CCAG-T | Entrepreneur principal | Lettre recommandée\nEnregistrerEnregistrer CCAG-T pour plus tard\nCONTRAT MEX JEB-09.06\nCPS SAS LARACHE\nCONTRAT D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE\ncahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études\nCatalogue Pole EVA 1er Sem 2016\nDécret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (04/05/2000) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat. B.O. n° 4800 du 01/06/2000.\nVu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, notamment son article 10 ;\nVu la décision du conseil constitutionnel n° 99-303 du 2 safar 1419 (18 mai 1999) ;\nAprès avis de la commission des marchés ;\nAprès examen par le conseil des ministres réuni le 14 moharrem 1421 (19 avril 2000),\nEst approuvé, tel qu'il est annexé au présent décret, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat.\n- le décret royal n° 209-65 du 23 joumada II 1385 (19 octobre 1965) approuvant le\ncahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics et des communications ;\n- le décret royal n° 151-66 du 29 safar 1386 (18 juin 1966) rendant applicable, aux\nadministrations publiques de l'Etat, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics et des communications.\nLe présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, entrera en vigueur dans le délai de trente (30) jours courant à compter de la date de sa publication.\nToutefois, les marchés de travaux lancés antérieurement à cette date d'entrée en vigueur resteront soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives générales approuvé par les textes visés à l'article 2 ci-dessus.\nFait à Rabat, le 29 moharrem 1421\nCAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE L'ETAT\nTous les marchés de travaux, passés pour le compte de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, sont soumis, pour leur exécution, aux stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG-T).\nSont également soumis au présent cahier les marchés de fournitures liés à l'exécution de travaux.\nAu sens du présent cahier, on entend par :\n- Marché de travaux : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître\nd'ouvrage et, d'autre part, un entrepreneur personne physique ou morale et ayant pour objet la construction d'ouvrages d'infrastructure ou de biens immobiliers dans lesquels la livraison de fournitures n'est qu'accessoire, l'évaluation de ces dernières étant comprise dans le coût des travaux ;\n- Avenant : contrat additif à un marché constatant un accord de volonté des parties et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de l'accord antérieur ;\n- Maître d'œuvre : tout organisme public habilité à cet effet ou toute personne morale\nou physique de droit privé désigné par le maître d'ouvrage et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi de l'exécution du projet à réaliser ;\n- Entrepreneur : personne physique ou morale titulaire du marché et responsable de son exécution vis à vis du maître d'ouvrage ;\n- Mémoire technique d'exécution : document établi par l'entrepreneur présentant\nune description détaillée des dispositions organisationnelles, des moyens qui seront affectés à la réalisation des travaux objet du marché ainsi que des modes de leur exécution. Il définit, entre autres, dans le détail l'organisation du chantier, les moyens humains avec leurs qualifications et matériels avec leurs caractéristiques qui seront affectés au chantier, le planning d'exécution des travaux, la provenance des matériaux, leurs préparations et leurs modes de mise en œuvre.\nArticle 3 : Maître d'œuvre\nLe maître d'œuvre est désigné par le maître d'ouvrage dans le cahier des prescriptions spéciales. Ce dernier doit préciser les missions devant être assumées par le maître d'œuvre.\nTout changement ultérieur dans la désignation du maître d'œuvre ou dans l'étendue de ses missions doit être communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître d'ouvrage.\nArticle 4 : Pièces constitutives du marché\n1 - Les pièces constitutives du marché comprennent :\n- l'acte d'engagement, sous réserve des cas prévus par les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 70 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité ;\n- le cahier des prescriptions spéciales ;\n- les plans, notes de calcul, dossier de sondage, dossier géotechnique, mémoire technique d'exécution et tout autre document mentionné comme pièces constitutives\ndans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes\nle bordereau des prix pour les marchés à prix unitaires ;\n- le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ; le bordereau des prix et le détail estimatif peuvent constituer un document unique ;\n- la décomposition du montant global pour les marchés à prix global et/ou le sous-détail des prix, lorsque ces documents sont mentionnés comme pièces constitutives dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des prescriptions communes ;\n- le cahier des prescriptions communes auquel il est fait référence dans le cahier des prescriptions spéciales ;\nle présent cahier des clauses administratives générales ;\n- En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces\npièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.\nArticle 5 : Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché\n- les ordres de service ;\n- les avenants éventuels ;\n- la décision prévue au paragraphe 3 de l'article 52 ci-après, le cas échéant.\nArticle 6 : Droits de timbre et d'enregistrement\nl'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.\n1- Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date d'achèvement des travaux.\nLe cahier des prescriptions spéciales peut fixer, éventuellement, dans le cadre du délai visé à l'alinéa précédent, des délais partiels d'achèvement de certains ouvrages ou parties d'ouvrages pour lesquels une réception provisoire est prévue au cahier des prescriptions spéciales.\n2- Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.\n3 - Tout délai imparti par le marché au maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur commence\nà courir le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur du délai.\n- Le délai est exprimé en jours ou en mois.\nLorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois.\n5 - Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délais est\nprolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.\nArticle 8 : Communications\n1 - Lorsque dans les cas prévus par le présent cahier des clauses administratives\ngénérales, l'entrepreneur adresse au maître d'ouvrage, à l'autorité compétente ou au ministre un document écrit, il doit dans le délai imparti, s'il en est prévu un, soit le déposer contre récépissé auprès du destinataire, soit le lui faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi en matière de délai.\nramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, les marchés et leurs avenants sont soumis à des contrôles et audits, l'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition des personnes chargées desdits contrôles ou audits tout document ou renseignement nécessaire à l'exercice de leur mission.\nLorsqu'en application des dispositions de l'article 86 du décret n° 2-98-482 du 11\nLes documents ou renseignements dont il s'agit doivent se rapporter exclusivement aux marchés et avenants objet du contrôle ou audit.\nArticle 9 : Ordres de service\n1 - Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés.\n2 - Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés à l'entrepreneur ;\ncelui-ci renvoie immédiatement au maître d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.\n3 - L'entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont\n4 - L'entrepreneur se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant\nl'exécution du marché, mais seulement lorsque le maître d'ouvrage les ordonne par ordre de service et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de cet ordre de service.\n5 - Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre\n6 - Si l'entrepreneur refuse de recevoir notification des ordres de service, il est dressé un\nprocès-verbal de carence par le maître d'ouvrage.\n7 - En cas de groupement d'entreprises, les notifications sont faites au mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.\n8 - Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent\nles obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation\nécrite et motivée au maître d'ouvrage dans un délai de dix (10) jours à compter de la\ndate de notification de cet ordre de service. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service à moins qu'il en soit ordonné autrement par le maître d'ouvrage.\nArticle 10 : Avenants\n1 - En plus des cas prévus par les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales qui nécessitent la conclusion d'un avenant et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, il peut être passé également des avenants pour constater des modifications dans :\na) la personne du maître d'ouvrage ;\nb) la raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ;\nc) la domiciliation bancaire du titulaire du marché.\n2 - En vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419\n(30 décembre 1998) précité, il peut être conclu des avenants pour concrétiser la révision des conditions des marchés-cadre.\n3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.\nArticle 11 : Pièces à délivrer à l'entrepreneur - Nantissement\n1 - Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet\ngratuitement à l 'entrepreneur, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.\n2- Le cahier des prescriptions spéciales mentionne les documents qui peuvent en outre être mis à la disposition du titulaire, sur sa demande, pour faciliter son travail.\n3- Le titulaire est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents.\nPassé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.\nLe cahier des prescriptions spéciales précise éventuellement l'époque et les conditions de restitution de ces documents au maître d'ouvrage.\n4- Le maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif s'il est exigé par le cahier des prescriptions spéciales.\n5- En cas de nantissement du marché, le maître d'ouvrage délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique " et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics.\nLorsque les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les travaux objet du marché soient tenus secrets, l'exemplaire unique destiné à former titre est constitué par un extrait officiel dudit marché revêtu de la mention prévue à l'alinéa précédent.\nChapitre II : GARANTIES DU MARCHE\nArticle 12 : Cautionnements\n1- Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires à produire :\n- par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant précisé que\nle montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non pas en pourcentage du montant de l'acte d'engagement.\n- par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif.\n2- A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions spéciales et sous réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché.\n3- Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché.\nLe cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive des travaux. Toutefois, lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit la réception provisoire partielle de l'une ou plusieurs parties de l'ouvrage à réaliser, le maître d'ouvrage peut restituer une partie du cautionnement définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par le chier des prescriptions spéciales et correspondant à la part des travaux réalisés et réceptionnés.\n4- Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le cahier des prescriptions spéciales peut, s'il y a lieu, dispenser les concurrents et les titulaires de la constitution des cautionnements prévus par le présent article.\nArticle 13 : Retenue de garantie\nA défaut de stipulations différentes du cahier des prescriptions spéciales, une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrées à l'entrepreneur et ce dans les conditions prévues par l'article 59 ci-après.\nArticle 14 : Cautions personnelles et solidaires\n1 - Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie\npeuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec le concurrent ou l'entrepreneur à verser à l'Etat, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont ils viendraient à être reconnus débiteurs envers l'Etat à l'occasion des marchés.\n2 - Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements\nagréés à cet effet par le ministre chargé des finances.\n3- Dans le cas où, au cours de l'exécution du marché, le ministre chargé des finances viendrait à retirer l'agrément donné auxdits établissements habilités à se porter caution, l'entrepreneur, sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité, est tenu, dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est faite du retrait de l'agrément et de la mise en demeure qui l'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de constituer une autre caution choisie parmi les autres établissements agréés.\nFaute par lui de ce faire, il est fait d'office, sur les décomptes des sommes dues à l'entrepreneur, une retenue égale au montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.\n4- Les attestations des cautions personnelles et solidaires visées au paragraphe 1 du présent article doivent être conformes aux modèles prescrits par circulaire du premier ministre.\nArticle 15 : Droits du maître d'ouvrage sur les cautionnements\n1- Le cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat notamment dans les cas suivants :\n- si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé aux articles 34 et 74 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité ;\nsi le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de l'acte\nd'engagement conformément à l'article 40 du décret n° 2-98-482 précité ;\n- si l'attributaire refuse de signer le marché ;\n- si le titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus.\n2- Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par le présent cahier, et ce conformément à la législation en vigueur.\n3 - Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé, et que l'entrepreneur ne réalise pas ce cautionnement dans le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus, il est appliqué à l'entrepreneur une pénalité dont le taux est fixé par le cahier des prescriptions spéciales. Ce taux ne peut excéder un pour cent (1%) du montant initial du marché.\nArticle 16 : Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif - paiement de la retenue de garantie\nLe cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée d'office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.\nLe cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 70, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage, dans les tris (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux, si le titulaire du marché :\n- a rempli à la date de la réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage ;\n- a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable en application\nde la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) à raison des dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux ;\n- a effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés.\nChapitre III : OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR\nArticle 17 : Domicile de l'entrepreneur\n1- L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché ou de la décision prise de commencer l'exécution du marché en application des dispositions du\nparagraphe c) de l'article 70 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\nFaute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales.\n2- En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.\nArticle 18 : Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux\n1 - Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le\nlieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un agent dûment agréé par le maître d'ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.\nLa demande écrite présentée par l'entrepreneur, en vue de l'agrément d'un représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître exactement l'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes.\n2- L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre dans les bureaux du maître d'ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être produits à l'issue de réunions ou de visites de chantier, effectués en présence de l'entrepreneur.\nArticle 19 : Choix des collaborateurs de l'entrepreneur\n1 - L'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour l'exécution des travaux.\n2 - Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de l'entrepreneur le changement de ses\ncollaborateurs pour incapacité professionnelle ou défaut de probité.\ncommises par ses collaborateurs dans l'exécution des travaux.\nL'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient\nArticle 20 : Recrutement et paiement des ouvriers\n1 - Le cahier des prescriptions spéciales précise les formalités et prescriptions auxquelles est soumis le recrutement des ouvriers.\n2 - L'entrepreneur doit en tout état de cause :\n- informer le bureau de l'emploi local de la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur ses chantiers ;\n- demander au bureau de l'emploi local de lui fournir, conformément à la\nlégislation et à la réglementation en vigueur, les ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement des chantiers.\n3- Toutefois, l'entrepreneur n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présentent pas les aptitudes requises.\nd'ouvriers, au salaire minimum légal.\nLe salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie\n- L'entrepreneur est tenu de transmettre au maître d'ouvrage, sur sa demande, tous\nles documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n'a pas été inférieur au salaire minimum légal.\nSi le maître d'ouvrage constate une différence, il indemnise directement les ouvriers lésés. Il en effectue retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur ou à défaut, sur le cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il en avise l'inspecteur du travail.\n6 - Si un nouveau salaire minimum entre en vigueur pendant l'exécution des travaux, ce\nsalaire devient applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, sans que le maître d'ouvrage soit tenu de le notifier à l'entrepreneur.\n7- En cas de retard régulièrement constaté dans le paiement des salaires, le maître d'ouvrage se réserve la faculté de payer directement les salaires arriérés. Il en effectue retenue sur les sommes dues à l'entrepreneur ou à défaut, sur le cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il en avise l'inspecteur du travail.\nArticle 21 : Immigration au Maroc\nSi l'entrepreneur a l'intention de recruter du personnel en dehors du Maroc pour l'exécution du marché, il doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'immigration au Maroc.\nArticle 22 : Application de la législation et de la réglementation sociales et du travail au personnel de l'entrepreneur\n1 - La charge entière de l'application, au personnel de l'entrepreneur, de l'ensemble de la\nlégislation et de la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité des travailleurs et les accidents du travail comme de la législation et de la réglementation sociales, incombe à l'entrepreneur.\nLe maître d'ouvrages peut en cas d'infraction à cette législation et réglementation, appliquer à l'encontre de l'entrepreneur les dispositions de l'article 70 ci-après sans préjudice de l'application des poursuites prévues par la législation du travail.\n2- Dans le cas où l'entrepreneur sous-traite, dans les conditions prévues par l'article 78 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, une partie de son marché, il demeure responsable du respect des obligations mises à sa charge en vertu du présent article. Il doit informer ses sous-traitants des stipulations du présent article ainsi que celles des articles 20 et 21 ci-dessus.\nArticle 23 : Matériel de l'entrepreneur\nLe matériel de l'entrepreneur affecté à l'exécution des travaux conformément à ses engagements ne peut être retiré du chantier. Toutefois, lorsque l'entrepreneur désire retirer une partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage.\nCet accord ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait.\n1 Article 24 : Assurances et responsabilités\n1- Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au\nmaître d'ouvrage les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché, à savoir celles se rapportant :\na) aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier qui doivent être\nassurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;\nb) aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de\nl'entrepreneur qui doivent être couverts par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;\nLe maître d'ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou\nindemnités légales à payer en cas d'accidents survenus aux ouvriers ou employés de l'entrepreneur ou de ses sous-traitants.\nA ce titre, l'entrepreneur garantira le maître d'ouvrage contre toute\ndemande de dommages-intérêts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents.\nL'entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maître d'ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ;\nc) à la responsabilité civile incombant :\n- à l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu'à la réception définitive, les matériaux,\nle matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur, etc. quant il\nest démontré que ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels ;\n- à l'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maître d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maître d'ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu'à la réception définitive ;\n- au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses\n1 L'article 24 du décret n° 2-99-1087 du 04-05-2000 est modifié par le décret n° 2-05-1433 du 28- 12-2005.BO n° 5382 du 29-12-2005.\nmarchandises, ses installations, ses agents, etc. Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le maître d'ouvrage ;\n- au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l'entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraînerait un recours de la victime ou de l'assurance "accident du travail".\nd) aux dommages à l'ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l'entrepreneur, pendant la durée des travaux et jusqu'à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d'incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.\n2- Aucun règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas adressé au maître d'ouvrage, copies certifiées conformes des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe 1 du présent article.\nL'entrepreneur est tenu de présenter, sur demande du maître d'ouvrage, la justification du paiement régulier des primes d'assurance prévues ci- dessus.\n3- Si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, l'entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que celle-ci est définie à l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant codes des obligations et contrats.\nLa période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'à la fin de la dixième année qui suit cette réception.\n4- En outre, l'entrepreneur devra garantir le maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.\n5- Toutes les polices d'assurance mentionnées au paragraphe 1 du présent article doivent comporter une clause interdisant leur résiliation sans aviser au préalable le maître d'ouvrage.\n6- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants.\nArticle 25 : Propriété industrielle ou commerciale\n1- Du seul fait de la signature du marché, l'entrepreneur garantit le maître d'ouvrage contre toutes les revendications concernant les fournitures ou matériaux, procédés et moyens utilisés pour l'exécution des travaux et émanant des titulaires de brevets d'invention, licences d'exploitation, dessins et modèles industriels, marques de fabrique de commerce ou de service ou les schémas de configuration (topographie) de circuit intégré. Il appartient à l'entrepreneur le cas échéant, d'obtenir les cessions, licences d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et des redevances y afférentes.\n2- En cas d'actions dirigées contre le maître d'ouvrage par des tiers titulaires de brevets, licences, modèles, dessins, marques de fabrique de commerce ou de service, ou des schémas de configuration utilisés par l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, ce dernier doit intervenir à l'instance et est tenu d'indemniser le maître d'ouvrage de tous dommages-intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportés par lui.\n3- Sous réserve des droits des tiers, le maître d'ouvrage a la possibilité de réparer lui- même ou de faire réparer les appareils brevetés utilisés ou incorporés dans les travaux, au mieux de ses intérêts.\n4 - Sauf autorisation expresse du maître d'ouvrage, l'entrepreneur s'interdit de faire usage à d'autres fins que celles du marché des renseignements et documents qui lui sont fournis par le maître d'ouvrage.\nArticle 26 : Cession du marché\nLa cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d'une partie du patrimoine de l'entreprise titulaire à l'occasion d'une fusion ou d'une scission. Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l'autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu.\nLes cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 25 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\nArticle 27 : Organisation de police des chantiers applicable à tous les travaux\n1- L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés aux chantiers ainsi que les moyens d'accès et s'informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux.\n2- L'entrepreneur est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux.\n3- L'entrepreneur se conforme aux ordres qui sont donnés par le maître d'ouvrage pour la police des chantiers.\n4- Il assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées.\n5- L'entrepreneur est responsable de tous dommages résultant, pour les propriétés publiques ou particulières, du mode d'organisation et de fonctionnement de ses chantiers. Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maître d'ouvrage ne le décharge en rien de cette responsabilité. Il n'aura en aucun cas de recours contre le maître d'ouvrage ou ses agents.\nArticle 28 : Organisation de police des chantiers propre aux travaux intéressant la défense\nSi l'entrepreneur a été informé, soit par une disposition du cahier des prescriptions spéciales, soit par l'avis de concurrence que les travaux intéressent la défense, il doit se conformer aux prescriptions de l'article 27 et aux clauses ci-après relatives à la police des chantiers et à la protection du secret.\n1 - Police des chantiers :\na) Lorsqu'il l'estime nécessaire, le maître d'ouvrage peut exiger le renvoi du chantier\nd'ouvriers ou de préposés de l'entrepreneur, sans que l'Etat puisse être rendu responsable des conséquences de ces renvois ;\nb) Lorsque l'entrepreneur et ses sous-traitants ont découvert un acte de malveillance\ncaractérisé, ils sont tenus d'aviser immédiatement le maître d'ouvrage sous peine de poursuites éventuelles, sans préjudice, soit d'une mise en régie sans mise en demeure préalable, soit de la résiliation pure et simple du marché, soit de la passation, suivant la procédure que jugera utile le maître d'ouvrage, d'un nouveau marché à leurs frais et risques. Dans tous les cas, l'application de ces sanctions est décidée par l'autorité compétente.\nc) Si, à la suite d'un acte de malveillance caractérisé, le maître d'ouvrage estime que\ndes mesures de sécurité doivent être prises visant notamment le personnel, l'entrepreneur et ses sous-traitants s'engagent à les appliquer sans délai. Ils ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer une indemnité.\nd) L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants, sous sa propre responsabilité, des\nobligations qui résultent des dispositions des trois alinéas qui précèdent.\n2 - Protection du secret :\na) Lorsque le marché présente en tout ou partie un caractère secret, ou lorsque les\ntravaux doivent être exécutés en des lieux où des précautions particulières sont prises en permanence en vue de la protection du secret ou de la protection des points sensibles, le maître d'ouvrage invite les concurrents à prendre connaissance, dans ses bureaux, des instructions relatives à la protection du secret dans les entreprises privées travaillant pour la défense.\nEn tout état de cause, tout concurrent ainsi avisé est réputé avoir pris connaissance de ces instructions.\nb) Le maître d'ouvrage notifie à l'entrepreneur les éléments\ncomme secrets et les mesures de précaution particulières à adopter.\ndu marché considérés\nc) L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent prendre toutes dispositions pour assurer\nla conservation et la protection des documents secrets qui leur sont confiés et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition et de tout incident. Ils doivent maintenir secrets tous renseignements d'ordre militaire dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion du marché.\nd) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations relatives au contrôle du personnel\net à la protection du secret et des points sensibles, ou résultant des mesures de précaution prescrites. Il est tenu de faire respecter par ses sous-traitants ces instructions et prescriptions. Il ne peut s'en prévaloir pour réclamer une indemnité à un titre quelconque.\ne) Au cas où l'entrepreneur et ses sous-traitants viendraient à méconnaître les\nobligations prévues par les quatre alinéas qui précèdent, il serait fait application des\nsanctions prévues au b) du paragraphe 1 du présent article.\nArticle 29 : Relations entre divers entrepreneurs sur le même chantier\n1- Lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent sur le même chantier, le cahier des prescriptions spéciales précise de quelle façon l'un des entrepreneurs, prendra ou fera prendre, en cas de besoin, les mesures nécessaires à la coordination des travaux, au bon ordre du chantier, à la sécurité des travailleurs ainsi que toute mesure de caractère commun précisée par ledit cahier. Cet entrepreneur fera en outre l'avance des frais communs correspondants. Les dépenses correspondantes sont, après contrôle du maître d'ouvrage, réparties entre les entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leurs marchés.\n2- Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, chaque entrepreneur doit suivre l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur réalisation, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d'ouvrage.\nA cet effet un planning général portant sur l'ensemble des travaux sera établi par le\nmaître d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs.\nArticle 30 : Mesures de sécurité et d'hygiène\nLe cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit les mesures que l'entrepreneur doit prendre pour assurer la sécurité et l'hygiène dans le chantier.\nCes mesures se rapportant notamment :\n- aux conditions de logement du personnel de chantier ;\n- au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;\n- à l'hygiène : services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d'égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures ménagères ;\n- pharmaceutiques, etc ;\n- au gardiennage et à la police du chantier : propreté, discipline, règlement de chantier ;\n- aux conditions de sécurité et de protection du personnel du chantier et des tiers ;\n- à la protection de l'environnement.\nCes mesures doivent être prévues en rapport avec la nature du chantier et des dangers que comportent les produits et matériels employés, en matière de prévention des accidents, d'établissement de voies de circulation, d'entretien des pistes d'accès provisoires sûres pour les chantiers telles que les échelles et les passerelles de circulation et d'équipements de sécurité tels que casques, gants, bottes, lunettes, dispositifs de secourisme, de signalisation des abords des chantiers, des tranchées, des sorties d'engins, des dépôts de matériaux, etc.\nPour les ouvrages provisoires, les échafaudages et les coffrages, outre les références aux cahiers des prescriptions communes, des clauses doivent être insérées explicitement dans le cahier des prescriptions spéciales prévoyant l'établissement de plans, de dessins\net notes de calcul détaillés ainsi que l'obligation de leur approbation et si nécessaire leur\ncontrôle par des organismes compétents aux frais de l'entrepreneur.\nLe cahier des prescriptions spéciales doit en particulier contenir des dispositions spécifiques que l'entrepreneur doit prendre lorsque les travaux sont exécutés à l'intérieur ou à proximité d'une agglomération pour réduire la gêne et les nuisances causées aux usagers et aux riverains.\nLe maître d'ouvrage doit veiller au respect, par l'entrepreneur, des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité et des stipulations complémentaires prévues dans le cahier des prescriptions spéciales.\nIl doit inscrire toute remarque en la matière sur le cahier de chantier et en aviser immédiatement l'entrepreneur ou éventuellement son représentant sur le chantier, chaque fois que nécessaire.\nIl doit ordonner l'arrêt du chantier s'il considère que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période d'interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, à l'application des pénalités de retard, prévues à l'article 60 ci-après.\nIl doit appliquer les mesures coercitives prévues à l'article 70 ci-après, si l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres de service en la matière.\nArticle 31 : Soins, secours et indemnités aux ouvriers et employés\n1- L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et d'assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers employés victimes d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux ainsi que le paiement des indemnités dues tant à eux-mêmes qu'à leurs ayants droit.\n2- Il doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents, pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter à ses installations et campements les modifications ordonnées à des fins d'hygiène.\n3- Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés pour l'application des mesures d'hygiène et de salubrité demandées par les services compétents, il y sera procédé d'office par le maître d'ouvrage, aux frais de l'entrepreneur, après mise en demeure préalable.\nArticle 32 : Transports\n1 - L’entrepreneur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de transport de matériaux et matériel nécessaires à l’exécution des travaux objet du marché.\nLe cahier des prescriptions spéciales peut prévoir, le cas échéant, que ces transports seront effectués par les moyens dont dispose le maître d’ouvrage.\n2- En cas d’infraction aux dispositions sus-indiquées, il est fait application des mesures coercitives fixées par l’article 70 ci-après.\nArticle 33 : Matériaux provenant des démolitions\nSous réserve des prescriptions de l’article 34, lorsque le marché comporte des travaux de démolition, les matériaux qui en proviennent sont la propriété du maître d’ouvrage.\nTous les frais relatifs à leur transport et à leur mise en dépôt et les frais de stockage, à l’endroit indiqué par le maître d’ouvrage, sont, durant la période d’exécution du marché,\nà la charge de l’entrepreneur pour toute distance fixée par le cahier des prescriptions spéciales.\nSauf dérogation précisée dans le cahier des prescriptions spéciales, l’entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits de démolition, gravats et débris en se conformant aux instructions du maître d’ouvrage.\nArticle 34 : Découvertes en cours de travaux\nLes objets d’art, d’antiquité, d’histoire naturelle, de numismatique ou tous autres objets offrant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou lors des démolitions effectuées dans les terrains appartenant au maître d’ouvrage doivent être portés sur le champ par l’entrepreneur à la connaissance du maître d’ouvrage et sont la propriété de l’Etat.\nDans le cas où de telles découvertes entraînent des sujétions d’exécution ou nécessitent des soins particuliers, l’entrepreneur a droit à une indemnité pour préjudice subi.\nIl est formellement interdit à l’entrepreneur d’extraire des matériaux provenant des ruines ou tombes, sauf autorisation écrite du ministre concerné.\nChapitre IV : PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX\nArticle 35 : Préparation des travaux\n1- Le maître d’ouvrage délivre à l’entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché :\nautorisation d’occupation temporaire du domaine public ou privé, permission de voirie, permis de construire. Le maître d’ouvrage peut également lui apporter son concours pour l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin notamment pour disposer des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers et dépôts de déblais.\n2- Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l’entrepreneur avant tout commencement des travaux. L’entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l’installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maître d’ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants.\n3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, lorsque les travaux sont réalisés au droit ou au voisinage d’ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles dépendants du maître d’ouvrage ou d’une autre administration, il appartient au maître d’ouvrage de recueillir toute information sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l’entrepreneur, avant tout commencement des travaux, en vue de leur matérialisation sur le terrain par un piquetage spécial. L’entrepreneur doit, (10) dix jours avant tout commencement des fouilles, prévenir l’administration responsable des ouvrages souterrains ou enterrés concernés.\n4- En cas d’inobservation par le maître d’ouvrage des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, celui-ci est tenu de suspendre les travaux par ordre de service pour la durée pendant laquelle leur exécution a été entravée.\n5- L’entrepreneur reçoit gratuitement du maître d’ouvrage, au cours de l’exécution des travaux, une copie certifiée et visée « Bon pour exécution » de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des autres documents nécessaires à l’exécution des travaux.\n6- Si le cahier des prescriptions spéciales exige de l’entrepreneur de présenter un mémoire technique d’exécution, le maître d’ouvrage est tenu de mettre à sa disposition les documents nécessaires à cet effet.\n7- L’entrepreneur est tenu de donner récépissé de tous les dessins et documents qui lui sont notifiés.\nArticle 36 : Commencement des travaux\nLe commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui doit être donné dans un délais maximum de soixante (60) jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché.\nL’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de service du maître d’ouvrage.\nLorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit également le commencement de l’exécution des travaux et sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, un délai du quinze (15) jours doit s’écouler entre la date de notification de cet ordre de service et le commencement effectif du délai contractuel d’exécution.\nArticle 37 : Documents à établir par l’entrepreneur\nLe cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales définit le cas échéant les délais dans lesquels l’entrepreneur doit, à compter de la date de notification de l’approbation du marché ou du démarrage des travaux, soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage, d’une part le calendrier d’exécution des travaux et les mesures générales qu’il entend prendre à cet effet, d’autre part, les dessins ou tout autre document dont l’établissement lui incombe, tel que mémoire technique d’exécution, etc. assortis de toutes justifications utiles.\nSauf stipulation différente du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, le maître d’ouvrage dispose d’un délai d’un mois pour donner cet agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, l’agrément est supposé donné à l’entrepreneur.\nDans les mêmes conditions, le maître d’ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures d’ouvrages à la présentation ou à l’agrément de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai d’exécution puisse être modifié.\nArticle 38 : Origine, qualité et mise en œuvre des matériaux et produits\n1- Les matériaux et produits doivent être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à défaut, aux normes internationales et ce conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\n2- Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l’art.\n3- Il ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement acceptés par le maître d’ouvrage à la diligence de l’entrepreneur.\n4- Nonobstant cette acceptation et jusqu’à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maître d’ouvrage et ils sont alors remplacés par l’entrepreneur et à ces frais.\n5- Sous réserve, le cas échéant, des dispositions résultant des traités ou accords internationaux, tous matériaux, matériels, machines, appareils, outillage et fournitures employés pour l’exécution des travaux doivent être d’origine marocaine sauf indisponibilité. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur est réputé avoir pris toutes dispositions pour obtenir, le cas échéant, les autorisations d’importation nécessaires.\n6- L’entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par la production des factures, bons de livraison, certificats d’origine, etc.\nArticle 39 : Dimensions et dispositions des ouvrages\nL’entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché.\nSur injonction du maître d’ouvrage par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles.\nToutefois, si le maître d’ouvrage reconnaît que les changements techniques faits par l’entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l’art, il peut les accepter et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes :\n- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le marché et l’entrepreneur n’a droit à aucune augmentation de prix ;\n- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des\nouvrages et à défaut de prix prévus au marché, ces derniers font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités de l’article 51 ci-après.\nArticle 40 : Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi\n1- Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder à ses frais au dégagement ; au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d’ouvrage pour l’exécution des travaux. Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état à l’échelonnement et aux délais fixés, éventuellement, par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales ou par les ordres de service.\n2- A défaut d’exécution de tout ou partie de ces opérations dans les conditions prescrites, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après mise en demeure par le maître d’ouvrage et à l’expiration d’un délai de trente (30) jours après cette mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt soit à la décharge publique, aux frais et risques de l’entrepreneur. Ce délai peut être réduit à un délai que le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément.\n3- Les mesures mentionnées au paragraphe 2 du présent article sont appliquées, sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été prévues dans le cahier des prescriptions spéciales contre l’entrepreneur.\nArticle 41 : Vices de construction\n1) Lorsque le maître d’ouvrage présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage présumé vicieux.\nLe maître d’ouvrage peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais ces mesures ne doivent être exécutées qu’après avoir convoqué l’entrepreneur. Toutefois si ce dernier ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée, lesdites mesures peuvent être exécutées même en son absence.\n2- Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître d'ouvrage peut alors prétendre.\nSi aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l'alinéa précédent s'il les a supportées, sans prétendre à aucune indemnité.\nArticle 42 : Sujétions d'exécution - pertes - avaries\n1- Sous réserve des prescriptions du paragraphe 4 de l'article 35 ci-dessus, l'entrepreneur ne peut se prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever aucune réclamation des sujétions qui peuvent être occasionnées :\na) par l'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par\nla présence et le maintien de canalisations, conduites, câbles de toute nature ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;\nb) par l'exécution simultanée d'autres travaux expressément désignés dans le cahier des\n2- Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.\n3- L'entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux.\nArticle 43 : Cas de force majeure\nEn cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant ; étant précisé toutefois qu'aucune indemnité ne peut être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché.\nLe cahier des prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputés constituer un événement de force majeure au titre du marché.\nL'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché.\nDans tous les cas, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.\nSi, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues au marché pendant une période de trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maître d'ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties.\nQuand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché pourra être résilié à l'initiative du maître d'ouvrage ou à la demande de l'entrepreneur.\nChapitre V : INTERRUPTION DES TRAVAUX\nArticle 44 : Ajournements des travaux\nLes ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé.\nA.- Ajournement pour moins d'une année :\n1 - Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour moins\nd'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement, sans prétendre à la résiliation de son marché. Ce préjudice doit être dûment constaté par le maître d'ouvrage au vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur.\n2 - Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut\nrequérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés.\n3- La demande d'indemnité de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit dans le délai de quarante (40) jours à dater de la notification du décompte général et définitif prévu à l'article 62 ci-après.\nB.- Ajournement pour plus d'une année :\n1- Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché s'il la demande par écrit. En tout état de cause, l'entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice subi de cet ajournement. Ce préjudice doit être dûment constaté par le maître d'ouvrage au vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur.\nLes demandes de l'entrepreneur en ce qui concerne aussi bien la résiliation que l'indemnisation ne sont recevables que si elles sont présentées par écrit dans un délai de quarante (40) jours à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux.\n2- Il en est de même dans le cas d'ajournements successifs dont la durée totale dépasse une année, même, dans le cas où les travaux ont été repris entre temps. Dans ce cas, le délai de quarante (40) jours court à compter du jour où la durée totale des ajournements atteint une année.\n3- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, et si l'entrepreneur a demandé la résiliation du marché dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent paragraphe, il peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.\nArticle 45 : Cessation des travaux\n1- Lorsque le maître d'ouvrage prescrit par ordre de service la cessation des travaux, le marché est immédiatement résilié et une indemnité est allouée à l'entrepreneur si un préjudice est dûment constaté. La demande de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant la cessation des travaux.\n2- Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie.\nArticle 46 : Décès de l’entrepreneur\n1- Lorsque le marché est confié à une personne physique, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celle-ci vient à décéder.\nToutefois, le maître d’ouvrage examine la proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le marché.\nLa décision de l’autorité compétente est notifiée aux intéressés dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition.\n2- Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l’une ou plusieurs d’entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l’avancement des travaux et l’autorité compétente décide s’il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le marché suivant l’engagement des survivants et éventuellement des héritiers ou des ayants droit.\n3- Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les personnes qui s’offrent à continuer l’exécution du marché en informent le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour du décès.\nLorsqu'il s'agit de plusieurs personnes qui s'offrent à continuer d'exécuter le marché, l’engagement qu’elles souscrivent dans le cadre d’un groupement tel qu’il est défini à l’article 3 du décret n°2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité, doit être signé par chacun des membres du groupement.\nLa continuation des marchés qui doit être précédée par la conclusion d’un avenant est soumise notamment à l’obligation de la constitution du cautionnement ou de l’engagement de la caution personnelle et solidaire prévue respectivement par les articles 12 et 14 ci-dessus.\n4- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, prend effet à la date du décès de l’entrepreneur.\nArticle 47 : Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur\n1- En cas d’incapacité civile de l’entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée de plein droit par l’autorité compétente.\nLa résiliation prend effet à la date de l’incapacité civile et n’ouvre droit pour l’entrepreneur à aucune indemnité.\n2- En cas d’incapacité physique manifeste et durable de l’entrepreneur, l’empêchant d’assumer ses engagements contractuels, l’autorité compétente peut résilier le marché sans que l’entrepreneur puisse prétendre à indemnité.\nArticle 48 : Liquidation ou redressement judiciaire\n1- En cas de liquidation judiciaire des biens de l’entrepreneur, le marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si l’autorité compétente accepte, dans l’éventualité où le syndic aurait été autorisé par l’autorité judiciaire compétente à continuer l’exploitation de l’entreprise, les offres qui peuvent être faîtes par ledit syndic pour la continuation du marché sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.\n2- En cas de redressement judiciaire, le marché est également résilié de plein droit sans indemnité, si l’entrepreneur n’est pas autorisé par l’autorité judiciaire compétente à continuer l’exploitation de son entreprise.\n3- En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l’urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d’office par le maître d’ouvrage et mises à la charge de l’entrepreneur.\nChapitre VI : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES\nArticle 49 : Caractère des prix\n1- Sous réserve des dispositions des articles 50 et 51 ci-après, les prix du marché ne peuvent sous aucun prétexte être modifiés.\n2- Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.\n3- Ces prix sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant notamment :\n- la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;\n- l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installations d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;\n- le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier ainsi que leur signalisation extérieure ;\n- l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’ouvrage si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit ;\n4- Dans le cas de marché passé avec un groupement conjoint, les prix afférents à chaque lot sont réputés comprendre outre les prix prévus aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les dépenses et marges de l’entrepreneur pour l’exécution de ce lot, y compris éventuellement les charges qu’il peut être appelé à rembourser au mandataire ainsi que les dépenses relatives :\n- aux mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences des ces défaillances ;\n- et à toute autre sujétion induite par le fait de ce groupement conjoint.\nArticle 50 : Révision des prix\n1- Le cahier des prescriptions spéciales précise si le marché est à prix fermes ou s'il est à prix révisables conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\n2- Si pendant le délai contractuel du marché, les prix des travaux subissent, suite à l'application de la ou des formules de révision des prix définies dans le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales, une variation telle que le montant total des travaux restant à exécuter se trouve, à un instant donné, augmenté ou diminué de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport au montant de ces mêmes travaux établi sur la base des prix initiaux du marché, l'autorité compétente peut résilier le marché d'office.\n3- De son côté l'entrepreneur peut demander par écrit, la résiliation du marché, sauf dans le cas où le montant non révisé des travaux restant à exécuter n'excède pas dix pour cent (10%) du montant initial du marché.\nEn tout état de cause, l'entrepreneur doit continuer l'exécution des travaux jusqu'à la décision de l'autorité compétente qui doit lui être notifiée dans un délai maximum de deux mois à dater de la demande de résiliation.\nSi la résiliation est demandée par l'entrepreneur, les travaux exécutés entre la date de la demande de résiliation et la date à laquelle celle-ci lui est notifiée, lui sont payés aux prix du marché révisés conformément aux de révision des prix, à condition qu'il ne se soit pas écoulé plus de deux mois entre ces deux dates.\nS'il s'est écoulé plus de deux mois entre les deux dates définies à l'alinéa ci-dessus, les prix applicables au-delà du deuxième mois sont arrêtés d'un commun accord entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage dans la limite des prix correspondant aux dépenses réelles majorées forfaitairement de cinq pour cent (5%) pour bénéfice.\nEn cas de désaccord, l'entrepreneur est payé à des prix provisoires fixés par le maître d'ouvrage, réserve faite de l'application éventuelle de la procédure fixée aux articles 71 à 73 ci-après.\nArticle 51 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires\n1- Des travaux supplémentaires peuvent être prescrits dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article 69 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\nDans ce cas, lorsque sans changer l'objet du marché, le maître d'ouvrage juge nécessaire d'exécuter des ouvrages ou travaux ne figurant ni au bordereau des prix, ni à la série des prix unitaires, ou de modifier la provenance des matériaux telle qu'elle est imposée par le cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres de service qu'il reçoit à ce sujet. Il est préparé sans retard de nouveaux prix d'après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. En cas d'impossibilité absolue d'assimilation, il est pris pour termes de comparaison les prix courants du pays.\n2- Les prix concernant les ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix globaux.\nSauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix et de manière à être passibles du rabais ou de la majoration si le marché en comporte.\nS'il existe des décompositions de prix globaux ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.\n3- Les prix provisoires sont arrêtés par le maître d'ouvrage après consultation de l'entrepreneur.\nIls sont obligatoirement assortis d'un sous-détail des prix s'il s'agit d'un marché à prix unitaires, ou d'une décomposition du montant global, s'il s'agit d'un marché à prix global.\nLes prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux supplémentaires ainsi que le délai de leur exécution sont notifiés à l'entrepreneur soit par l'ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent article, soit par un autre ordre de service qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution desdits ouvrages ou travaux supplémentaires.\nLes prix provisoires n'impliquent ni l'acceptation du maître d'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.\n4- L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.\n5- Lorsque le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant qui peut éventuellement augmenter les délais d'exécution en fonction des travaux supplémentaires.\n6- A défaut d'accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur sur la fixation des prix définitifs, il est fait application des prescriptions des articles 71 à 73 ci-après.\nArticle 52 : Augmentation dans la masse des travaux\n1- Pour l'application du présent article et de l'article 53 ci-après la "masse" des travaux s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix initiaux du marché, y compris le cas échéant les majorations ou rabais, et en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou provisoires, fixés en application de l'article 51 ci-dessus.\nLa "masse initiale" marché initial.\ndes travaux est la masse des travaux résultant\ndes prévisions du\nDans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la "masse" et la "masse initiale" des travaux comprennent outre le montant de la tranche ferme, celui des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.\n2- Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 4 du présent article, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, tant que l'augmentation de la masse des travaux qui peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché n'excède pas dix pour cent (10%) de la masse initiale des travaux.\n3- Lorsque la valeur de la masse des travaux exécutés atteint le montant initial du marché, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision du maître d'ouvrage de les poursuivre. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'où les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse initiale.\nSauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales, l'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'ouvrage, trente (30) jours au moins à l'avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit être notifié dix (10) jours au moins avant cette date.\nA défaut d'ordre de service de poursuivre les travaux, les travaux qui sont exécutés au- delà de la masse initiale ne sont pas payés à l'entrepreneur. Les mesures conservatoires\nà prendre décidées par le maître d'ouvrage sont à la charge de ce dernier, sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.\n4- Dans les quinze (15) jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'ouvrage fait part à l'entrepreneur de l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux tels que prévus au paragraphe 2 ci-dessus, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux.\n5- Les dispositions des quatre paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux marchés-cadre.\nArticle 53 : Diminution dans la masse des travaux\n1- Si la diminution\ndans la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour cent\n(25%) de la masse initiale, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, qu'il a subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%).\n2- Si le fait générateur ayant entraîné une diminution supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, le marché peut être résilié à la demande de l'entrepreneur. Dans le cas où l'entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s'il en est requis par le maître d'ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau montant du marché et modifiant éventuellement le délai d'exécution.\n3- Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux marchés-cadre.\nArticle 54 : Changement dans les diverses natures d'ouvrages\n1- Le cahier des prescriptions spéciales définit la consistance et le prix formant chaque nature d'ouvrage.\n2- Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées diffèrent de plus de trente pour cent (30%) en plus, ou de plus, ou de plus de vingt-cinq pour cent (25%) en moins des quantités portées au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, que lui ont causé ces changements.\nLes stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au décompte définitif des travaux sont l'un et l'autre inférieurs à cinq pour cent (5%) du montant du marché.\n3- Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix globaux, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d'ouvrage dans la consistance des travaux, le prix nouveau, fixé suivant les modalités prévues à l'article 51, tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du paragraphe 1 de l'article 53 ci-dessus.\n4- Les trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux marchés-cadre.\nArticle 55 : Bases de règlement des comptes\nLes comptes sont établis comme indiqué ci-après :\nA.- Marché comportant une série ou un bordereau des prix :\n1- Le décompte est établi en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires de la série ou du bordereau des prix modifiés, s'il y a lieu, par application des clauses de révision des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché.\n2- Toutefois, dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 39, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le cahier des prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la base de la valeur de ces derniers ouvrages.\nB.- Marché à prix global :\n1- La décomposition du montant global sert à établir les décomptes provisoires et à calculer, s'il y a lieu, les révisions des prix.\n2- Le prix global est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de la prestation auquel il se rapporte a été exécuté.\nLes divergences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque partie d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à aucune modification dudit prix global ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.\n3- Le règlement des travaux en plus ou en moins prescrits par ordres de service du maître d'ouvrage est effectué à l'aide de nouveaux prix calculés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 51.\n4- Le montant du décompte général et définitif objet de l'article 62 ci-après doit correspondre, compte tenu éventuellement des révisions de prix prévues au marché, au prix global diminué du montant des travaux ordonnés en moins et augmenté des travaux ordonnés en plus, calculés comme il est dit précédemment.\nC.- Travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées :\nChaque décompte relatif aux travaux comportant des prestations sur dépenses contrôlées fait l'objet de dispositions prévues dans le cahier des prescriptions spéciales.\nD.- Marchés à tranches conditionnelles :\nDans le cas de marchés à tranches conditionnelles, le règlement des comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\nE.- Dispositions communes :\nL'entrepreneur ne peut en aucun cas, pour les comptages, mesurages et pesages, invoquer en sa faveur les us et coutumes.\nArticle 56 : Attachements, situations et relevés\nA.- Travaux exécutés suivant les pratiques du génie civil\n1- Les attachements sont établis à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. Pour déterminer les quantités directement utilisables pour l'établissement des décomptes, les calculs sont effectués en partant de ces éléments.\n2- Les attachements comprennent, s'il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle. Ils sont décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents.\n3- Les attachements sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé par le maître d'ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence de l'entrepreneur convoqué à cet effet ou de son représentant agrée et contradictoirement avec lui. Toutefois, si l'entrepreneur ne défère pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements sont pris en son absence et sont réputés contradictoires.\n4 - Les attachements sont présentés pour acceptation à l'entrepreneur qui peut en prendre copie dans les bureaux du maître d'ouvrage.\n5 - Si l'entrepreneur refuse de signer les attachements ou ne les signe qu'avec réserve :\na) il est dressé procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée ; le procès-verbal est annexé aux pièces non signées ou signées avec réserves ;\nb) il lui est accordé un délai de quinze (15) jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, et sauf prolongation pour nécessité impérieuse, si le cahier des prescriptions spéciales prévoit expressément la possibilité de cette prolongation, les attachements sont censés être acceptés par lui, comme s'ils étaient signés sans aucune réserve.\n6- Dans le cas où l'agent chargé par le maître d'ouvrage ne prend pas d'attachements, l'entrepreneur peut arrêter lui-même les attachements et les présenter au maître d'ouvrage. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, des attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par le maître d'ouvrage.\n7- Les attachements ne sont pris en compte dans les décomptes, qui sont établis à\nl'appui des paiements faits à l'entrepreneur, qu'autant qu'ils ont été admis par le maître d'ouvrage à moins qu'il ne soit fait application de l'alinéa 6 ci-dessus.\n8- L'acceptation des attachements par l'entrepreneur concerne d'une part les quantités et d'autre part les prix. Ceux-ci doivent être désignés par les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires. Lorsque l'acceptation de l'attachement est limitée aux quantités, mention expresse doit en être faite par l'entrepreneur qui doit formuler par écrit ses réserves sur les prix dans le délai de quinze (15) jours à compter de la présentation sauf prolongation dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) ci dessus.\n9- L'entrepreneur est tenu de provoquer, en temps utile, la prise contradictoire des attachements pour les travaux, fournitures et services qui ne sont pas susceptibles de constatation ou de vérification ultérieure, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires à fournir par lui et à ses frais, accepter les décisions du maître d'ouvrage.\n10- En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent être pris, soit à la demande de l'entrepreneur, soit à l'initiative du maître d'ouvrage sans que les constatations préjugent même en principe de l'admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées.\nB.- Travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment :\n1- Les situations sont établies par l'entrepreneur et remises périodiquement, et chaque fois qu'il sera nécessaire, au maître d'ouvrage qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires.\n2- Dans le délai d'un mois à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, une situation rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par le maître d'ouvrage.\n3- L'entrepreneur doit alors, dans le délai de quinze (15) jours, la situation rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations ; toutefois ce délai peut être augmenté dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par l'entrepreneur.\n4- En cas de retard de l'entrepreneur, la situation peut être établie d'office par le maître d'ouvrage aux frais de l'entrepreneur.\n5- Lorsque les ouvrages doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles et que, par suite, les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l'entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec le maître d'ouvrage.\nSi le maître d'ouvrage estime qu'une rectification doit être apportée au relevé proposé par l'entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à l'entrepreneur pour acceptation.\nSi l'entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu'avec réserves, il est dressé un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. L'entrepreneur dispose alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme s'il était signé sans aucune réserve.\nLes relevés ne sont pris en compte, dans les conditions qui sont établies par l'entrepreneur en vue des paiements, qu'autant qu'ils ont été admis par le maître d'ouvrage. Toutefois, le délai précité peut être augmenté dans les conditions indiquées à l'alinéa 5 b) du paragraphe A du présent article.\n6- Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux non terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à l'établissement des décomptes.\nArticle 57 : Décomptes provisoires\n1- Il est dressé mensuellement, ou à chaque fois qu'il est nécessaire, et à partir des attachements ou des situations admis par le maître d'ouvrage un décompte provisoire des travaux exécutés et des approvisionnements réalisés valant procès-verbal de service fait et servant de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur.\n2- Les approvisionnements ne peuvent être portés aux décomptes que s'ils ont été acquis en toute propriété et effectivement payés par l'entrepreneur. Sauf disposition contraire prévue au cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements seront réglés au fur et à mesure de l'avancement des travaux suivant le calendrier d'exécution prévu à l'article 37 ci-dessus.\nEn tout état de cause, les approvisionnements ne peuvent dépasser les quantités nécessaires à la réalisation des ouvrages prévus au marché initial, modifié ou complété éventuellement par les avenants intervenus.\n3- Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois après la date d'acceptation des attachements par l'entrepreneur ou des situations par le maître d'ouvrage.\n4- Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de son établissement ; lorsque le marché est nanti, cette copie doit être accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maître d'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.\nArticle 58 : Avances\n1- Aucune avance ne peut être consentie à l'entrepreneur, sauf si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales en prévoit. Dans ce cas, les avances ne peuvent être faites à l'entrepreneur que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.\n2- Le remboursement des avances est effectué par déduction sur les acomptes et le solde dus à l’entrepreneur, selon les modalités qui sont prévues au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales, en application de la réglementation en vigueur.\n3- En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est immédiatement effectuée.\nArticle 59 : Acomptes – retenue de garantie\n1- Le paiement des acomptes s’effectue au même rythme que celui fixé pour l’établissement des décomptes provisoires sauf retenue d’un dixième (1/10) pour garantie. Toutefois, le paiement des acomptes pourra être effectué sans retenue de garantie si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit expressément.\n2- A défaut de stipulation particulière du cahier des prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.\n3- La retenue de garantie est remplacée, à la demande de l’entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives d’un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.\n4- Il est délivré des acomptes sur les prix des matériaux approvisionnés sur les chantiers jusqu’à concurrence des quatre cinquième (4/5) de leur valeur, mais dans les conditions du paragraphe 2 de l’article 57 ci-dessus.\nLe montant correspondant aux approvisionnements s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte, les prix relatifs aux matériaux ou produits à mettre en œuvre qui figurent au bordereau des prix insérés dans le marché ou à la série de prix à laquelle ce dernier se réfère.\n5- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des prescriptions spéciales, les approvisionnements ayant donné lieu à paiement d’acomptes demeurent la propriété de l’entrepreneur, mais celui-ci ne peut les enlever du chantier sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation du maître d’ouvrage et remboursé les acomptes perçus à leur sujet.\nArticle 60 : Pénalités pour retard\n1- En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, une pénalité journalière à l’encontre de l’entrepreneur. Cette pénalité fixée par le cahier des prescriptions spéciales est égale à une fraction de millième du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.\nLes pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d’office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont il est redevable à l’entrepreneur. L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il a souscrites au titre du marché.\nDans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jours inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus.\nLes dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le cahier des prescriptions spéciales pour le cas de retard dans la résiliation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.\n2- Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.\n3- Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.\n4- Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par l’article 70.\nArticle 61 : Délai de paiement – Intérêts moratoires\nL’entrepreneur peut demander l’application du dahir du 22 rejeb 1367 (1 er juin 1948) autorisant le paiement d’intérêts moratoires aux titulaires des marchés de l’Etat en cas de retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces marchés.\nArticle 62 : Décomptes partiels et définitifs – décompte général et définitif\n1- Lorsque le maître d’ouvrage use du droit de prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d’une réception provisoire partielle à la suite de laquelle il est établi un décompte partiel et définitif.\n2- Le montant définitif résultant de l’exécution du marché est arrêté par un décompte général et définitif. Celui-ci récapitule en détail l’ensemble des éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché.\n3- Les décomptes partiels et définitifs ainsi que le décompte général et définitif ne lient le maître d’ouvrage qu’après leur approbation par l’autorité compétente.\n4- L’entrepreneur est invité, par un ordre de service, à venir dans les bureaux du maître d’ouvrage prendre connaissance des décomptes définitifs et à signer ceux-ci pour\nacceptation. Il peut demander communication des métrés et des pièces justificatives et en faire prendre copie ainsi que des décomptes.\n5- Si l’entrepreneur refuse de signer les décomptes définitifs, le maître d’ouvrage dresse un procès-verbal relatant les conditions de présentation de ces décomptes définitifs et les circonstances ayant accompagné cette présentation.\n6- L’acceptation des décomptes définitifs par l’entrepreneur lie celui-ci définitivement en ce qui concerne tant la nature et les quantités d’ouvrages exécutés dont le métré a pu être arrêté définitivement que les prix qui leur sont appliqués, ainsi que les autres éléments pris en compte pour le règlement définitif du marché tels que les montants résultant de la révision des prix, les indemnités accordées le cas échéant, les pénalités encourues, les réfactions, en toute autre retenue.\n7- Si l’entrepreneur ne défère pas à l’ordre de service prévu à l’alinéa 4 ci-dessus, ou refuse d’accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maître d’ouvrage , et ce dans un délai de quarante (40) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service précité. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 71 et 73 ci-après.\n8- Il est expressément stipulé que l’entrepreneur n’est plus admis, après expiration du délai indiqué à l’alinéa 7 ci-dessus, à élever de réclamations au sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance. Passé ce délai le décompte est censé être accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés comme il est dit à l’alinéa 7 ci-dessus.\n9- L’ordre de service invitant l’entrepreneur à prendre connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception provisoire ou de la dernière réception provisoire en cas d’application de l’alinéa 1 ci- dessus.\n1 - Lorsque le maître d’ouvrage use du droit de prendre possession de certaines\nparties d'ouvrages avant l’achèvement complet des travaux, cette prise de possession est précédée d’une réception provisoire partielle à la suite de laquelle l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une situation récapitulative détaillée des travaux relative à ces parties d’ouvrages.\n2 - Dans tous les cas, dans un délai d’un mois à compter de la dernière\nréception provisoire, l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une situation récapitulative et détaillée de tous les travaux exécutés.\n3 - Après vérification et rectification s’il y a lieu des situations visées aux alinéas\n1 et 2 ci-dessus, le maître d’ouvrage établit les décomptes partiels et définitifs,\nle cas échéant, et le décompte général et définitif. Il est alors fait application, en\nce qui concerne les décomptes, des règles énoncées aux alinéas 2 à 9 du paragraphe A du présent article.\n4 - Les situations concernant les travaux exécutés suivant les pratiques du\nbâtiment sont remises au maître d’ouvrage par l’entrepreneur. En cas de retard de l’entrepreneur, elles peuvent être établies d’office par le maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur.\nArticle 63 : reprise du matériel et des matériaux en cas de résiliation\nA.- Cas de résiliation prévus par les articles 28, 43 à 48, 53, 60 et 70\n- Il est procédé avec l’entrepreneur ou ses ayants droits présents ou dûment\nconvoqués, à la constatation des ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier de l’entrepreneur.\n2 - Le maître d’ouvrage a la faculté, mais non\ntotalité ou en partie :\nl’obligation, de racheter, en\nagréées par lui ;\nb) le matériel spécialement construit pour l’exécution des\ntravaux objet du marché et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.\n3 - Le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel susvisés est égal à\nla partie non amortie des dépenses exposées par l’entrepreneur, ces dépenses étant limitées, s’il en est besoin, à celles correspondant à une exécution normale.\nB.- Cas de résiliation prévu par l’article 50\n1 - Le maître d’ouvrage rachète à l’entrepreneur dans les conditions fixées à l’alinéa 3 du paragraphe A du présent article :\na) les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par le\nb) le matériel spécialement construit pour l’exécution des travaux objet du\nmarché et non susceptible d’être réemployé d’une manière courante sur les chantiers de travaux publics.\n2 - L’entrepreneur n’a droit à aucune autre indemnité que celle pouvant résulter\nde l’application du présent paragraphe et du paragraphe C ci-après, réserve faite de l’application des dispositions de l’arrêté du Premier ministre visé à l’article 50.\nC.- Matériaux approvisionnés\nDans tous les cas de résiliation mentionnés ci-dessus, si les matériaux approvisionnés par ordre de service remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales, ils sont acquis par le maître d’ouvrage aux prix du marché ou à des prix établis dans les conditions prévues par l’article 51 sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales.\nD.- Tous cas de résiliation\n1 - L’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements\nutiles à l’exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le maître d’ouvrage. Passé ce délai, l’évacuation est faite par le maître d’ouvrage aux frais et risques de l’entrepreneur.\n2 - Les attachements ou les situations, suivant le cas, sont établis dans les\nconditions prévues par l’article 56.\n3 - Les rachats ou acquisitions prévus par le présent article sont exposés dans\nun mémoire et récapitulés dans une situation à intégrer au dernier décompte\nprovisoire et au décompte général et définitif. Ces décomptes sont établis conformément aux prescriptions des articles 57 et 62 ci-dessus.\nArticle 64 : Calcul des indemnités\nLorsque l’octroi d’une indemnité est décidé par l’autorité compétente au bénéfice de l’entrepreneur, cette indemnité est déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions spéciales soit, en l’absence d’indication de ce dernier, fixée à l’amiable ou à défaut d’entente à son sujet, selon la procédure prévue par les articles 71 à 73 ci-après.\nChapitre VII : RECEPTIONS ET GARANTIES\nArticle 65 : Réception provisoire\n1-Les ouvrages ne sont pas réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.\nSi le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, une réception partielle peut être prononcée pour des ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels des délais partiels d’achèvement ont été fixés. Dans ce cas, c’est la dernière réception partielle qui tiendra lieu de réception provisoire de travaux.\nL’entrepreneur avise le maître d’ouvrage, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.\nLe maître d’ouvrage procède, l’entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui, sauf disposition contraire du cahier des prescriptions spéciales, est de vingt (20) jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.\nEn cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations , il en est fait mention au procès- verbal prévu au paragraphe 2 ci-après, et ce procès-verbal lui est alors notifié.\n2- Les opérations préalables à la réception comportent :\nc) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;\nd) la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;\ndes terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales ;\nf) les constatations\nl’achèvement des travaux et\ng) la remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages conformes à l’exécution des\ntravaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales.\nCes opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d’ouvrage et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention audit procès-verbal.\nDans le délai de quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’ouvrage fait connaître, par ordre de service, à l’entrepreneur s’il a ou non décidé de prononcer la réception provisoire des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a retenue ainsi que les réserves dont il a éventuellement assorti la réception.\n3- La réception provisoire, si elle est prononcée, prend effet à la date d’achèvement des travaux constatée par le maître d’ouvrage.\n4- S’il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître d’ouvrage peut décider de prononcer la réception provisoire, sous réserve que l’entrepreneur s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, n’excède pas un mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal des opérations préalables à la réception.\n5- Lorsque la réception provisoire est assortie des réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d’ouvrage par ordre de service.\nAu cas où l’entrepreneur ne remédie pas à ces imperfections et malfaçons dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux correspondants aux frais et risques de l’entrepreneur.\n6- Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître d’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix.\nSi l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.\nDans le cas contraire, l’entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.\n7- Toute prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage doit être précédée de leur réception. Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état contradictoire des lieux.\n8- La réception provisoire entraîne le transfert de la propriété et des risques au profit du maître d’ouvrage et constitue le point de départ de l’obligation de garantie contractuelle selon les dispositions de l’article 67 ci-après.\n9- A l’issue de la réception provisoire, l’entrepreneur peut être autorisé par le maître d’ouvrage à conserver sur le site du chantier jusqu’à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.\nArticle 66 : Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages\n1- Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l’entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître d’ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter ou de faire exécuter, par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du marché.\n2- Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.\nL’entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître d’ouvrage. Il peut faire des réserves s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’ouvrage.\nLorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.\n3- Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître d'ouvrage.\nArticle 67 : Garanties contractuelles\nA.- Délai de garantie\nLe délai de garantie est, sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales ou du cahier des prescriptions communes, égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l’article 68 ci-après, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit, à ses frais :\na) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise\nprévus aux paragraphes 4 et 5 de l’article 65 ci-dessus ;\nb) remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage de telle\nsorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception provisoire ou après correction des imperfections ou malfaçons constatées lors de celle-ci ;\nc) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs jugés\nnécessaires par le maître d'ouvrage et présentés par lui au cours de la période de garantie ;\nd) remettre au maître d'ouvrage les plans des ouvrages conformes à\nl'exécution dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions spéciales\nLes dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître d'ouvrage ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux alinéas b) et c) ci- dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.\nL'obligation pour l'entrepreneur de réaliser les travaux de parfait achèvement à ses frais ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale ; la propreté et l'entretien courant de l'ouvrage incombent au maître d'ouvrage.\nB.- Garanties particulières\nEn plus des garanties prévues ci-dessus, le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales peut, pour certains ouvrages ou catégories de travaux, exiger de l'entrepreneur des garanties particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au paragraphe A du présent article.\nL'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder l'application des dispositions de l'article 69 ci-après, au-delà de la réception définitive.\nArticle 68 : Réception définitive\n1- Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions communes ou du cahier des\nprescriptions spéciales, la réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l'entrepreneur est tenu à l'obligation de garantie contractuelle prévue par l'article 67 ci-dessus.\nEn outre, le maître d'ouvrage adressera à l'entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.\nL'entrepreneur disposera d'un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du marché. Il retournera au maître d'ouvrage des listes des imperfections ou malfaçons complétées par le détail des travaux effectués.\nLe maître d'ouvrage délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement effectués et à l'issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux.\n2- Si l'entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais\nprévus, la réception définitive ne sera prononcée qu'après la réalisation parfaite des travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le maître d'ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive à l'issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l'entrepreneur.\n3- La réception définitive marquera la fin de l'exécution du marché.\nArticle 69 : Responsabilité de l'entrepreneur après la réception définitive\nA l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations\ncontractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au paragraphe B de l'article 67 ; réserve est faite au profit du maître d'ouvrage de l'action en garantie prévue par l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats.\nLa date de la réception définitive marque le début de la période de garantie définie par le\nChapitre VIII : MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES\nArticle 70 : Mesures coercitives\n1- Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux\nordres de service qui lui sont donnés par le maître d'ouvrage, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service.\nCe délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, n'est pas inférieur à quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure.\nPassé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente peut :\na) soit ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur, cette\nrégie peut être partielle ;\nb) soit résilier le marché aux torts de l'entrepreneur et passer un nouveau\nmarché avec un autre entrepreneur ou un groupement d'entrepreneurs pour l'achèvement des travaux selon la procédure d'appel d'offres ;\nc) soit prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie ou non de\nla confiscation du cautionnement échéant.\ndéfinitif et de la retenue de garantie le cas\n2 - Pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, le maître d'ouvrage\npeut, pour l'achèvement des travaux, passer un marché négocié sans que l'entrepreneur ne puisse élever aucune protestation sur la procédure choisie à raison des sommes dont il sera, en définitive, constitué débiteur envers l'Etat.\n3 - Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de l'entrepreneur ou lui\ndûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.\n4 - En cas de régie, il est en outre procédé à l'établissement de l'inventaire descriptif du\nmatériel de l'entrepreneur et à la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utilisée par le maître d'ouvrage pour l'achèvement des travaux.\nPendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans qu'il puisse toutefois entraver l'exécution des ordres du maître d'ouvrage. Il peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin.\n5 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont\nprélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur ou, à défaut, sur son cautionnement et sur la retenue de garantie le cas échéant, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.\nSi la régie ou le nouveau marché entraîne, au contraire, une diminution dans les dépenses, l'entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis au maître d'ouvrage.\n6 - Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se c\nonforme pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous peine de se voir appliquer les mesures prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article.\nSi cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement à désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois ; le nouveau mandataire, une fois désigné, substitue à l'ancien dans tous ses droits et obligations.\nFaute de cette désignation, l'autorité compétente choisit une personne physique ou morale pour coordonner l'action des divers membres du groupement aux frais et risques dudit groupement.\n7- Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge de l'entrepreneur, il est fait application des dispositions prévues à l'article 79 du décret n° 2- 98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) précité.\nArticle 71 : Intervention de l'autorité compétente\nl'entrepreneur, celui-ci adresse à l'autorité compétente un mémoire de réclamations\ndans le cours de l'exécution du marché, des difficultés s'élèvent avec\nprésentant ses griefs. L'autorité compétente fait connaître sa réponse dans le délai de deux mois.\n2- Dans les cas prévus aux articles 38,39 et 41 ci-dessus, si l'entrepreneur conteste les faits, il est dressé un procès-verbal de circonstances de la contestation. Celui-ci est notifié à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un délai de cinq (5) jours. Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour qu'il y soit donné suite que de droit.\nArticle 72 : Intervention du ministre\n1- En cas de contestation avec l'autorité compétente, l'entrepreneur peut, dans un délai de trois (3) mois à partir de la notification de la réponse de l'autorité compétente, faire parvenir à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception pour être transmis avec son avis au ministre, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations.\n2- La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à partir de la remise de mémoire à l'autorité compétente. Passé ce délai, les réclamations de l'entrepreneur sont réputées irrecevables. Dans ce cas comme dans celui où ses réclamations ne seraient pas admises, l'entrepreneur peut saisir desdites réclamations la juridiction compétente. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis à l'autorité compétente.\n3- Si, dans un délai de six (6) mois à dater de la notification de la décision du ministre intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.\n4- Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision prise par le ministre dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend ; le règlement définitif relève alors de la juridiction compétente.\n5- Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date définie à l'article 68 à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur est ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.\nArticle 73 : Règlement judiciaire des litiges\nTout litige entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur est soumis aux tribunaux compétents.\nDocuments similaires à CCAG-T\n6-CCAG WX 2008\nConduite d'Un Chantier\nBases Des Operations de Construction\nPrésentation Stage ENA\nCahier Des Clauses Generales AP - OnCF\nTaux-Comptes-courants-Coef-réevaluation 2017 - BO 6558 Fr\nLoi 20-05 Modifiant La Loi Sur Les Sa\nLOI 20-05 SA\nAttestation Regularite Fiscale\nDoc Riad Al Jana\nPopulaire dans Avis De Réception\nContrat Pour Elevateur\nLOT 5 CPS_sterilisation\n100001230 - Projet Contrat Cadre CFO-CFA\nCahier Des Charges GED Consultation 03_DAS_2014\nTribunal administratif - Dossier n°0700051 - 8 janvier 2007\nDes Lettres de Contestation\nCahier des clauses administratives Générales (CCAGT)\nLettre Demande de Resiliation\nTribunal administratif - Dossier n°1001867 - 5 juillet 2010\nDécret n_ 2-14-652 du 1 er décembre 2014 pris pour l_application de la loi n_ 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence\nCPS 153-2017 Études Techniques d'Aménagement Au Sein de La PNC (2)