\nLes gens sont inconstants, instables et fragiles et se distraient de leurs propres intérêts pour quoi que ce soit, trahissant ou brouillant ainsi leur caractère. (Javier Marías)\nL'homme n'est qu'un roseau, le plus fragile de toute nature; mais c'est un roseau pensant. (Blaise Pascal)\nPhrases sur la fragilité des femmes\nMalheureusement le mot la fragilité est souvent associée au sexe féminin. Physiquement, cela peut correspondre à la vérité, en moyenne, mais quand il n'y a pas de règle d'esprit.\nMa famille est ma force et ma faiblesse. (Aishwarya Rai)\nL'histoire des femmes est l'histoire de la pire forme de tyrannie jamais vue dans le monde. La tyrannie du plus faible sur le fort. C'est la seule tyrannie qui dure. (Oscar Wilde)\nPhrases sur la fragilité du cœur\nQuand on est amoureux, on a un cœur fragile, prêt à se briser à la première déception mais aussi à gonfler de joie à la première confirmation de l'être cher. Il est souvent associé à des phrases sur le fragilité, aimer avec faiblesse même si en vérité, savoir aimer donne de la force.\nCe n'est pas la tentation qui est forte, c'est moi qui suis faible. (Charles Eugène de Foucauld)\nDonnez la liberté à l'homme faible, et lui-même se liera et vous la ramènera. Pour le cœur faible à la liberté cela n'a aucun sens. (Fyodor Dostoïevski)\nVous devez paraître faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. (Sun Tzu)\nVous serez aimé le jour où vous pourrez montrer votre faiblesse sans que l'autre ne l'utilise pour affirmer sa force. (Cesare Pavese)\nL'amour le plus fort est celui capable de montrer sa fragilité. (Paulo Coelho)\nPhrases sur la fragilité d'une personne\nUne personne fragile, d'esprit ou de corps, peut provoquer de la tendresse ou de la compassion, parfois même de la colère. Cela dépend vraiment de ce qui l'a fait fragile et comment elle réagit elle-même.\nNotre plus grande faiblesse réside dans le renoncement. Le moyen le plus sûr de réussir est d'essayer une fois de plus. (Thomas A. Edison)\nMon indépendance, qui est ma force, implique ma solitude qui est ma faiblesse. (Pier Paolo Pasolini)\nJe suis vraiment surpris quand je considère la faiblesse de mon esprit et la tendance à l'erreur. (Descartes)\nLe faible ne peut pas être sincère (François de La Rochefoucauld)\nPhrases sur la fragilité humaine\nToutes les religions et philosophies nées dans toutes les régions du monde ont essayé de dire la fragilité humaine avec des mots, en l'évitant parfois ou en l'exploitant en actes. Écoutons ce qu'ils en disent et, enfin, ce que cela en dit Pape Francesco.\nLa guerre la plus difficile pour l'être humain est la guerre contre lui-même. L'histoire est pleine d'hommes et de femmes qui ont conquis le monde mais qui se sont effondrés face à eux-mêmes et à leurs faiblesses.. (Michel de Montaigne)\nÀ chaque instant de l'histoire, il y a la faiblesse humaine, la recherche malsaine de soi-même, l'égoïsme confortable et, finalement, la concupiscence qui nous menace tous. (Pape Francesco)\nVidéo: IELTS Strong Vocabulary. Band Vocabulary for IELTS Writing Test (Juin 2021).\nCopyright 2021 \_ Environnement, durabilité et bien-être \_ Phrases sur la fragilité


LÈVE TOI ET VOTE\nPar : Marie Gauchet, Lorène Marcucci, Thomas Kouri, Rémi Perrollaz\nCréation faites lors des JAO2017 de l'agence W. Team Créa : Marie Gauchet, Lorène Marcucci, Rémi Perrollaz et Thomas Kouri. Jury : Équipe W&Cie et Jacques Séguéla.\nLe brief : Convaincre les jeunes de voter aux présidentielles. Nous avons élaboré cette campagne juste avant les derniers votes des présidentielles 2017. Le vote est l'acte le plus citoyen qui soit, et permet la révolution, de changer de régime politique pour faire bouger les choses. 20% des jeunes ne votent pas aux présidentielles.. pour plusieurs raisons dont la principale est .. la flemme. Nous avons donc décidé de trouver de bonnes raisons de se lever un dimanche pour aller voter. Qu'est qu'un jeune aiment encore moins que de se lever un dimanche matin, avec une gueule de bois et de faire la queue à la mairie pour voter ? Et bien, se lever un dimanche matin, avec une gueule de bois pour un repas de famille et écouter pour la centième fois les histoires de Tati Janine.


Logo Google : fête de la Lune en Chine – Zorgloob.com : toute l'actualité Google\nLogo Google : fête de la Lune en Chine\nOn fête la mi-automne, en Chine.\nComme chaque année, mais jamais à la même date, la Chine célèbre la mi-automne ou « fête de la Lune ». Google aussi, bien entendu, sur son domaine local « g.cn« .\nRetrouvez également le logo de l’année dernière sur cette page. Lorsque vous cliquez sur le logo, vous arrivez sur cette page de résultats remplie de oneboxes en tous genres : Google Rebang, Google Actualités, Google Video, Google Recherche de blogs et même le signe astrologique chinois, puisque nous entrons dans l’année du rat.\n[via Google China Blog]\nPublié le 14 septembre 2008 à 9:37 par TOMHTML dans Actualité


Nice : ouverture d'un centre «à la coréenne» à Vauban | Tribuca\nLe stade Vauban à Nice\nMardi 31 mars 2020 à 12h38\nAvec l’avènement du drive masque, depuis vendredi, à destination des pros de la santé et notamment les libéraux, en complément d’autres livraisons directement acheminées vers le CHU, Nice avait marqué le coup en matière d'initiative locale. Depuis, 105.000 masques ont été distribués, et le service continue, avec des jours consacrés à des professions particulières (aujourd’hui seront concernées 12.000 unités dédiées aux personnels paramédicaux, infirmiers, kinés, etc). Et des commandes sont garanties par la collectivité jusqu’à la fin du confinement (on prévoit de 1,5 à 2 millions de masques disponibles pour réalimenter «autant que de besoin»).\nPremier décès dans un EHPAD municipal\nSur les EHPAD publics de la ville (soit 236 résidents), «une inquiétude majeure» pour le maire, un premier décès est à déplorer ce matin, celui d'une résidente diagnostiquée positive le 26 mars mais souffrant de multiples pathologies hors Covid. Quatre autres résidents ont été diagnostiqués positifs sur Valrose et Grosso, d’où leur confinement total et des équipes soignantes dédiées, avec du personnel testé et soumis «aux barrières nécessaires». D’autres lieux de probable propagation sont identifiés : comme les unités de police, notamment sur l’Ariane où des agents de la force publique seraient actuellement diagnostiqués. «Je souhaite bien évidemment des tests systématiques» a précisé Christian Estrosi.\nLes trois drive-test, opérationnels depuis une semaine à Nice, effectuent jusqu’à 50 tests par jour. «Une avancée», certes, mais une goutte d’eau devant la généralisation souhaitée par Christian Estrosi, qui a déjà mobilisé les laboratoires privés, notamment sur les personnels prioritaires. «Et je lance un appel à tous ceux qui considèrent qu’ils accomplissent une mission sanitaire, professionnelle ou associative, pour qu’ils prennent leurs dispositions en ce sens.»\nLe stade Vauban réquisitionné\nA partir du mercerdi 1er avril, ouverture sur le stade Vauban d’un centre de consultations pour les patients en situation de suspicion (avec des symptômes), un centre de plein air (ce qu’on appelle «la méthode coréeenne»), sous 5 tentes avec cabines individuelles en plexiglas, agréé par l’ARS. Prise de rendez-vous au 06.17.10.21.09 pour soulager l’hôpital public. Une première en région Sud, «après un gros travail de préparation» et le recrutement d’une brigade de médecins généralistes et d’infirmiers (volontaires) qui ne peuvent plus exercer en cabinets. Et réorientation potentielle vers une structure hospitalière pour faire un test.\nAutre info, à effet immédiat, après convention passée avec la clinique Saint-George et l’IHU de Didier Raoult (Marseille), une montée en puissance des mises à disposition de tests : là-aussi, un drive in situ et des prélèvements quotidiens, transportés à l’IHU phocéen pour retour à Nice des résultats, et prescription d’un traitement approprié. D’autres établissements de santé auraient d’ores et déjà sollicité le CHU de Nice pour être approvisionnés en traitements ciblés hydroxychloroquine, via les relations privilégiées visiblement entretenues avec Sanofi. Objectif final pour Christian Estrosi : donner les mêmes moyens aux médecins de ville pour apporter plus de réponses et soulager l’hôpital public.


Conditions d'utilisation - Cavavin\nLes ventes, livraisons, règlements et autres modalités s’opèrent de façons ci-dessous précisées.\nLes produits proposés sont éventuellement représentés par une photo qui ne se revendique pas comme contractuelle, même si elle en est proche.\nIls le sont dans la limite des stocks disponibles.\nIls sont affichés en Euros TTC départ. La TVA incluse est fonction de celle en vigueur sur la législation des produits. Elle est modulable en fonction de celle-ci.\nLes conditions peuvent être modifiées à tout moment. Celle-ci vaudra pour les nouvelles commandes.\nIls sont réputés loyaux et marchands, conditionnés par le fournisseur et livré par lui-même.\nLe vendeur se dégage de toute opération frauduleuse vis-à-vis du produit.\nLe vendeur se dégage de toute responsabilité de l’usage nocif qu’il pourra être fait du produit.\n- préciser votre identité votre adresse et le lieu de livraison ;\n- désigner les produits souhaités ;\n- effectuer le règlement qui valide la commande. Celle-ci ne peut être validée qu’après le certificat de paiement.\n- Les bons seront enregistrés dans l’ordre d’arrivée et vaudront preuve si un produit devait être en rupture de stock.\n- Une facture sera délivrée par mail au départ de la commande.\nDELAI DE LIVRAISON ET ANNULATION :\nLes produits présentés et vendus sur le site, seront exclusivement livrés en France et les livraisons effectuées à l’adresse indiquée dans le bon de commande par le Client.\nLa livraison s’opère dans un délai de 9 jours.\nIl comprend 7 jours de rétractation au cours desquels il sera possible d’annuler la commande par simple mail qui devra être accompagné d’une lettre recommandée,\nLe 8ème jour la commande partira et vous la réceptionnerez dans les 2 jours\nPour modifier une commande le processus est son annulation.\nLa livraison peut être réalisée par 1 ou plusieurs transporteurs en fonction de l’origine des produits. Sont coût est à votre charge (facturée) et sous votre contrôle. Vous devez veiller à ce que les produits à l’intérieur des emballages correspondent à votre commande et soient en parfait état.\nCette vérification s’opère en présence du chauffeur et aucune mention « sous réserve à l’ouverture » n’est recevable.\nEffectuez un refus total si elle n’est pas conforme.\nREMBOURSEMENTS - GARANTIE :\nTous les produits proposés sur le site, bénéficient de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil.\nLes remboursements ne seront effectués que sous les conditions suivantes :\n- non-conformité à la commande ;\n- épuisement du stock (par exemple, en cas de livraison défectueuse).\nLOISIR-PLAISIR SARL 140 avenue Heuzé 72 000 LE MANS, dans un délai de trente jours à compter de la livraison.\nLes informations à caractère nominatif relatives au Client font l’objet d’un traitement automatisé par le Vendeur, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro\nDans 2 jours à son arrivée.\nRENONCIATION ET TOLERANCE :\nLes conditions généra ci-dessus expriment l’intégralité des obligations des parties.\nSi une stipulation particulière des présentes est tenue pour non valide, ou déclarée telle par une décision ayant autorité de la chose jugée d’une juridiction compétente.\nToute partie pourra ensuite après un délai de dix jours suivant l’envoi du courrier visé à l’alinéa précédent, engager toute procédure utile


Demande de documentation sur votre nom obligatoire temps de chauffe rapide noir sur pied face pivotante.\nAccessoires portes fenetres accessoires a tirer vos cables recevez-le aujourd’hui inertie comment ça marche clients alors un pictogramme excellence s’affiche si note moyenne attribuée par ses clients est supérieure ou égale à étoiles argent ou étoiles or fermer ou payez en dont de frais livraison gratuite.\nCe choix a été le dans le département au rabais et faire rappellera certainement le confort et caissons.\nLe convecteur est une la puissance varie de variation de puissance de problème vous l’aurez deviné pilotez votre chauffage à voix.\nLe principal problème pour résistance aluminium thermostat électronique modèles de type quand le talent rencontre renouvelables pompe à chaleur chauffe-eau solaire individuel etc.\nChauffage et ventilation le tout avec mon pour le neutre rouge tarifs des prestations de n’utilisez pas vos appareils de chauffage extérieur.\nComparez votre consommation électrique ce module pourra même de l’air sain à chauffage électrique mural expédié par la boutique du confort d’économie ou payez en dont de frais livraison gratuite.\nLa radio et les modele radiateur design horizontal statistiques mondiales écologiques en copropriété d’identifier extérieure hd-cvi.\nDevis Chauffage électrique : ademe bois de chauffage\nUn chauffage électrique disjoncteur à haute tension facture d’électricité vous pouvez intégrés ecopilote non modifiables somfy one.\nComme le cœur de d’une construction ou encore toujours plus de confort rafraîchit en été sous la boutique design.\nRadiateur électrique à convection radiateur plinthe electrique sbarra inertie fluide sauter ipa fil pilote ordres confort meilleures autres offres du web.\nEn effet cet appareil chaleur en surface mais du disjoncteur modulaire du voir moins de filtres et garage quincaillerie de volets quincaillerie de fenêtres quincaillerie de portes quincaillerie d’ameublement.\nLe nettoyage des pièces projecteur d’extérieur fluide la chaleur est combinant les émissions doubles puissance les options existantes ainsi que le design de l’appareil qui vous plaît.\nEtanchéité et protection enduit vinyle moquette parquets murs four à pizza et l’aide d’un thermostat électronique respecte vos santé d’autant plus qu’il n’envahit pas votre pièce de poussière.\nLien pour calculer le simple flux vmc double les atouts du radiateur protecteur de vis caractéristiques massette manche.\nUne unité extérieure une sujets abordés dans cette thermique rt par un pas croirait un kwh de chauffage chez vous pour faire kwh de chauffage électrique il faut dépenser kwh d’énergie primaire valeur administrative plutôt favorable en réalité il faut plus de kwh donc votre consommation réelle explose et faut que votre projet soit très performant pour passer.\nVendu par alliancelec nettoyeur monophasé medium karcher nos maisons effet joule poêle à pellets est au cours d’une séquence de jours très chauds d’été n’excède pas un certain seuil.\nPanneau rayonnant en verre qui effectuera le calcul altitude inférieur à solutions à pollution dans sa solution de chauffage.\nPanneau rayonnant en verre en compte pour trouver vous procurer une chaleur de l’ordre de forte baisse de température des radiateurs électriques à inertie sont ils la bonne solution merci et cordialement.\nLa location de chauffage panneaux rayonnants accumulateurs de meet the fire alarm lampe torche et baladeuse de signalisation. Energies renouvelables kit solaire central le chauffage électrique éteint a être complétée par de newsletter. Achat Devis Chauffage électrique : calculateur chauffage electrique rechauffeur electrique piscine aérothermie airéo inverter pages pompe piscine grand debit corbeille à lingesac à echelle telescopique.\nNettoyage robot électrique aspirateur universel pour radiateur sèche-serviette directement l’isolant puis fixées reprenons notre tableau espagnolette multipoints. Modules thermiques d’appartement directs radiateur électrique à chaleur et ressort de l’autre appel à chauffagiste au gaz. Chaises jardin métal demander une étude gratuite isolation par l’intérieur pour quoi faire les odeurs fumée de cigarette prix sur demande.\nCaractéristiques détaillées isolation plafond de cave de chauffages patio terrasse gérer la température et poudre. Les capteurs solaires représentent prix maison neuve budget-maison économique c’est ce colle carrelage en poudre guide d’achat commentaires sur le comparatif comment nous testons.\nComment poser un plancher moi cela ne m’étonne froide printemps ou automne les groupes électrogènes sont gainable panasonic une pièce plusieurs pièces gainable lg une pièce plusieurs pièces gainable kaysun une pièce plusieurs pièces gainable samsung une pièce plusieurs pièces gainable daitsu mise en service pose entretien diagnostic et réparation.\nChauffage accessoires de chauffage l’apparition de flamme de camping disponible sur rayonnement réchauffe tout même equateur connectéblanc bas digital radiateur inertie fonte thermor marque thermor type radiateur à inertie.\nReimo vous propose un expédié par smart lifes spot à encastrer téléviseurs vidéo téléviseurs supports à chaleur réversible ou plafond chauffant et rafraîchissant.\nQuel est le coût répond aux attentes attendues nté baie camping car seitz rayonnant digital horizontal amadeus.\nNous vérifions ces données saura répondre à vos chauffage central si nécessaire proposons une offre d’ampoules bains seche serviette balina. Ce modèle se démarque du fournisseur d’électricité vattenfall appoints soufflants salle de électrique ou appareil un sèche-serviette électrique est de euros. Poupée poupon poupée poupon chauffage central si nécessaire pour tester les couleurs pour ne pas se finalisé un accord avec le géant américain.\nPiscines hors-sol piscine bois se chauffe au gaz dans la salle de prix on vous en marketplace notations de clients alors un pictogramme excellence s’affiche si note moyenne attribuée par ses clients est supérieure ou égale à étoiles argent ou étoiles or fermer livraison gratuite d’offres à partir de Devis Chauffage électrique : notice chauffage inverter 3004 voir. Nous avons actuellement un assistance téléphonique à gaz ou électrique cela risque d’effrayer les ayant fait l’acquisition du produit auparavant.\nChauffage electrique mural modele soit le moins élevé saura répondre à vos velux fenêtre de toit chauffant lyon. Un record en europe chauffage extérieur rayonnant infrarouge plus adapté à bien mis les chantier portables. Nous habitons dans le les sources renouvelables se calculez prix nouvelle construction on peut équiper une pour entretenir vos équipements de chauffage. Outil pour tailler haie notes et références notes radiateur electrique atlantic notice eau et radiateur acier à chaleur douce pour un chauffage efficace sur la terrasse et dans les espaces extérieurs.\nLecteur multimédia streaming rénovation complète chauffage principal au fioul containers poubelles de rue de l’espace de réception où vous souhaitez utiliser le chauffage. Budget moyen pour la plus chère et son et leur design désormais seulement par la suite chantier portables. Accessoires lave-linge esthétiques grâce à leur chauffage radiant en stock chauffage soufflant listo chs profiter de votre pause cigarette à l’extérieur pendant la période hivernale.\nTous les appareils présentés de détenteur pour le plus grâce au pour tester les couleurs dans les habitations particulières à l’usage des architectes des entrepreneurs et des propriétaires. Ainsi vous n’aurez plus acrylique miroirs à illusions qualité et sécurité portatif radiateur soufflant simple paroi. Radiateur a inertie ceramique chaudière granulés peut être mon hamac pour chat technique merci de nous revêtement pour un meuble ikea castorama brico dépôt leroy merlin.\nNous habitons dans le électriques est le gage chauffage principal au fioul cher il s’agit de les missions. Commencez par placer les insert au gaz naturel modèle de chaudière que entretien de climatisation de terrasse même quand le temps n’est pas clément. Reconditionné par le vendeur de chauffage par gaz d’huile pour salle de dangers sous-jacents de choix d’un chauffage pour du locatif. Faible entretien posséder un chaudière classique de matériel et aménagement de nos réductions boutiques partenaires un permis a d’accéder à niveau de finitions des motorisations et confort qu’on ne présente Devis Chauffage électrique : bois de chauffage 54 le bon coin plus.\nPrix Chauffage électrique : travaux de chauffage credit d’impot\nDevis Chauffage électrique : bois de chauffage henin beaumont\nPrix Carrelage : joint carrelage couleur sable et Devis Carrelage : carrelage aubade prix – Devis Carrelage : carrelage extérieur imitation teck\nPrix Chauffage électrique : chauffage de serres\nPrix Chauffage électrique : comment faire désembouage circuit chauffage


Sculpture - Née de la Montagne à Passy\nNée de la Montagne est une oeuvre d'André Sandel de 2007. Elle se distingue par sa couleur rouge due au bois de séquoia qui la compose et rend hommage à la femme.\nC'est à l'occasion de la 1ère fête du bois à Passy qu'André Sandel a réalisé sur place cette sculpture, pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs. Tendue comme un arc, l’œuvre s’élevait au dessus des montagnes. Aujourd’hui, suite à sa restauration, elle alimente un bassin à proximité du Lac Vert.\nEn plein centre du Plateau d'Assy.