Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy - PDF\nZałącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy\nDownload "Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy"\n1 Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy\n2 Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna Projekt realizowany w ramach PROGRAMU Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Rudna marzec 2012\n3 Spis treści 1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODSTAWA WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH KONTRAKTEM CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiot i zakres kontraktu Opracowanie projektu i budowa sieci łączącej węzły sieci w układzie drzewa Opracowanie projektu i budowa sieci dystrybucyjnej łączącej węzły sieci w układzie drzewa z węzłem głównym Opracowanie projektu i budowa węzłów sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w zakresie budowlanym, energetycznym i transmisyjnym Opracowanie projektu, budowa i uruchomienie systemów transmisyjnych i nadzoru sieci Opracowanie projektu technicznego i organizacyjnego punktu styku sieci z krajową siecią internetową Prowadzenie robót AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis stanu istniejącego Zasięg sieci TPSA Zasięg sieci Dialog Sieci innych operatorów Potrzeba realizacji przedmiotu zamówienia Cele projektu Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia Struktura sieci Warstwy sieci Lokalizacja węzłów sieci Technologie budowy sieci kablowej Światłowód podwieszany na sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia Światłowód budowany jako kabel doziemny lub w rurociągu kablowym Światłowód budowany w istniejącej kanalizacji teletechnicznej PołoŜenie geograficzne Obszary chronione w Gminie Rudna Istniejąca infrastruktura sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia Struktura i ilość potencjalnych abonentów w układzie geograficznym Warunki prowadzenia prac budowlano montaŝowych OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UśYTKOWE Wymiarowanie sieci przepływności uŝytkowe systemu transmisyjnego w poszczególnych ogniwach sieci Redundancja elementów sieci Poziom SLA dla sieci warstwy dystrybucyjnej Zasilanie zapasowe Wymiarowanie urządzeń punktu styku w węzłach głównych Rezerwowe elementy sieci Włókna światłowodowe Urządzenia w gorącej i zimnej rezerwie OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wymagania ogólne Dokumentacja projektowa\n4 Uwarunkowania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej Koncepcje Zamawiającego Badania i analizy uzupełniające Mapy do celów projektowych Wizja lokalna terenu budowy Dostęp do placu budowy Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej Wykonawcy Uzgodnienia i decyzje administracyjne Nadzory i uzgodnienia stron trzecich Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę Wymagania ogólne Ilość i format dokumentów Rysunki i obliczenia Dokumentacja powykonawcza Błędy lub opuszczenia Stosowanie przepisów prawa i norm Pozwolenia Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych Część ogólna Zakres robót objętych kontraktem Przekazanie terenu budowy Zaplecza Wykonawcy dla potrzeb realizacji zadania Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich Ochrona środowiska Wycinka drzew i krzewów Warunki bezpieczeństwa pracy Ochrona przeciwpoŝarowa Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań zamawiającego Personel Wykonawcy MontaŜ urządzeń i instalacji na istniejących obiektach Przebudowa urządzeń kolidujących Szkolenie, rozruch Gwarancja jakości Materiały Wymagania ogólne Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym Źródła pozyskiwania materiałów Inspekcja wytwórni materiałów Materiały nieodpowiadające wymaganiom oraz szkodliwe dla otoczenia Przechowywanie i składowanie materiałów Sprzęt i środki transportu Wykonanie robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Rozpoczęcie robót Polecenia inŝyniera Kontraktu Harmonogram robót Ochrona własności publicznej i prywatnej Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu drogowego Prace geodezyjne Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Badania i pomiary\n5 Atesty jakości materiałów i urządzeń Testy i pomiary końcowe. Przejęcie robót Dokumenty budowy Obmiar robót Odbiór i przejęcie robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Warunki odbioru robót Dokumenty odbioru robót Protokół odbioru Świadectwo wykonania Rozliczenie robót Sposób rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych Podstawa płatności WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ZIEMNYCH Cechy robót ziemnych Zakres robót ziemnych objętych kontraktem Wykonanie robót ziemnych Przygotowanie do robót ziemnych Wykonanie robót ziemnych pod kabel światłowodowy Przewierty sterowane Przeciski Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych Kontrola jakości robót ziemnych WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH NA PODBUDOWIE SŁUPOWEJ Cechy robót instalacyjnych Warunki wykonania i odbioru robót związanych z zawieszeniem kabla Zakres robót związanych z zawieszeniem kabli objętych kontraktem Kolejność wykonania robót instalacji kabli i osprzętu Nadzór słuŝb energetycznych Uzgodnienie wyłączeń napięcia Instalacja złączy i osprzętu Instalacja szaf i skrzynek kablowych Instalacja kabli w obrębie stacji transformatorowych Zakończenia kabli Kontrola jakości robót instalacyjnych Pomiary zwisów i napręŝeń przewodów i kabli Pomiary optyczne Dokumenty odniesienia WYMAGANIA W STOSUNKU DO MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ Pasywne elementy sieci Kable światłowodowe typu ADSS Kable światłowodowe przeznaczone do układania bezpośrednio w ziemi Kable światłowodowe przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej Osprzęt do zawieszania kabli światłowodowych Rury HDPE do rurociągów kablowych Rury HDPE do kanalizacji wtórnej Rury obiektowe i osłonowe Studnie kablowe Przełącznice światłowodowe Urządzenia transmisyjne Przełączniki (switch e) dystrybucyjne\n6 Przełączniki dostępowe z systemem ochrony sieci Router brzegowy Serwery wymagania ogólne System centralnego zarządzania Urządzenia zasilające WYMAGANIA W STOSUNKU DO KABLI DOZIEMNYCH I RUROCIĄGÓW KABLOWYCH Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych Wymagania ogólne Usytuowanie w planie i zagłębienie Warunki wykonania i odbioru robót montaŝowych kabli światłowodowych i rurociągów kablowych Zakres robót objętych kontraktem Wymagania dotyczące właściwości materiałów Ogólne zasady układania kabli i rurociągów kablowych Wprowadzanie kabli i rurociągów i do obiektów i budynków MontaŜ rur MontaŜ studni kablowych, zasobników kablowych i odgałęźników Zasypka wykopu ZbliŜenia i skrzyŝowania z istniejącym uzbrojeniem Instalacja słupków oznaczeniowych Układanie taśmy lokalizacyjnej Układanie kanalizacji wtórnej w kanalizacji pierwotnej Kontrola jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola ciśnieniowa rurociągów Kalibracja kanalizacji i rurociągów WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ KABLI W RUROCIĄGACH KABLOWYCH I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ Cechy robót instalacyjnych Zakres robót związanych z instalacją kabli objętych kontraktem Wykonanie robót instalacji kabli i osprzętu Przygotowanie do wykonania prac Wprowadzanie kabli metodą mechaniczną Wprowadzanie kabli metodą pneumatyczną MontaŜ kabli MontaŜ przełącznic światłowodowych i zakończenie kabli Zapasy kabli Kontrola jakości robót instalacyjnych Pomiary parametrów transmisyjnych torów światłowodowych Odbiór robót i pomiary końcowe WYMAGANIA W STOSUNKU DO OBIEKTÓW WĘZŁÓW SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlanych. Rodzaje obiektów Pomieszczenia adaptowane w istniejących budynkach WyposaŜenie techniczne obiektów Elektrownia zapasowa Instalacja transmisyjnych urządzeń aktywnych w węźle głównym Wymagania instalacyjne dla węzłów dystrybucyjnych Wymagania dla pomieszczeń Centrum Nadzoru Sieci Oprogramowanie zarządzające siecią WYMAGANIA W STOSUNKU DO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNE LINIE KABLOWE NN I INSTALACJE OCHRONNE Cechy robót elektrycznych\n7 2.8.2 Warunki wykonania i odbioru robót elektrycznych Ogólne wymagania dotyczące robót Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU Ogólne zasady wykonywania robót Pobranie próbek Badania i pomiary Badania i raporty z badań Dokumenty budowy Wytyczne ogólne Węzeł główny Pozostałe obiekty Przedmiot opracowania Zakres robót objętych kontraktem Wykonanie dokumentacji projektowej Instalacja kabli zasilających MontaŜ złączy i szafek kablowych Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Roboty przygotowawcze Połączenie elektryczne przewodów Prace spawalnicze Próby pomontaŝowe Warunki szczegółowe wykonania robót elektrycznych Układanie kabli energetycznych niskiego napięcia Ochrona przeciwporaŝeniowa Uziemienie Pomiar Wewnętrzna linia zasilająca Wymagania ogólne Warunki ogólne wykonania robót instalacyjnych Warunki ogólne wykonania robót montaŝowych Kontrola jakości robót Kontrola jakości materiałów Kontrola jakości wykonania robót Obmiar robót Przejęcie robót Rozliczenie robót ANALIZA KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA KOSZTY ZAKUPU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM KOSZTY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU KOSZTY SZKOLEŃ KOSZTY WYKONANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH KABLOWEJ LINII ŚWIATŁOWODOWEJ KOSZTY BUDOWY KABLOWEJ LINII ŚWIATŁOWODOWEJ NAPOWIETRZNEJ KOSZTY BUDOWY KABLOWEJ LINII ŚWIATŁOWODOWEJ DOZIEMNEJ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKTU CZĘŚĆ INFORMACYJNA\n8 5.1.1 Dokumenty zamawiającego potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Oświadczenie o wpływie inwestycji na obszary Natura Projekt techniczny Oświadczenie projektanta Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego POZOSTAŁE INFORMACJE Kopia mapy zasadniczej Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Wyniki badań gruntowo wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Inwentaryzacja zieleni Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciąŝliwości Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci Załączniki\n9 Program Funkcjonalno-Użytkowy - Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w ramach projektu 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.1 Podstawa wykonania prac objętych kontraktem Podstawą wykonania robót objętych Kontraktem Budowa infrastruktury dostępu do Internetu dla potrzeb realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna jest: - Akt Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Kontraktu zawierający: Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu; - Program funkcjonalno-uŝytkowy z załącznikami mapowymi - Formularz Oferty i Załączniki do Oferty złoŝonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania Zamawiającego. 1.2 Charakterystyczne parametry określające przedmiot opracowania Przedmiotem opisanym w niniejszym opracowaniu jest szerokopasmowa sieć światłowodowa wyposaŝona w sprzęt teletransmisyjny jako transmisyjna warstwa transportowa słuŝąca do przesyłu sygnałów cyfrowych pomiędzy węzłami głównymi szkieletu sieci, a węzłami dystrybucyjnymi. W projekcie naleŝy załoŝyć doprowadzenie do kaŝdej miejscowości Gminy Rudna minimum dwóch par włókien światłowodowych, na których naleŝy przewidzieć realizację transmisji danych o szybkości 1Gb/s z moŝliwością zwiększenia w przyszłości szybkości do 10Gb/s. Projektowana infrastruktura telekomunikacyjnej oparta jest o kable światłowodowe. Technologie radiowe przewiduje się wykorzystać jedynie w warstwie dostępowej sieci, poprzez zakup usług transmisyjnych z dopuszczeniem wykorzystania technologii radiowych. Realizowany projekt nie obejmuje jednak budowy infrastruktury radiowej. Opracowanie przewiduje wykorzystanie dwóch rodzajów infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, zbudowanej w oparciu o kable światłowodowe: infrastruktura naziemna w oparciu o istniejącą podbudowę słupową sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia dla kabli napowietrznych 9\n10 infrastruktura podziemna zbudowana w oparciu o kable doziemne lub umieszczone w kanalizacji światłowodowej. Sieć prowadzona poza terenami zabudowanymi powinna być budowana jako sieć napowietrzna w postaci kabla światłowodowego typu ADSS podwieszonego na podbudowie słupowej sieci energetycznej średniego napięcia. Sieć na terenach zabudowanych powinna być budowana z wykorzystaniem kabli światłowodowych podwieszonych na podbudowie słupowej sieci energetycznej niskiego napięcia. W miejscach, gdzie projektowana jest budowa światłowodu, a nie ma tam do dyspozycji podbudowy słupowej sieć naleŝy budować jako kabel światłowodowy doziemny. Dopuszcza się budowę kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu kablowym lub kanalizacji teletechnicznej Przedmiot i zakres kontraktu Projekt powinien przewidywać 29 węzłów dostępowych, 13 węzłów dystrybucyjnych i 1 węzeł główny sieci światłowodowej. Węzły dystrybucyjne sieci powinny być zlokalizowane w miejscowościach: Brodowice, Brodów, Chobienia, Gawrony, Gwizdanów, Kliszów, Kłębów, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Rudna, Stara Rudna, Toszowice. Węzły dostępowe sieci powinny być zlokalizowane w miejscowościach: Brodowice, Brodów, Bytków, Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Gawronki, Gawrony, Górzyn, Gwizdanów, Juszowice, Kliszów, Kłębów, Koźlice, Miłogoszcz, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radomiłów, Radoszyce, Rudna, Rynarcice, Stara Rudna, Studzionki, Toszowice, WądroŜe, Wysokie. Głównym węzłem sieci jest węzeł zlokalizowany w Rudnej. Węzeł ten jest takŝe punktem styku z siecią krajową Internet. Odpowiednia lokalizacja węzłów ma kluczowe znaczenie na właściwe działanie całej sieci, pozwalając na spełnienie podstawowych wymogów dotyczących zasilania dla tego typu obiektów telekomunikacyjnych (zasilanie rezerwowane), jak i ułatwionego ich dostępu w sytuacjach krytycznych. 10\n11 Opracowanie projektu i budowa sieci łączącej węzły sieci w układzie drzewa Planuje się realizację sieci światłowodowej w topologii drzewa łączącej węzeł główny sieci z 13 węzłami dystrybucyjnymi sieci oraz 29 węzłami dostępowymi. Zestawienie lokalizacji węzłów dystrybucyjnych i dostępowych sieci przedstawiono w poniŝszej tabeli: L.p. Miejscowość rodzaj węzła transmisyjnego główny dystrybucyjny dostępowy 1 Brodowice x x 2 Brodów x x 3 Bytków x 4 Chełm x 5 Chobienia x x 6 Ciechłowice x 7 Gawronki x 8 Gawrony x x 9 Górzyn x 10 Gwizdanów x x 11 Juszowice x 12 Kliszów x x 13 Kłębów x x 14 Koźlice x 15 Miłogoszcz x 16 Mleczno x 17 Naroczyce x x 18 Nieszczyce x x 19 Olszany x x 20 Orsk x 21 Radomiłów x 22 Radoszyce x 23 RUDNA x x x 24 Rynarcice x 25 Stara Rudna x x 26 Studzionki x 27 Toszowice x x 28 WądroŜe x 29 Wysokie x Proponowane rozwiązanie gwarantuje optymalny poziom niezawodności sieci, zapewniając poprawne jej funkcjonowanie w przypadkach pojedynczych uszkodzeń w gałęzi drzewa sieci. Powstaje dzięki temu bardzo elastyczna infrastruktura pasywna sieci dając w praktyce 11\n12 zarządzającemu moŝliwość budowy sieci o rozwiniętej architekturze i na bazie dowolnego systemu transmisyjnego. Zmiany konfiguracyjne będą w praktyce moŝliwe poprzez dokonywanie jedynie odpowiednich modyfikacji w węzłach głównych sieci (na przełącznicach głównych) Opracowanie projektu i budowa sieci dystrybucyjnej łączącej węzły sieci w układzie drzewa z węzłem głównym W projekcie naleŝy załoŝyć doprowadzenie do kaŝdej miejscowości minimum dwóch par włókien światłowodowych, na których przewiduje się realizację transmisji danych o szybkości 1Gb/s z moŝliwością zwiększenia w przyszłości szybkości do 10Gb/s. Do budowy sieci dostępowej proponuje się częściowe wykorzystanie włókien kabla sieci dystrybucyjnej dla węzłów dystrybucyjnych (DP) zlokalizowanych wzdłuŝ trasy magistrali przez budowanie odgałęzień do miejscowości w których zlokalizowany będzie węzeł dostępowy. W przypadku miejscowości nie znajdujących wzdłuŝ trasy magistrali przewiduje się budowę kabli dystrybucyjnych wychodzących bezpośrednio od węzła głównego sieci. W warstwie dystrybucyjnej sieci zagwarantowano równieŝ częściową protekcje dla węzłów przyłączonych do sieci za pośrednictwem włókien kabla magistralnego. Protekcja dla tych obiektów polegać będzie na przydzieleniu kaŝdemu węzłowi dystrybucyjnemu jednej pary włókien w przęśle magistralnym sieci. W ten sposób kaŝdy węzeł dystrybucyjny DP będzie przyłączony fizycznie parą włókien do dwóch róŝnych węzłów głównych sieci. To w praktyce, nie wykluczy tych obiektów z funkcjonowania w przypadku awarii magistrali sieci oraz na czas realizacji napraw podczas bieŝącej eksploatacji sieci. Na rysunku 1 Schemat sieci układ topologiczny z przedstawiono strukturę sieci w odniesieniu geograficznym. Rys nr 2 przedstawia planowana sieć w układzie logicznym, natomiast na rys nr 3 przedstawiono diagram proponowanego zagospodarowania włókien optycznych w budowanych kablach światłowodowych. 12\n13 Opracowanie projektu i budowa węzłów sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w zakresie budowlanym, energetycznym i transmisyjnym Dla sieci będącej przedmiotem niniejszego opracowania przewiduje się implementację w sieci dystrybucyjnej wyłącznie standardu aktywnego (AON). NaleŜy jednak przyjąć taką rezerwę ilości włókien w sieci dystrybucyjnej aby, w przypadku budowy w przyszłości sieci dostępowych w technologiach pasywnych (PON) moŝliwa była budowa sieci w tej technologii z wykorzystaniem wybudowanej struktury w warstwie dystrybucyjnej. Z uwagi na ograniczoną ilość włókien w kablach magistrali światłowodowej zakłada się równieŝ moŝliwość wykorzystania w przyszłości technologii zwielokrotnienia falowego CWDM, która poprawi elastyczność sieci w warstwie szkieletowej w przypadku wzrostu zapotrzebowania na większą ilość kanałów transmisyjnych. Na tym etapie projektu nie przewiduje się jednak wykorzystania systemu CWDM, naleŝy jednakŝe przewidzieć w kablach warstwy szkieletowej sieci rezerwę odpowiedniej ilości włókien światłowodowych dla ewentualnej przyszłej instalacji systemów zwielokrotnienia w tej warstwie. W rozdziale dotyczącym wymagań na sprzęt aktywny zawarte są takŝe wymagania dla systemów DWDM, mimo, Ŝe nie przewidziano ich instalacji na tym etapie budowy sieci. Wymagania te ułatwią określenie wielkości rezerwy włókien światłowodowych w kablach szkieletu sieci. PoniŜej zestawiono elementy budowy sieci dystrybucyjnej w postaci segmentów działań. Numeracja segmentów jest skorelowana z przyjętą numeracją w tabeli nakładów na budowę sieci. Segment I Prace projektowe obejmujące: Projekty linii napowietrznych Projekty linii doziemnych Segment II - Budowa sieci kablowej warstwy dystrybucyjnej część pasywna obejmuje: Budowa światłowodowych linii napowietrznych (kabel ADSS, złącza, zasobniki zapasów, sprzęt do podwieszenia kabli) 13\n14 Budowa kabla światłowodowego doziemnego na terenach zabudowanych, obejmująca instalację kabla światłowodowego, złącz kablowych zakończeń stacyjnych) zasobników i ewentualnych studni kablowych. Instalacja przełącznic optycznych Segment III - MontaŜ i uruchomienie sprzętu aktywnego rdzenia sieci na bazie standardu Ethernet 1/10G oraz systemów zarządzania i bezpieczeństwa obejmuje: Instalacja szafy serwerowej Zakup i instalacja routera brzegowego sieci Zakup i instalacja przełączników dystrybucyjnych i routerów dostępowych Zakup i instalacja urządzeń zasilających, uzupełniających i osprzętu Konfiguracja urządzeń i instalacja oprogramowania Segment IV - Adaptacja pomieszczeń w głównym węźle sieci obejmująca: Przystosowanie instalacji elektrycznej i uziemiającej, instalacja systemów zabezpieczeń. Segment V - WyposaŜenie w urządzenia aktywne warstwy dostępowej sieci na bazie standardu Ethernet obejmujące: Instalacja szaf dostępowych Zakup, instalacja routerów dostępowych Zakup instalacja urządzeń zasilających dla węzłów dostępowych Segment VI - WyposaŜenie Centrum Nadzoru Sieci (CNS) obejmujące: Zakup i instalacja serwera sieci Zakup, instalacja, uruchomienie centralnego systemu zarządzania Konfiguracja serwera, centralnego systemu zarządzania Segment VII - Przyłączenie uŝytkowników do sieci obejmujące: 14\n15 Zakup usług transmisji danych wraz z aktywacją usług Opracowanie projektu, budowa i uruchomienie systemów transmisyjnych i nadzoru sieci W planowanej infrastrukturze przewidziano budowę dwóch warstwy sieci warstwy dystrybucyjnej i dostępowej. Wszystkie gałęzie warstwy dystrybucyjnej sieci pracującej w strukturze gwiazdy powinny być przyłączone do węzła głównego sieci. Elementy pasywne sieci (struktura światłowodowa) powinny być tak zaprojektowane aby w miarę rozwoju aplikowanych w niej usług moŝliwe było rozszerzenie pasma do indywidualnego odbiorcy przyłączonego do sieci dostępowej do poziomu co najmniej 20Mb/s z moŝliwością zwiększenia w przyszłości szybkości do 100Mb/s jedynie poprzez rozbudowę lub zmianę konfiguracji urządzeń aktywnych sieci w warstwie szkieletowej lub dystrybucyjnej. Obecnie budowane sieci dostępowe wykorzystujące włókna światłowodowe (FITL - Fiber In The Loop) opierają się na jednej z dwóch technologii: AON (ang. Active Optical Network); PON (ang. Passive Optical Network). W planowanej sieci będącej przedmiotem niniejszego opracowania zakłada się implementację w sieci dostępowej wyłącznie standardu aktywnego (AON). Aktywny Ethernet jest korzystnym rozwiązaniem dla jednostek publicznych oraz uŝytkowników końcowych korzystających z usług dostępu do Internetu. Wynika to z popularności rozwiązań, dostępności urządzeń i malejących cen. W warstwie dystrybucyjnej naleŝy jednakŝe przewidzieć rezerwę w ilości włókien niezbędnych jako rezerwa konfiguracyjna i rezerwa bezpieczeństwa. Aktywne systemy optyczne (AON) zbudowane są w oparciu o takie urządzenia aktywne jak: przełączniki, routery i multipleksery. Sygnał danych wychodzący z urządzenia transmitowany jest wyłącznie do uŝytkownika, do którego jest adresowany. Najbardziej rozpowszechnionym aktywnym typem sieci optycznych jest standard Ethernet nazywany często aktywnym Ethernetem. Urządzenia dostępowe aktywnego Ethernetu wyposaŝone są w optyczne porty komunikacyjne pozwalając na przyłączenie punktów końcowych do sieci. Sieć w warstwie dystrybucyjnej składa się z 13 węzłów przyłączonych w 15\n16 układzie drzewa do węzła głównego sieci. Do węzłów dystrybucyjnych przyłączone są z wykorzystaniem połączeń światłowodowych węzły dostępowe (29 szt.). Węzły te stanowić będą punkt przyłączenia transmisyjnych łączy dostępowych realizujących połączenia do uŝytkowników końcowych. Łącza te nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Zakłada się Ŝe usługi transmisyjne zostaną zakupione na potrzeby projektu od działających na obszarze gminy operatorów telekomunikacyjnych. Do wybudowanych w ramach projektu węzłów dystrybucyjnych zostaną natomiast przyłączone komputery zainstalowane w jednostkach podległych Gminie. Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych planowana jest w tych jednostkach, tak więc przyłączenie będzie polegało na wykonaniu instalacji sieciowej z wykorzystaniem kabli UTP Opracowanie projektu technicznego i organizacyjnego punktu styku sieci z krajową siecią internetową W projekcie zakłada się utworzenie punktu styku sieci z siecią krajową Internet. Lokalizacja punktu styku planowana jest w węźle głównym zlokalizowanym w Rudnej w obiekcie wskazanym przez inwestora na etapie przygotowania załoŝeń do projektu. Połączenie pomiędzy projektowaną siecią szerokopasmową, a operatorem dostarczającym usługi hurtowego dostępu do Internetu planuje się zrealizować za pośrednictwem routera brzegowego, wykorzystującego na styku standard Ethernet lub ATM. Nie przewiduje realizacji punktu styków w innym standardzie (DSL, SDH) Oprócz technicznego projektu prezentującego rozwiązanie punktu styku z siecią krajową dokumentacja projektowa powinna zawierać opis rozwiązań od strony organizacyjnej. Powinna takŝe zawierać projekt gospodarki publiczną numeracją IP w budowanej sieci. Wymagania techniczne dla routera brzegowego przedstawione są w rozdziale Wymagania w stosunku do materiałów i urządzeń Prowadzenie robót Projektowane trasy kabli napowietrznych będą przebiegać w terenach zalesionych lub upraw rolnych. Wskazane więc jest prowadzenie robót w okresach jesienno-zimowych 16\n17 tak by straty w uprawach były jak najmniejsze, a zatem odszkodowania za ich wyrządzenie jak najniŝsze. W miejscach, w których podmokły grunt mógłby stanowić utrudnienie przy prowadzeniu robót, zwłaszcza z wykorzystaniem sprzętu zaleca się prowadzenie robót w okresie zimowym w czasie mrozów. Projektowane trasy kanalizacji teletechnicznej będą przebiegać takŝe wzdłuŝ ruchliwych dróg. NaleŜy przewidzieć konieczność wykonywania niektórych odcinków w godzinach wieczornych i nocnych ze względu na minimalizację utrudnień w ruchu, a czas prowadzenia prac naleŝy uzgodnić z zarządcą dróg i inŝynierem kontraktu. Warunki prowadzenia prac wyda zarządca drogi na etapie opracowania przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu będącym elementem dokumentacji projektowej. 1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych funkcjonujących na obszarze objętym projektowaną Siecią w zakresie usług dostępu do Internetu moŝna pogrupować według następujących kryteriów: Ze względu na rodzaj klientów końcowych: o Dostawcy usług detalicznych i hurtowych o Dostawcy usług detalicznych o Dostawcy usług hurtowych Ze względu na zasięg działania: o Dostawcy ogólnokrajowi o Dostawcy lokalni W obrębie Gminy Rudna własną infrastrukturę sieciową posiadają operatorzy: TP S.A. posiadająca łącza światłowodowe w technologii doziemnej zakończone w miejscowości Ruda i dwóch innych miejscowościach gminy oraz infrastrukturę sieci dostępowej na bazie łączy miedzianych, Telefonia Dialog S.A. posiada magistralę światłowodową zakończoną w miejscowości Rudna, oraz infrastrukturę sieci dostępowej na bazie łączy miedzianych w miejscowości Rudna. 17\n18 Operatorzy Polkomtel i PTC Era wykorzystują na rozpatrywanym obszarze jedynie infrastrukturę szkieletową innych operatorów lub korzystają z rozwiązań radiowych (linie radiowe typu punkt -punkt) w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych na własne potrzeby. Na terenie objętym opracowaniem w obrębie miejscowości wiejskich występuje ograniczona infrastruktura sieci dostępowych w oparciu o media fizyczne pozwalające na świadczenie usług o przepływnościach większych niŝ 1 Mb/s. Dostęp do sieci internetowej jest realizowany takŝe za pomocą dostępowych łączy radiowych na pasmach nielicencjowanych (2,4 i 5,6 GHz) przez lokalnych operatorów. Pozwala to w praktyce na realizację połączeń o przepływności do 1 Mb/s przy znacznym ograniczeniu liczby odbiorców. Łącza przewodowe umoŝliwiające świadczenie usług szerokopasmowych występują jedynie w niektórych miejscowościach obszaru. PrzewaŜają przestarzałe łącza oparte na kablach miedzianych, na których wykorzystywana jest technologie xdsl, pozwalająca z trudnością osiągnięcie prędkości powyŝej 1 Mb/s na odległościach nie większych niŝ 3 km. Spośród wymienionych wyŝej Ŝaden z operatorów nie posiada dostatecznie rozwiniętej infrastruktury szkieletową na rozpatrywanym obszarze. Istniejące sieci nie pozwalają w zadowalający sposób na realizację infrastruktury dystrybucyjnej, a tym bardziej - dostępowej. PowaŜnym problemem wydaje się równieŝ wykorzystanie infrastruktury wymienionych wyŝej operatorów na potrzeby samej sieci dystrybucyjne łączącej węzły główne sieci w ramach niniejszego projektu. Rozwiązanie to pociąga za sobą wysokie koszty związane z dzierŝawą i utrzymaniem włókien światłowodowych Na terenie obszaru objętego projektem działa 2 krajowych operatorów telekomunikacyjnych świadczących detaliczne usługi dostępu do sieci Internet i wykorzystujących sieci kablowe stacjonarne oraz 3 operatorów GSM świadczących usługi dostępu do Internetu. Ponadto na terenie niektórych miejscowości funkcjonują lokalni dostawcy usług dostępu do Internetu wykorzystujący technologie kablowe lub radiowe WiFi Zasięg sieci TPSA TPSA jest operatorem o zasięgu krajowym. Sieć TPSA obejmuje cały obszar objęty projektem i jest największą siecią na tym terenie. Jest zbudowana z wykorzystaniem głównie technologii kablowej, światłowodowej i miedzianej. Sieć w miejscowości Rudna prowadzona jest w kanalizacji teletechnicznej, jednakŝe na pozostałych odcinkach, zwłaszcza na 18\n19 terenach wiejskich budowana jest w technologii kabli doziemnych. W wielu miejscowościach gminy wykorzystywane są technologie radiowe SRDA. W sieci TPSA świadczone są następujące podstawowe usługi: - powszechna usługa telekomunikacyjna realizowana w technologii analogowej i cyfrowej (ISDN) w sieci PSTN - usługi dostępu do Internetu w technologii DSL Usługi telekomunikacyjne świadczone są na terenie wszystkich miejscowości objętych projektem, usługi dostępu do Internetu (neostrada) świadczone są w zaleŝności od jakości sieci obejmującej miejscowość. Ustalenie moŝliwości świadczenia usługi odbywa się kaŝdorazowo na Ŝyczenie potencjalnego klienta po przeprowadzeniu tzw. wywiadu technicznego Zasięg sieci Dialog Dialog jest operatorem o zasięgu krajowym. Sieć Dialog zlokalizowana jest jedynie w jednej miejscowości objętej projektem w miejscowości Rudna. Jest zbudowana z wykorzystaniem technologii kablowej, światłowodowej i miedzianej prowadzonej w kanalizacji teletechnicznej oraz radiowej z wykorzystaniem technologii LMDS. W sieci Dialog świadczone są następujące podstawowe usługi: - powszechna usługa telekomunikacyjna realizowana w technologii analogowej i cyfrowej (ISDN) w sieci PSTN - usługi dostępu do Internetu w technologii DSL Sieć nie obejmuje jednak pozostałych miejscowości Gminy Rudna Sieci innych operatorów Operatorzy GSM działają na terenie całego obszaru Gminy, dostęp do usług internetowych jest zaleŝny od zasięgu stacji bazowych GSM Lokalni dostawcy usług internetowych działają na terenie kilku miejscowości na terenie Gminy wykorzystując technologie radiowe WiFi Potrzeba realizacji przedmiotu zamówienia 19\n20 Bezpośrednim i centralnym celem projektu na poziomie rezultatu jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom - osobom z grup docelowych, zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym oraz udostępnienie publicznych usług dostępu do Internetu pozostałym mieszkańcom Gminy. Efektem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, jakie występuje, lub moŝe występować, wśród mieszkańców Gminy Rudna. Uczestnikami projektu będą osoby z grup docelowych, zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŝniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŝniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych dzieci i młodzieŝ ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŝnym rodziny zastępcze. W ramach projektu usługi dostępu do Internetu zostaną takŝe dostarczone jednostkom podległym gminie: szkołom, przedszkolom, bibliotekom, świetlicom wiejskim Cele projektu Wyznaczono następujące, szczegółowe cele projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obiektach jednostek podległych Gminie Budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu, do miejscowości, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty podległe gminie. 20\n21 Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i moŝliwości szerokopasmowego Internetu. Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi. Osiągnięcie celu bezpośredniego, czyli rezultatu projektu, będzie moŝliwe poprzez realizację celów pośrednich na poziomie produktu. Wśród owych celów wyróŝnić naleŝy: Budowa sieci kablowej warstwy dostępowej, MontaŜ sprzętu aktywnego rdzenia sieci na bazie standardu Ethernet 1/10G, Adaptacja pomieszczeń w głównym węźle sieci, Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb węzłów dostępowych sieci, Zakup usług transmisji danych od wybudowanych węzłów dostępowych do mieszkań Beneficjentów Ostatecznych WyposaŜenie aktywne warstwy dostępowej sieci na bazie standardu Ethernet, WyposaŜenie Centrum Nadzoru Sieci (CNS), Zakup i uruchomienie oprogramowania na potrzeby sieci, Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy oraz podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała równieŝ na celu aktywizację osób wykluczonych cyfrowo z wykorzystaniem nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić naleŝy: Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w pracy i Ŝyciu mieszkańców, Podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców, Wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT, Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac, Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Gminy, Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin 21\n22 1.3.4 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamówienia Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej będącej przedmiotem niniejszego opracowania powinna być zrealizowana wyłącznie w oparciu o kable światłowodowe. Technologie radiowe przewiduje się wykorzystać jedynie w warstwie dostępowej sieci, poprzez zakup usług transmisyjnych umoŝliwiających połączenie budowanych w ramach projektu węzłów dostępowych z mieszkaniami uŝytkowników Struktura sieci W projekcie naleŝy przewidzieć wykorzystanie dwóch rodzajów infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, zbudowanej w oparciu o kable światłowodowe: infrastruktura naziemna w oparciu o podbudowę słupową dla kabli napowietrznych infrastruktura podziemna zbudowana w oparciu o kable umieszczone bezpośrednio w ziemi lub w osłonie rurowej (rurociąg kablowy, kanalizacja kablowa) W projekcie naleŝy przyjąć rozwiązanie polegające na budowie sieci światłowodowej w oparciu o kable napowietrzne na bazie istniejącej infrastruktury energetycznej średniego napięcia poza terenami zabudowanymi, niskiego napięcia na terenach zabudowanych oraz w przypadku braku infrastruktury słupowej podbudowy energetycznej w miejscach, gdzie projektowana jest budowa światłowodu, sieć naleŝy budować z wykorzystaniem kabla światłowodowego doziemnego. Dopuszcza się budowę kabla światłowodowego umieszczonego w rurociągu kablowym lub kanalizacji teletechnicznej Warstwy sieci Projekt przewiduje budowę sieci w układzie dwuwarstwowym warstwa dystrybucyjna i warstwa dostępowa. Wszystkie węzły dystrybucyjne sieci będą przyłączone bezpośrednio z wykorzystaniem połączeń optycznych do głównego węzła sieci zlokalizowanego w miejscowości Rudna w obiekcie wskazanym przez Inwestora na etapie załoŝeń do projektu sieci. 22\n23 Planuje się realizację sieci w topologii fizycznego drzewa. Układ logiczny sieci jest układem gwiazdy. KaŜdy z węzłów sieci powinien mieć zapewnione połączenie redundantne z węzłem głównym sieci poprzez wykorzystanie tzw. zimnej rezerwy za pomocą dodatkowych włókien światłowodowych. Włókna uruchamiane będą w przypadku awarii podstawowej drogi transmisyjnej. Projektowane rozwiązanie powinno gwarantować niezawodność sieci, zapewniając poprawne jej funkcjonowanie w przypadkach pojedynczych uszkodzeń w obrębie kaŝdej pętli logicznej. W wyniku projektu powinna powstać elastyczna infrastruktura pasywna sieci dając w praktyce zarządzającemu moŝliwość prostej rekonfiguracji sieci w przypadku zmiany lokalizacji uŝytkowników sieci. Zmiany konfiguracyjne powinny być moŝliwe poprzez dokonywanie jedynie odpowiednich modyfikacji w węźle głównym i węzłach dystrybucyjnych sieci (na przełącznicach optycznych ODF). W węzłach dostępowych sieci, które zlokalizowane są na trasie kabla światłowodowego w punkcie węzła fizycznego struktury drzewiastej sieci (węzła odgałęźnego) naleŝy zainstalować pasywne przełącznice optyczne ODF o pojemności umoŝliwiającej wprowadzenie i rozszycie wszystkich włókien kabli przechodzących przez węzeł. Połączenia włókien powinny odbywać się z wykorzystaniem patchcordów na przełącznicy ODF. Sieć w warstwie dystrybucyjnej składa się z 13 węzłów przyłączonych w układzie drzewa do węzła głównego sieci. Do węzłów dystrybucyjnych przyłączone są z wykorzystaniem połączeń światłowodowych węzły dostępowe (29 szt.). Węzły te stanowić będą punkt przyłączenia transmisyjnych łączy dostępowych realizujących połączenia do uŝytkowników końcowych. Łącza te nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Zakłada się Ŝe usługi transmisyjne zostaną zakupione na potrzeby projektu od działających na obszarze gminy operatorów telekomunikacyjnych. Do wybudowanych w ramach projektu węzłów dystrybucyjnych zostaną natomiast przyłączone komputery zainstalowane w jednostkach podległych Gminie. Lokalizacja węzłów dystrybucyjnych planowana jest w tych jednostkach, tak więc przyłączenie będzie polegało na wykonaniu instalacji sieciowej z wykorzystaniem kabli UTP. Na rysunku nr 2 przedstawiono pełny schemat sieci w układzie logicznym. Na rysunku zaznaczone zostały połączenia światłowodowe sieci, a takŝe węzły dostępowe i węzeł główny Lokalizacja węzłów sieci 23\n24 Sieć dystrybucyjna i dostępowa powinna być zbudowana w oparciu o 13 węzłów dystrybucyjnych zlokalizowane w obiektach będących własnością gminy oraz 29 węzłów dostępowych w miejscowościach, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych. Projekt i konstrukcja sieci powinna takŝe uwzględniać ustaloną w budynku wskazanym przez Gminę Rudna lokalizację głównego węzła sieci stanowiącego takŝe punkt styku z siecią krajową. Planowana lokalizacja węzłów ma kluczowe znaczenie na właściwe działanie całej sieci, pozwalając na spełnienie podstawowych wymogów wynikających z funkcji sieci, warunków eksploatacji sieci, w tym ułatwionego dostępu do nich w sytuacjach krytycznych Technologie budowy sieci kablowej Planowana sieć, w warstwie dystrybucyjnej rozumianej jako połączenie węzła głównego sieci z węzłami dystrybucyjnymi w miejscowościach Gminy Rudna powinna być zaprojektowana wyłącznie jako sieć światłowodowa. Podobnie połączenia pomiędzy węzłami dystrybucyjnymi, a węzłami dostępowymi powinny być zrealizowane w technologii światłowodowej. Instalacje wewnętrzne stanowiące połączenie pomiędzy węzłem dostępowym, a terminalem końcowym uŝytkownika w obiektach będących własnością Gminy (jednostkach podległych Gminie) powinny być wykonane w technologii kablowej z wykorzystaniem skrętkowych kabli miedzianych UTP kategorii 5e. Kable te powinny być prowadzone w dedykowanych do tego celu korytkach instalacyjnych. W pozostałych miejscowościach wiejskich, w których zlokalizowani są Beneficjenci Ostateczni połączenia pomiędzy węzłami dostępowymi, a uŝytkownikami powinny być zrealizowane w technologii radiowej lub kablowej przez wybranego w postępowaniu publicznym wykonawcę dostarczającego usługi transmisyjne na odcinku tzw. ostatniej mili Światłowód podwieszany na sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia Budowa sieci będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w większości na słabo zurbanizowanych terenach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest stosowanie, typowych dla tych obszarów, technologii budowy sieci energetycznych i 24\n25 telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej. Właścicielem tych sieci są zakłady energetyczne (sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia). Na terenach wiejskich ponad 95% indywidualnych odbiorców energii elektrycznej otrzymuje ją za pośrednictwem napowietrznej sieci dystrybucyjnej. Podbudowa słupowa tej sieci nadaje się do dodatkowego wykorzystania jako trasa kabli światłowodowych teleinformatycznych będących medium transmisyjnym projektowanej sieci szerokopasmowej. W projekcie naleŝy załoŝyć wykorzystanie sieci średniego napięcia, wykorzystywanej przez energetykę do doprowadzenia zasilania do miejscowości oraz sieci niskiego napięcia wykorzystywanej jako sieć dystrybucyjna zasilająca końcowych odbiorców energii i instalacja oświetlenia dróg. Nie przewiduje się wykorzystania sieci wysokiego napięcia. W przypadku podbudowy energetycznej wykonanej w postaci linii naziemnych na słupach, do budowy infrastruktury sieci teleinformatycznej naleŝy zastosować się samonośne kable światłowodowe tzw. kable ADSS z dielektrycznym elementem nośnym. Przy wykorzystaniu istniejącej podbudowy słupowej naleŝy stosować następujące podstawowe zasady zawieszania kabli samonośnych: - wysokość zawieszenia kabla wzdłuŝ ulic i dróg powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa od powierzchni ziemi do najniŝszego punktu kabla nie była mniejsza niŝ: 3,5 m dla linii biegnących wzdłuŝ ulic i dróg publicznych w miejscach niedostępnych dla pojazdów i cięŝkiego sprzętu rolniczego; 5,0 m dla linii biegnących przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych; 3,0 m dla linii biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i cięŝkiego sprzętu rolniczego; 5,0 m przy skrzyŝowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram. - kabel nie powinien ocierać ani uderzać o słup, jak teŝ o elementy instalacyjne i inne linie kablowe; - kabel ani złącza kabla nie powinny przenosić Ŝadnych sił rozciągających, - złącza naleŝy instalować wyłącznie przy słupach, 25\n26 Technologię budowy przedmiotowych kabli światłowodowych na podbudowie energetycznej s.n. i n.n. opisują normy : słupowej PN-E Elektroenergetyczne linie napowietrzne projektowanie i budowa, PN-E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyŝszym od 1 kv. Kable powinny być mocowane do słupów podbudowy za pomocą dedykowanego do tego celu osprzętu: uchwytów, odciągów i zawiesi jak w rozdziałach poniŝej. Urządzenia aktywne, złącza, rozdzielacze (splitery) powinny być montowane w przeznaczonych do instalacji zewnętrznej obudowach zawieszanych na słupach podbudowy Światłowód budowany jako kabel doziemny lub w rurociągu kablowym W terenie zabudowanym, w obszarze miejscowości oraz w niektórych miejscach skrzyŝowania sieci energetycznej z drogami, trakcjami kolejowymi, a takŝe w miejscach gdzie nie ma moŝliwości wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej konieczne jest zastosowanie technologii budowy kabli układanych wprost w ziemi, w kanalizacji teletechnicznej lub rurociągu kablowym. W projekcie przewidziano budowę kabli doziemnych we fragmentach sieci stanowiących przyłącza do węzłów znajdujących się w zakończeniach gałęzi drzewa sieci, a wiec w miejscach, gdzie w dającej się przewidzieć przyszłości nie było potrzeby ich rozbudowy ani przebudowy. Rurociągi i kanalizacje teletechniczną przewiduje się jedynie w miejscach skrzyŝowań i kolizji w postaci rur obiektowych. W projekcie naleŝy przyjąć załoŝenia co do rodzaju pojemności kabli doziemnych a takŝe kabli ADSS podwieszanych na słupach kablowych zgodnie z danymi przedstawionymi na rys. nr 3. Wymagania formalno-prawne dotyczące budowy kabli światłowodowych w technologii doziemnej oraz kanalizacji teletechnicznej powinny być zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Sposób budowy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Łączności do ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r., Dz. U. 73, poz. 852 Art. 89. W rozporządzeniu tym określone są wymagania dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowościach, wzdłuŝ dróg publicznych, kanałów i dróg wodnych oraz w pobliŝu lotnisk, a takŝe warunki, jakim ta infrastruktura powinna odpowiadać w przypadku współwykorzystania, skrzyŝowania się lub zbliŝania do torów kolejowych, dróg 26\n27 publicznych, dróg wodnych i kanałów, linii i urządzeń energetycznych oraz urządzeń słuŝących do przesyłania płynów i gazów, mając na uwadze uproszczenie procesu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa jej eksploatacji, a takŝe bezpieczeństwo osób trzecich. Budowa kabli światłowodowych doziemnych dopuszczalna jest jedynie w przypadku gdy w projektowanych relacjach nie jest dostępna energetyczna podbudowa słupowa i jednocześnie nie ma moŝliwości umieszczenia projektowanych kabli w istniejącej kanalizacji lub rurociągu kablowym będącym własnością innego operatora. W przypadku gdy taka moŝliwość istnieje projektowany kabel naleŝy umieścić w obcej infrastrukturze po zawarciu umowy nieodwołalnego prawa uŝytkowania (tzw. IRU - Indefeasible Right of Use) Z właścicielem infrastruktury Światłowód budowany w istniejącej kanalizacji teletechnicznej Dla odcinków sieci kablowej, na których ze względów określonych w pkt zalecane jest umieszczenie kabla światłowodowego w istniejącej własnej lub obcej kanalizacji teletechnicznej naleŝy przewidzieć wprowadzenie do tej kanalizacji rurociągu kablowego składającego się z 1 rury HDPE Ø 32 mm. Rurociąg powinien być ułoŝony zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od właściciela kanalizacji teletechnicznej. W przypadku gdy właścicielem kanalizacji jest Telekomunikacja Polska warunki najmu powinny być zgodnie z Ramową Ofertą Telekomunikacji Polskiej o Dostępie Telekomunikacyjnym w Części Infrastruktura Telekomunikacyjna w Zakresie Kanalizacji Kablowej ( w oparciu o art. 139 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dziennik Ustaw Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)). Oferta określa ramowe warunki zawierania umów o dostęp do Infrastruktury TP, w tym m.in. procedury związane z zawieraniem, zmianą i rozwiązaniem umowy, wymagania technicznoeksploatacyjne oraz zasady ustalania wysokości opłat tytułem dostępu. Oferta ta przeznaczona jest dla operatorów podmiotów telekomunikacyjnych. Opłaty za dzierŝawę kanalizacji są zaleŝne od długości dzierŝawionej kanalizacji, średnicy umieszczonego kabla (rury) oraz od długości czasu dzierŝawy. Warunkiem koniecznym jest wykorzystanie obcej infrastruktury na zasadzie nieodwołalnego prawa uŝytkowania (IRU). 27\n28 1.3.6 PołoŜenie geograficzne Realizacja niniejszego projektu odbywać się będzie w całości na terenie gminy wiejskiej Rudna leŝącej w powiecie lubińskim na terenie województwa dolnośląskiego. Powiat lubiński Przez terytorium powiatu przebiegają waŝne szlaki komunikacyjne umoŝliwiające dogodne połączenia z krajami Europy południowej (Praga, Wiedeń) oraz zachodniej (Berlin, ParyŜ), ponadto drogi krajowe do Wrocławia, Opola, Warszawy, Częstochowy, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Szczecina (DK3) i Poznania. WaŜnym węzłem komunikacyjnym jest Ścinawa, przez którą przebiega magistrala kolejowa Górny Śląsk-Szczecin, a takŝe drogi krajowe do Rawicza i dalej do Poznania (DK5) i Ostrowa Wielkopolskiego (DK36). Dzięki połoŝeniu wzdłuŝ Odry Ścinawa w najbliŝszych latach ma takŝe szansę stać się waŝnym wodnym węzłem komunikacyjnym, co wiąŝe się z ogólnopolskim programem kompleksowego zagospodarowania Odry program Odra W Lubinie funkcjonuje międzynarodowe lotnisko z asfaltobetonowym pasem startowym o długości 1000 m, umoŝliwiającym uruchomienie komunikacji pasaŝerskiej i towarowej. Całkowita powierzchnia obszaru oddziaływania projektu obejmuje obszar o powierzchni 217 km Obszary chronione w Gminie Rudna Na terenie Gminy Rudna zlokalizowany jest rezerwat przyrody Skarpa Storczyków. Rezerwat ten, o powierzchni 65,17 ha, zlokalizowany jest na północno-zachodnim skraju Gminy, na granicy Wzgórz Polkowickich. Wschodnią granicą rezerwatu są zabudowania wsi Orsk, zaś południową i zachodnią - łąki i pastwiska Doliny Odry. Na zachodnim krańcu zlokalizowane jest głębokie, kolistego kształtu starorzecze, wzbogacające rezerwat w środowisko wodne i bagienne. Rezerwat przyrody Skarpa Storczyków chroni jeden z trzech fragmentów naturalnych lasów liściastych, jakie zachowały się na terenie całego dawnego województwa legnickiego. Jest to część średniej wielkości kompleksu leśnego - ze skarpą porośniętą lasem bukowym, z płaskim jej podnóŝem z mozaiką zbiorowisk grądowych i łęgowych oraz strefą lasów powyŝej skarpy chroniącymi buczynę przed wiatrołomem. Tereny gminy nie wchodzą w skład 28\n29 Ŝadnego powołanego ani planowanego w Polsce obszarów Natura 2000 czyli obszarów ochrony ptaków, ani obszarów ochrony siedlisk Istniejąca infrastruktura sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia Sieć energetyczna średniego napięcia na obszarze objętym projektem w przewaŝającej większości jest zbudowana w oparciu o słupy Ŝelbetonowe, w niewielkiej tylko ilości występują stalowe słupy kratownicowe. Sieć niskiego napięcia na terenach zabudowanych zbudowana jest głownie z wykorzystaniem słupów Ŝelbetowych. Przed rozpoczęciem prac projektowych niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji słupów mającej na celu ocenę stanu technicznego słupów i wytypowanie tych, które wymagają remontu lub wymiany. Infrastruktura energetyczna sieci niskiego i średniego napięcia umoŝliwia wybudowanie około 90% całej przewidywanej infrastruktury telekomunikacyjnej w oparciu o kable napowietrzne Struktura i ilość potencjalnych abonentów w układzie geograficznym W poniŝszej tabeli przedstawiono zestawienie gospodarstw domowych beneficjentów ostatecznych, oraz jednostek podległych gminie. Łączna liczba potencjalnych beneficjentów zawiera takŝe beneficjentów znajdujących się na liście rezerwowej. Powinna ona słuŝyć do zwymiarowanie sieci. Planowana liczba beneficjentów ostatecznych wynosi 300. Planowana liczba komputerów instalowanych w ramach projektu w jednostkach podległych Gminie wynosi 85. liczba L.p. Miejscowość beneficjentów jednostka podległa gminie 1 Olszany 4 Świetlica Wiejska w Olszanach 2 Radoszyce 16 Świetlica Wiejska w Radoszycach 3 Naroczyce 12 Świetlica Wiejska w Naroczycach 4 Orsk 18 Świetlica Wiejska w Orsku 5 Nieszczyce 26 Świetlica Wiejska w Nieszczycach 6 Rudna 53 Centrum Kultury w Rudnej 29\n30 Zespół Szkół w Rudnej Przedszkole Gminne w Rudnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni 7 Chobienia 26 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni 8 Brodów 12 Świetlica Wiejska w Brodowie 9 Kliszów 6 Świetlica Wiejska w Kliszowie 10 Ciechłowice 9 Świetlica Wiejska w Ciechłowicach 11 Górzyn 28 Świetlica Wiejska w Górzynie 12 Koźlice 6 13 Wysokie 6 Świetlica Wiejska w Wysokich 14 Gwizdanów 17 Świetlica Wiejska w Gwizdanowie 15 Miłogoszcz 3 16 Rynarcice 9 Świetlica Wiejska w Rynarcicach 17 Toszowice 11 Świetlica Wiejska w Toszowicach 18 Stara Rudna 8 19 Gawronki 5 20 Gawrony 7 Świetlica Wiejska w Gawronach 21 Radomiłów Mleczno 9 Świetlica Wiejska w Mlecznie 23 Kębłów 7 Świetlica Wiejska w Kębłowie 24 WądroŜe 4 Świetlica Wiejska w WądroŜu 25 Juszowice 1 26 Brodowice 3 Świetlica Wiejska w Brodowicach 27 Studzionki 1 Świetlica Wiejska w Studzionkach 28 Bytków lista rez Chełm lista rez. - 3 Świetlica Wiejska w Chełmie Warunki prowadzenia prac budowlano montaŝowych Projektowane trasy kabli napowietrznych będą przebiegać w terenach zalesionych lub upraw rolnych. Wskazane więc jest prowadzenie robót w okresach jesienno-zimowych tak by straty w uprawach były jak najmniejsze a zatem odszkodowania za ich wyrządzenie jak najniŝsze. W miejscach, w których podmokły grunt mógłby stanowić utrudnienie przy prowadzeniu robót, zwłaszcza z wykorzystaniem sprzętu zaleca się prowadzenie robót w okresie zimowym w czasie mrozów. 30\n31 Projektowane trasy kanalizacji teletechnicznej będą przebiegać takŝe wzdłuŝ ruchliwych dróg. NaleŜy przewidzieć konieczność wykonywania niektórych odcinków w godzinach wieczornych i nocnych ze względu na minimalizację utrudnień w ruchu, a czas prowadzenia prac naleŝy uzgodnić z zarządcą dróg i inŝynierem kontraktu. Warunki prowadzenia prac wyda zarządca drogi na etapie opracowania przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu będącym elementem dokumentacji projektowej. 1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno uŝytkowe Projekt zakłada umoŝliwienie mieszkańcom Gminy Rudna, spełniającym odpowiednie kryteria, korzystanie z usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, a takŝe umoŝliwienie dostępu do sieci Internet dla niektórych jednostek podległych Gminie takich jak biblioteki, świetlice, szkoły przedszkola itp.. Przedmiotem projektu jest szerokopasmowa sieć transmisyjna łącząca uŝytkowników sieci - uprawnionych do pomocy mieszkańców oraz jednostki podległe gminie, poprzez węzły dystrybucyjne i dostępowe z krajową siecią internetową. Projekt obejmuje budowę infrastruktury światłowodowej napowietrznej i w niewielkim stopniu doziemnej, w połączeniach między miejscowościami, infrastruktury aktywnej, oraz dzierŝawionych systemów transmisji w warstwie dostępowej realizującej połączenia do uŝytkowników końcowych Wymiarowanie sieci przepływności uŝytkowe systemu transmisyjnego w poszczególnych ogniwach sieci Wykorzystanie światłowodu jako medium transmisyjnego w sieci pozwala na niemal dowolne skalowanie moŝliwości transmisyjnych w poszczególnych ogniwach sieci. Przepływności w poszczególnych ogniwach sieci w warstwie dystrybucyjnej i dostępowej powinny być wyliczone na podstawie załoŝonego i przewidywanego zapotrzebowania na pasmo transmisyjne w węzłach dostępowych sieci. Węzły te będą stanowić punkty styku pomiędzy siecią dystrybucyjną będącą przedmiotem niniejszego opracowania, a sieciami dostępowymi operatorów dostarczających usługi bezpośrednio do klientów końcowych. W węzłach dostępowych do sieci przyłączeni będą takŝe uŝytkownicy końcowi jednostki organizacyjne Samorządów : szkoły, przedszkola biblioteki itp. 31\n32 W wymiarowaniu sieci w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na pasmo transmisyjne w poszczególnych jej węzłach naleŝy określić liczbę włókien światłowodowych niezbędnych dla realizacji transmisji oraz dobrać urządzenia transmisyjne węzła. Wielkość ruchu transmisyjnego w poszczególnych elementach sieci będzie zaleŝeć od ilości uŝytkowników końcowych, którzy zostaną przyłączeni do węzłów sieci poprzez warstwę dostępową sieci wybudowana w przyszłości przez operatora ostatniej mili. Przy obliczeniach naleŝy przyjąć następujące załoŝenia: do sieci zostanie przyłączonych minimum 300 uŝytkowników indywidualnych rozumianych jako gospodarstwa domowe zlokalizowane w miejscowościach wiejskich objętych siecią, to jest w miejscowościach, w których zaplanowane są węzły dostępowe sieci według wykazu przedstawionego w tabeli w rozdziale ; do sieci zostanie przyłączonych 85 komputerów zlokalizowanych w 19 jednostkach podległych Gminie zlokalizowanych w miejscowościach wiejskich objętych siecią, zgodnie z tabelą w rozdziale 1.3.9; przepływność przypadająca na jednego uŝytkownika sieci indywidualnego i instytucjonalnego wynosi minimum 2 Mb/s w obu kierunkach (od do uŝytkownika) przepływność przypadająca na jednego uŝytkownika sieci instytucjonalnego (jednostka podległa Gminie wynosi minimum 10 Mb/s w obu kierunkach (od do uŝytkownika) rezerwa pasma transmisyjnego w warstwie dystrybucyjnej sieci powinna wynieść 30% w stosunku do przepływności wymaganej dla uŝytkowników końcowych. Rezerwowe pasmo moŝe być wykorzystane w przypadku wzrostu zapotrzebowania na przepływność w czasie trwałości projektu. rezerwa pasma transmisyjnego w warstwie dostępowej sieci powinna wynieść 20% w stosunku do przepływności wymaganej dla uŝytkowników końcowych. Rezerwowe pasmo moŝe być wykorzystane przypadku wzrostu zapotrzebowania na przepływność w czasie trwałości projektu.. Przyłączenie do węzłów dostępowych uŝytkowników końcowych naleŝy rozumieć jako przyłączenie z wykorzystaniem łączy dostępowych ostatniej mili na zasadzie zakupu usług transmisyjnych (dzierŝawa pasma) od operatorów wybranych w trybie zamówienia publicznego. Planowana liczba uŝytkowników przyłączonych do sieci wynosi 300, a ich lokalizacja przedstawiona jest w tabeli w rozdziale\n33 1.4.2 Redundancja elementów sieci Protekcja sieci w warstwie fizycznej Kluczowym warunkiem właściwej pracy całej sieci jest niezawodna praca sieci w warstwie dystrybucyjnej i dostępowej oraz bezawaryjna obsługa ruchu w węźle głównym na styku z siecią krajową. Zakłada się tworzenie sieci o topologii drzewa w warstwie fizycznej oraz redundantnych pętli w warstwie logicznej sieci przez uwzględnienie odpowiedniej ilości zapasowych włókien w kablu magistralnym. W sieci powinny być zapewnione mechanizmy protekcji łączy fizycznych dla węzłów dystrybucyjnych. KaŜdy węzeł dystrybucyjny posiada moŝliwość fizycznego połączenia dwoma niezaleŝnymi parami włókien optycznych z węzłem głównym sieci. Systemy nadzoru pracy urządzeń aktywnych Urządzenia aktywne odpowiedzialne za transmisję w węzłach (przełączniki rdzeniowe) naleŝące do grupy urządzeń warstwy 2 i 3 posiadają szereg moŝliwości i funkcji pozwalających na dynamiczne sterowanie ruchem sieciowym. Do takich mechanizmów moŝna zaliczyć miedzy innymi: zdolność do automatycznego przekierowywania ruchu w przypadku awarii głównych dróg połączeniowych; zdolność do automatycznego analizowania ruchu w sieci; zdolność do identyfikowania i określania priorytetu poszczególnych połączeń sieciowych; posiadanie mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Software zarządzający siecią Oprogramowanie zarządzające siecią jest szczególnie waŝnym segmentem w sieciach transmisyjnych. Wydajny i zautomatyzowany system zarządzania pozwala na znaczne ograniczenie kosztów utrzymania sieci oraz na świadczenie usług na wymaganym poziomie. Wykorzystane systemy zarządzające powinny posiadać następujące narzędzia: aplikacje pozwalające na wizualizację graficzną architektury sieci; aplikacje wykrywające i identyfikujące kaŝdy rodzaj urządzeń przyłączonych do sieci aplikacje monitorujące stan urządzeń aktywnych 33\n34 aplikacje monitorujące infrastrukturę pasywną (trakty połączeniowe w sieci) aplikacje umoŝliwiające tworzenie statystyk ruchowych aplikacje bilingowe aplikacje monitorujące i analizujące ruch sieciowy aplikacje kontroli dostępu do sieci (autentykacja, autoryzacja, accouting) aplikacje rejestrujące wszelkie zdarzenia występujące w sieci aplikacje tworzenia kopii zapasowych danych o szczególnym znaczeniu. Redundancja urządzeń sieciowych Urządzenia zastosowane do budowy węzłów szkieletowych nie mogą mieć pojedynczych punktów awarii w części odpowiedzialnej za przesyłanie danych w szkielecie m.in. wymaga się zastosowania redundantnych zasilaczy, zwielokrotnionych kart liniowych, modułów sterujących i wewnętrznych elementów transmisyjnych (backplain). Alternatywnie moŝna zastosować zespoły urządzeń skonfigurowanych do pracy w trybie redundancji Poziom SLA dla sieci warstwy dystrybucyjnej Awarie i przerwy technologiczne na poziomie warstwy dystrybucyjnej dotyczą tylko ograniczonej liczby uŝytkowników i ograniczonego zakresu usług, a jednocześnie zwiększanie niezawodności powoduje wysoki wzrost nakładów na budowę sieci. W związku z tym zakłada się, Ŝe sieć w warstwie dystrybucyjnej musi zapewniać dostępność na poziomie 99,5% czasu w ciągu roku na poziomie poszczególnych łączy i węzłów dystrybucyjnych Zasilanie zapasowe Wszystkie systemy aktywne w sieci wymagają zasilania energią elektryczną z zachowaniem normatywnych jej parametrów. Istotna jest teŝ odpowiednia ilość zaprojektowanych obwodów elektrycznych w kaŝdym punkcie lokalizacji węzłów. W kaŝdym punkcie węzłowym sieci naleŝy zaprojektować odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe i urządzenia ochrony przeciwporaŝeniowej (wyłączniki róŝnicowoprądowe) oraz ochronniki przepięciowe. NaleŜy wyraźnie zaznaczyć Ŝe, kaŝdy obwód powinien posiadać własne 34\n35 zabezpieczenia, szczególnie jest to waŝne w przypadku zabezpieczeń z wykorzystaniem wyłączników róŝnicowoprądowych i nadprądowych. Nie dopuszczalna jest sytuacja Ŝe uszkodzenie występujące w jednym z obwodów doprowadza do wyłączenia całego zasilania w kolokacji (węźle). Zasilanie rezerwowane Zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 roku w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności węzły główne sieci powinny posiadać zasilane rezerwowane. W opracowaniu przyjęto następujący podział systemów zasilania rezerwowanego; Zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej co zgodnie z rozporządzeniem określa się jako zasilanie z dwóch stacji transformatorowych lub jednej stacji transformatorowej i jednej linii niskiego napięcia zasilanej z innej stacji transformatorowej lub dwóch linii niskiego napięcia zasilanych z róŝnych stacji transformatorowych Zasilanie rezerwowane z wykorzystaniem zasilaczy UPS Zasilanie rezerwowane przez moŝliwość przyłączenia zespołu spalinowo energetycznego (stacjonarnego lub przewoźnego) Zasilanie rezerwowane z wykorzystaniem zespołów baterii akumulatorów ZałoŜono wykorzystanie w obwodach zasilania punktów dystrybucyjnych minimum dwóch stopni zasilania rezerwowanego: zasilanie podstawowe z sieci energetycznej+ zasilanie rezerwowane z wykorzystaniem UPS; Zakłada się czas podtrzymania zasilania urządzeń aktywnych UPS nie krótszy niŝ: 24 godziny dla węzłów sieci dystrybucyjnej (nie wyposaŝonych w zespół spalinowoelektryczny) 12 godzin dla węzłów dostępowych 6 godzin dla węzła głównego sieci z moŝliwością przyłączenia zespołu spalinowoelektrycznego. Projektując UPS naleŝy uwzględnić zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacji mechanicznej, o ile zostaną przewidziane do instalacji w węzłach. System UPS w poszczególnych węzłach dystrybucyjnych powinien uwzględniać przewidywane rozbudowy pojemności węzłów Dla węzła głównego sieci przewidziano minimum 3 źródła, które mogą być zrealizowane w jednej z następujących konfiguracji; 35\n36 Zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej + zasilanie rezerwowane przez moŝliwość przyłączenia agregatu prądotwórczego+ zasilacz UPS Zasilanie podstawowe/rezerwowane z sieci energetycznej+ zasilanie rezerwowane przez moŝliwość przyłączenia agregatu prądotwórczego+ zasilanie z zespołu baterii akumulatorów gwarantujących napięcie stałe. Wybór odpowiednich rozwiązań nie jest narzucony i zasadniczo będzie mógł być wybrany przez projektantów sieci w odniesieniu do konkretnego wybranego miejsca lokalizacji węzła. Zasadniczym wymogiem przy wyborze systemów zasilania jest ich pełna współpraca pozwalająca na gwarancji zachowania ciągłości w zasilaniu urządzeń systemów telekomunikacyjnych. W przypadku zasilania z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych, urządzenia tego typu powinny być stałym wyposaŝeniem kolokacji (stacjonarne) Wymiarowanie urządzeń punktu styku w węzłach głównych Przewiduje się wykonanie połączeń w międzyoperatorskich punktach styku w technologii Ethernet lub Gigabit Ethernet. Ze względu na moŝliwość regulowania przepływności punktu styku w ramach przepływności styku fizycznego zakłada się, Ŝe: w zaleŝności od skalkulowanych potrzeb i bieŝącej oferty cenowej zostanie wybrana metoda połączenia sieci wielokrotność interfejsów Ethernet lub Gigabit Ethernet; zakłada się dostęp do Internetu o minimalnej przepływności 2 Mb/s symetrycznie dla kaŝdego indywidualnego uŝytkownika sieci przy minimalnym współczynniku jednoczesności 1:10; zakłada się dostęp do Internetu o minimalnej przepływności 10 Mb/s symetrycznie dla kaŝdej jednostki podległej Gminie przyłączonej do sieci przy minimalnym współczynniku jednoczesności 1:10 Urządzenia obsługujące łącza międzyoperatorskiego punktu styku muszą zapewniać moŝliwość rozbudowy w celu obsłuŝenia ruchu większego o minimum 200% od ruchu skalkulowanego na etapie projektowania i budowy sieci Rezerwowe elementy sieci Budowa sieci światłowodowej na obszarze Gminy jest procesem kosztownym i długotrwałym. Precyzyjne określenie przyszłych potrzeb transmisyjnych nie jest obecnie 36\n37 moŝliwe, a dynamika zmian potrzeb związanych z zastosowaniem technologii teleinformatycznych niejednokrotnie zaskakiwała w przeszłości. JeŜeli na etapie projektowania i budowy sieci nie zapewni się rozwiązań umoŝliwiających rozbudowę sieci ponad skalkulowane bieŝące potrzeby, cały proces projektowania i budowy trzeba będzie powtórzyć nawet w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie istotne zwiększenie pojemności sieci pasywnej na początkowym etapie powoduje tylko nieznaczny wzrost nakładów, a właściwy dobór technologii je pozwala zoptymalizować. Zapewnienie istotnych rezerw w przypadku elementów aktywnych sieci nie jest kluczowe, a duŝa zmienność i szybki rozwój techniczny powoduje, Ŝe nadmierne rezerwy mogą, w przeciwieństwie do elementów pasywnych sieci, prowadzić do nieefektywnego wykorzystania inwestycji Włókna światłowodowe Przyjęto załoŝenie, Ŝe kaŝdy węzeł dostępowy będzie połączony z węzłem głównym za pomocą minimum 2 par włókien światłowodowych. Zastosowanie przewidzianych metod redundancji połączenia z węzłem głównym powoduje, Ŝe obie wymagane pary włókien są wykorzystane juŝ na etapie uruchamiania węzła. W związku z tym na etapie projektowania rozpływu włókien naleŝy uwzględnić moŝliwość oraz powiązane z tym nakłady zwiększenia dostępnej liczby par włókien do minimum 2. Szczególnie istotne jest zoptymalizowanie pojemności kabli instalowanych w na podbudowie słupowej oraz kabli doziemnych, a takŝe sposobu podłączenia węzłów dostępowych z węzłem głównym z wykorzystaniem zimnej rezerwy włókien Urządzenia w gorącej i zimnej rezerwie Redundancja kluczowych elementów urządzeń Urządzenia szkieletowe i obsługujące międzyoperatorskie punkty styku sieci nie mogą posiadać pojedynczego punktu awarii w częściach urządzeń odpowiedzialnych za transmisję w warstwie szkieletowej lub pomiędzy sieciami. Wszystkie elementy muszą pracować w układzie redundantnym w trybie podziału obciąŝenia lub gorącej rezerwy. Elementy uszkodzone muszą być wymienialne w trybie bezprzerwowym. 37\n38 Zestaw elementów zapasowych Kluczowe wymienialne elementy urządzeń sieciowych powinny być zgromadzone w postaci zestawu części zamiennych w lokalnym magazynie słuŝb odpowiedzialnych za eksploatację sieci. Własne procedury serwisowe i lokalizacja magazynu powinna zapewniać moŝliwość wymiany uszkodzonego elementu w czasie nie dłuŝszym niŝ 4 godziny. Liczba poszczególnych elementów tworzących zestaw pozostający na stanie lokalnego magazynu eksploatacyjnego powinna być zoptymalizowana w kontekście zakresu i kosztów umów serwisowych z dostawcami sprzętu lub podmiotami przez niech wskazanymi. Urządzenia zapasowe Egzemplarze urządzeń o niŝszym priorytecie niezawodności i stosunkowo niskiej cenie, np. przełączniki dystrybucyjne, powinny być zgromadzone jako element zapasowy w lokalnym magazynie słuŝb odpowiedzialnych za eksploatację sieci. Własne procedury serwisowe i lokalizacja magazynu powinna zapewniać moŝliwość wymiany uszkodzonego urządzenia i jego konfiguracji w czasie nie dłuŝszym niŝ 4 godziny. Liczba poszczególnych urządzeń tworzących zestaw pozostający na stanie lokalnego magazynu eksploatacyjnego powinna być zoptymalizowana w kontekście zakresu i kosztów umów serwisowych z dostawcami sprzętu lub podmiotami przez niech wskazanymi. 2 Opis wymagań zamawiającego 2.1 Wymagania ogólne dotyczące zamierzenia budowlanego Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wymagania ogólne Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod kaŝdym względem najnowszym, dobrym praktykom inŝynierskim. Ideą rozwiązań projektowych powinna być ich prostota i spełnienie wymagań niezawodności, dzięki którym sieci, obiekty, urządzenia i wyposaŝenie mogły być długotrwale i bezproblemowo eksploatowane przy niskich kosztach obsługi. Wszystkie uŝyte materiały powinny mieć jakość umoŝliwiającą długotrwałą pracę bez konieczności prowadzenia kosztownych napraw i remontów. W zakresie zamówienia jest dokonanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości gruntowych, obiektów, sieci energetycznych umoŝliwiających nie tylko budowę ale i późniejszą eksploatacji sieci. 38\n39 Dokumentacja projektowa Wykonawca opracuje dokumentację projektową dla sieci szerokopasmowej w języku polskim. Dokumentacja powinna posiadać pozwolenie na budowę lub powinno zostać przeprowadzone zgłoszenie budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami. dla wszystkich elementów sieci niezaleŝnie od projektowanej technologii jej budowy. Dokumentacja projektowa powinna obejmować w szczególności: - Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami, o zawartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowlanego. - Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak równieŝ szczegółowych wytycznych Zamawiającego, - Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montaŝowych, - Inwentaryzację zieleni w pasie prowadzonych robót jeśli jest wymagana, - Dokumentację techniczną budowy lub adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na węzły sieci - Projekty budowlane przyłączy energetycznych do aktywnych obiektów sieci. - Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów Uwarunkowania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 39\n40 Wykonawca opracowując dokumentację projektową przyjmie jako podstawę opracowania dokumenty przekazane przez Zamawiającego, Wszelkie zmiany rozwiązań w stosunku do przedstawionych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z InŜynierem Kontraktu. Aktualizacja dostarczonej dokumentacji, wynikająca miedzy innymi z konieczności zmiany przebiegów tras kabli niezaleŝnie od powodów zmian leŝy po stronie Wykonawcy, Wykonawca powinien uwzględnić koszty ewentualnych zmian w cenie opracowania Koncepcje Zamawiającego Zakres zamówienia został określony w załącznikach graficznych do programu funkcjonalno-uŝytkowego. Załączniki są materiałem wyjściowym do projektowania i obowiązującym w zakresie układu tras przebiegu kabli światłowodowych oraz lokalizacji radiowych stacji bazowych. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji załączników i wprowadzenia ewentualnych zmian w zakresie podanych rodzajów i pojemności kabli (ilości włókien światłowodowych) poprzez wykonanie własnego bilansu włókien oraz obliczeń technologicznych, uwzględniając projektowane przepływności transmisyjne. Podane długości odcinków sieci naleŝy traktować, jako orientacyjne, a dokładna długość sieci określona zostanie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest takŝe zobowiązany do weryfikacji planowanych tras kabli i wprowadzenia ewentualnych zmian w przypadku, gdy wskazany w koncepcji przebieg trasy nie będzie moŝliwy do realizacji z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy. Wszelkie zmiany są moŝliwe do wprowadzenia po uzyskaniu akceptacji InŜyniera Kontraktu Projektowana kablowa sieć światłowodowa będzie zbudowana w oparciu o następujące technologie: Kabla doziemnego układanego bezpośrednio w ziemi. Na odcinkach projektowanej sieci, na których istnieje rozbudowane uzbrojenie podziemne uniemoŝliwiające budowę planowanego kabla, przy przejściach przez jezdnie lub obiekty inŝynieryjne typu mosty, wiadukty dopuszcza się prowadzenie projektowanej sieci w istniejącej kanalizacji innych operatorów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem kanalizacji wtórnej w postaci rury mikrokanalizacji wprowadzonej do kanalizacji pierwotnej operatora lub teŝ poprzez wykorzystanie rurociągu teletechnicznego innego operatora. Warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania jest podpisanie umowy z 40\n41 właścicielem kanalizacji o jej wykorzystanie na zasadzie tzw. IRU (Indefeasible Right to Use) czyli nieodwołalnego prawa uŝytkowania. Wykorzystanie zasobów innego operatora powinno odbyć się staraniem Wykonawcy w oparciu o pełnomocnictwa i wytyczne udzielone przez Zamawiającego. rurociągu kablowego w postaci mikrokanalizacji jako kanalizacji wtórnej prowadzonej w istniejącej kanalizacji teletechnicznej pierwotnej kabla światłowodowego typu ADSS podwieszonego na istniejącej podbudowie słupowej sieci energetycznej średniego lub niskiego napięcia. Odcinki sieci budowane z wykorzystanie poszczególnych technologii wymienionych powyŝej przedstawione są na rysunku nr 1 : Schemat sieci układ topologiczny. Węzły sieci powinny zostać zlokalizowane w istniejących obiektach (budynkach, pomieszczeniach) po ich przystosowaniu i adaptacji. Uzgodnienia z właścicielami obiektów przeznaczonych na węzły leŝą po stronie Wykonawcy w oparciu o udzielona przez Zamawiającego pełnomocnictwa Badania i analizy uzupełniające Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i InŜynierem Kontraktu dane wyjściowe do projektowania, wykona na własny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania projektu, w tym badania gruntowo wodne jeśli są niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie warunków podwieszenia kabli i ułoŝenia kabli doziemnych. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem (Dz.U.1998 nr 126 poz. 839 z późn. zmianami) Mapy do celów projektowych Wszelkie materiały geodezyjne takie jak aktualne mapy do celów projektowych, mapy ewidencyjne Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca z upowaŝnienia Zamawiającego uzyska wypis z rejestru właścicieli nieruchomości. Koszty 41\n42 uzyskania wypisu są po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy konieczna będzie aktualizacja geodezyjna map, na których przedstawiona będzie trasa przebiegu kabli światłowodowych zostanie ona przeprowadzona przez Wykonawcę na jego koszt, przy czym szerokość aktualizowanego pasa map powinna być zgodna z wymogami dla projektów liniowych. Mapy zasadnicze do celów projektowych oraz niezbędne mapy ewidencyjne gruntów powinny być pozyskane dla całej trasy sieci światłowodowej, w tym dla tej części, która będzie prowadzona z wykorzystaniem podbudowy słupowej Wizja lokalna terenu budowy Przed opracowaniem i złoŝeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montaŝowych, dokonania wszelkich uzgodnień, uzyskania pozwoleń i zgód właścicieli nieruchomości, jak i do uzyskania pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia budowlanego Dostęp do placu budowy Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich informacji o dostępie do placu budowy oraz zgody wszystkich właścicieli lub zarządców nieruchomości na trasie planowanej budowy na dostęp do placu budowy i przeprowadzenie prac. Zamawiający wymaga by wykonanie tego obowiązku nastąpiło juŝ na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej Wykonawcy Elementy dokumentacji projektowej będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego elementów dokumentacji projektowej Wykonawcy będzie polegało na sprawdzeniu zgodności z warunkami kontraktu oraz wymogami prawa i norm. Dokumenty do zatwierdzenia powinny być przesłane do biura Zamawiającego lub InŜyniera Kontraktu w 2 egzemplarzach (1 oryginał, 1kopia, 1 42\n43 egzemplarz na nośniku elektronicznym). Dokumenty te po sprawdzeniu zostaną zwrócone Wykonawcy przez InŜyniera Kontraktu i zostaną oznaczone w następujący sposób: - Zatwierdzone wykonawca moŝe uŝyć ich do prowadzenia robót - Wymaga korekty Wykonawca powinien skorygować je zgodnie z uwagami wprowadzonymi przez InŜyniera Kontraktu i ponownie przedstawić do zatwierdzenia - Odrzucone nie mogą być uŝyte do prowadzenia robót, zostały zdyskwalifikowane i powinny być wykonane od nowa - Informacyjne nie mogą być uŝyte do prowadzenia robót, pełnią funkcje wyłącznie informacyjne Zatwierdzenie przez InŜyniera Kontraktu dokumentacji projektowej Wykonawcy nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania robót zgodnie z kontraktem. W przypadku, gdy sporządzone przez Wykonawcę dokumenty wymagają dodatkowych weryfikacji lub oceny osób uprawnionych lub odpowiednich władz to działania takie powinny być wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy przed przedłoŝeniem dokumentacji do zatwierdzenia InŜynierowi Kontraktu. Weryfikacja ta i opinie nie są wystarczające do zatwierdzenia dokumentacji przez InŜyniera Kontraktu, który moŝe odmówić zatwierdzenia dokumentacji, jeśli nie spełnia ona wymogów zawartych w kontrakcie Uzgodnienia i decyzje administracyjne Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymagane prawem polskim uzgodnień, opinii, dokumentacje i decyzje administracyjne włącznie z decyzją ustalającą lokalizacje inwestycji celu publicznego, które są niezbędne dla zaprojektowania, uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia budowlanego, wybudowania, uruchomienia, przekazania do uŝytkowania. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedsięwzięcie konieczna będzie zmiana decyzji lokalizacji inwestycji lub decyzja środowiskowej, Wykonawca zmieni ją własnym kosztem i staraniem Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 43\n44 Wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń powinny być uwzględnione w cenie oferowanej przez Wykonawcę. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez InŜyniera i Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę Wymagania ogólne Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz.1133) a takŝe innych, aktów prawnych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania w zakresie: bezpieczeństwa przeciwpoŝarowego, bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwo uŝytkowania Ilość i format dokumentów Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 4 egzemplarzach. Projekt Budowlany naleŝy przygotować w 4 egzemplarzach i formie przewidzianej przepisami i wraz ze stosownym wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz dodatkowo jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być wykonana w formacie zapisu CD/DVD: pliki tekstowe i arkusze kalkulacyjne powinny być wykonane z wykorzystaniem pakietu biurowego Microsoft Office pliki graficzne powinny być sporządzone w formacie z rozszerzeniem:.dwg oraz.pdf dla harmonogramów z rozszerzeniem.xls oraz.pdf Wszelkie rysunki będące elementami dokumentacji projektowej powinny być złoŝone do formatu A4. 44\n45 Rysunki i obliczenia Wykonawca przygotuje i przedłoŝy wszystkie rysunki (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi elementów sieci. Zastosowana skala zaleŝeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skali: plany sieci w terenie zabudowanym: 1:500 plany sieci w terenie niezabudowanym: 1:2000 Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca przekaŝe 1 egzemplarz rysunków i obliczeń w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku cyfrowym (na płycie CD/DVD) Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zmiany i uwagi dokonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach powinny zostać natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i obliczenia przedłoŝone ponownie do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Zatwierdzony rysunek zostanie opatrzony pieczęcią o stosownej treści. Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu rysunków i obliczeń Wykonawcy. Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy, łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego, nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania robót zgodnie z kontraktem. Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej opłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego wówczas prześle pisemne zawiadomienie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zmienionego rysunku lub obliczeń. W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie przedłoŝy dany rysunek i obliczenia w 1 egzemplarzu w celu uzyskania zatwierdzenia Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać opis kompletnego stanu zrealizowanego, w tym przebiegi sieci prezentowane na mapach potwierdzonych inwentaryzacją wykonaną przez uprawnionego geodetę. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować wszelkie elementy sieci w tym takŝe konfiguracje urządzeń aktywnych zasilających itp. Dokumentacje powykonawczą Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i jeden na nośniku elektronicznym w formacie 45\n46 opisanym wyŝej, niezaleŝnie od właściwej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej złoŝonej w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Elementem dokumentacji powykonawczej jest dokumentacja paszportyzacyjna sieci zawierająca szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania poszczególnych elementów pasywnych i aktywnych sieci, a szczególności zajętość poszczególnych włókien światłowodowych, portów transmisyjnych urządzeń, poziomu parametrów ustawionych w chwili przekazania sieci do eksploatacji Błędy lub opuszczenia Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i realizacji robót budowlanych, Ŝe w niniejszym w niniejszym Programie Funkcjonalno-UŜytkowym mogą wystąpić błędy lub opuszczenia, moŝe on takŝe nie obejmować wszystkich wymagań i szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub opuszczeń na niekorzyść Zamawiającego lub kompletności projektu. O wykryciu błędów lub opuszczeń Wykonawca powinien natychmiast powiadomić InŜyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji Stosowanie przepisów prawa i norm Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich norm, które obowiązują w związku z wykonaniem prac będących przedmiotem projektu i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi, zawartymi w PFU wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek zaznajomić się z treścią i wymaganiami tych norm. Zmiana stosowanych norm jest moŝliwa tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody od InŜyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wszelkich uzgodnień branŝowych na etapie zatwierdzania projektu budowlanego Pozwolenia 46\n47 Pozwolenia wymagane zgodnie z Prawem Polskim Wykonawca winien uzyskać od odpowiednich władz na swój koszt. Pozwolenia obejmują: pozwolenie wodnoprawne jeŝeli jest wymagane, zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przełoŝeniu urządzeń uŝyteczności publicznej, zezwolenie na zmianę organizacji ruchu drogowego zezwolenie na pracę na obcych obiektach infrastruktury w tym w szczególności na obiektach sieci energetycznej opinię ZUDP, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach decyzję organu nadzorującego obszary Natura 2000 wszelkie inne pozwolenia, uzgodnienia, decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, skutecznego zakończenia realizacji inwestycji oraz przekazania jej do uŝytkowania. Wykonawca na swój koszt uzyska zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŝliwić podmiotom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić tym podmiotom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, oraz na realizację prac budowlanych. Na Ŝądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli mu odpowiednich pełnomocnictw, jeŝeli będzie to konieczne Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlanych Część ogólna Przedmiotem niniejszego rozdziału są Warunki Ogólne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: Budowa światłowodowej sieci szerokopasmowej dla potrzeb realizacji projektu»przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Rudna«47\n48 Zakres robót objętych kontraktem W zakres zadania wchodzi: wykonanie dokumentacji zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inŝynierską w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowlanego zgodnie z prawem budowlanym oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania robót zgodna z zasadami sztuki budowlanej realizacja inwestycji jaką jest budowa kablowej sieci szerokopasmowej Przekazanie terenu budowy Do obowiązków Wykonawcy naleŝy uzyskanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli kaŝdej niezbędną do realizacji zadania nieruchomości. Wydatki niezbędne do uzyskania zgody pokrywa Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montaŝowych oraz po ich zakończeniu. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć oraz datę ich wykonania Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu w formacie określonym wyŝej Zaplecza Wykonawcy dla potrzeb realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pomieszczenia biurowe, salę narad, pomieszczenia sanitarne, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania zadania. Wykonawca powinien takŝe zapewnić obsługę obiegu dokumentów, a takŝe niezbędny sprzęt techniczny do wydruku powielania i archiwizacji materiałów projektowych i dokumentów. Obowiązkiem Wykonawca jest zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego ogrodzenie oświetlenie, oznakowanie i zorganizowanie wjazdów i wyjazdów z terenu budowy. 48\n49 Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym i gospodarczym. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów do zaplecza i placu budowy. Wszelkie koszty z utworzeniem, utrzymaniem likwidacja zaplecza ponosi Wykonawca Organizacja robót budowlanych Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania InŜynierowi Kontraktu do akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót, szczegółowy harmonogram robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ), Program Zapewnienia Jakości (PZJ) Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót ma zapewnić zaplanowany sposób realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbioru robót, instrukcjami InŜyniera Kontraktu oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: opis organizacji i wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, opis organizacji ruchu na budowie, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Zabezpieczenie interesów osób trzecich Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie budowy, takich jak rurociągi i kable. Jeśli wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach obszaru budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować InŜyniera Kontraktu o zamiarze wykonania takiej pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, spowodowane przez jego działania, w szczególności w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Przejścia kanalizacji pod obiektami takimi jak cieki wodne, drogi i linie kolejowe winny być wykonane, zgodnie z 49\n50 warunkami wydanymi przez administratora obiektu. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniechania, lub zaniedbania, Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym moŝliwym czasie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ewentualnych uszkodzeń i awarii powinno nastąpić natychmiast po ich wystąpieniu Ochrona środowiska W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do: Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŝności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem koryta rowu kablowego pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŝliwością powstania poŝaru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone prawem ochrony Środowiska. Koszty usuwania materiałów poniesie Wykonawca. UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub materiałów emitujących promieniowanie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŝyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez InŜyniera Kontraktu. Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemoŝliwić wystąpienie niekontrolowanych skaŝeń gruntu. Wykonawca winien posiadać środki 50\n51 chemiczne powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych, w sytuacji wystąpienia awarii urządzeń Wycinka drzew i krzewów Wykonawca winien projektować sieci tak aby unikać kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i krzewów. W przypadku konieczności wycinki przed jej przeprowadzeniem Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Karę za bezprawną wycinkę drzew poniesie Wykonawca. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki posiadającej pozwolenie na wycinkę. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzje o sposobie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania lub utylizację wraz z kosztami towarzyszącymi ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Wykonawca Warunki bezpieczeństwa pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi Wykonawca. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 51\n52 szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wykonawca na własny koszt opracuje i wdroŝy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, warunków uŝytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposaŝenia, sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, organizacji pracy na budowie, sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Ochrona przeciwpoŝarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŝarowej, a w szczególności będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŝarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz magazynowych i zaplecza socjalnego, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŝarem wywołanym prowadzonymi robotami albo przez personel Wykonawcy Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy, a w szczególności: dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób niepowołanych 52\n53 Miejsce prowadzenia robót winno być ogrodzone i oznakowane oraz zabezpieczone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, z planem BIOZ oraz uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do: utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy. Wykonawca opracuje i uzgodni z InŜynierem Kontraktu projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a takŝe uzyska odpowiednie uzgodnienia administratora ciągów komunikacyjnych. Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu i placu budowy ponosi Wykonawca Zapoznanie podwykonawców z treścią wymagań zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny za przekazanie wszelkich wymogów określonych niniejszym Programem Funkcjonalno-UŜytkowym wynajętym przez niego Podwykonawcom Personel Wykonawcy Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien uŝywać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być oznakowane firmowym logo Wykonawcy. Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleŝności od stopnia ewentualnego zagroŝenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych MontaŜ urządzeń i instalacji na istniejących obiektach MontaŜ urządzeń i instalacji, w tym kabli i związanego z nimi osprzętu Wykonawca moŝe prowadzić wyłącznie po uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub zarządzającego obiektem. W szczególności instalację kabli na podbudowie słupowej sieci energetycznej moŝna wykonywać wyłącznie w obecności wyznaczonego przedstawiciela 53\n54 podmiotu zarządzającego siecią i w czasie przez niego wyznaczonym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniem prac a takŝe nadzorem administratora obiektu. Wykonawca pokrywa takŝe koszty związane z niezbędnymi wyłączeniami linii energetycznych na czas wykonywania robót Przebudowa urządzeń kolidujących Przebudowę urządzeń kolidujących naleŝy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z uŝytkownikami tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy oraz nadzoru właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy Szkolenie, rozruch Szkolenie winno obejmować: zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, zarządzanie siecią korzystanie z zainstalowanego oprogramowania przyjęte procedury bezpieczeństwa, system monitoringu, kontroli i pomiarów. Wszelkie szkolenia i instruktaŝ winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń. Wykona takŝe inne zobowiązania konieczne do przejęcia robót i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposaŝy obiekty w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy według standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni takŝe kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania oraz komplet wymaganych instrukcji technicznych i eksploatacyjnych. Szkolenie powinno obejmować minimum 5 osób wskazanych przez Zamawiającego. 54\n55 Gwarancja jakości Wykonawca udzieli na roboty objęte Kontraktem 36 miesięcznej gwarancji od daty zakończenia robót potwierdzonej w protokole przyjęcia robót. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na kaŝde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni robocze od momentu doręczenia takiego wezwania. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego Materiały Wymagania ogólne Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować materiały i wyroby budowlane o właściwościach umoŝliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań funkcjonalnych. Stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym. Szczegółowe cechy charakterystyczne, właściwości, parametry i wymagania są przedstawione w niniejszym PFU Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach kontraktu powinny być materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej Ŝywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie telekomunikacyjnym., Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu informacji o zastosowanych materiałach w postaci aprobaty technicznej oraz certyfikatów zgodności. 55\n56 Źródła pozyskiwania materiałów Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła dostawy proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły Inspekcja wytwórni materiałów InŜynier Kontraktu ma prawo do okresowych kontroli wytwórni materiałów w celu sprawdzenia ich jakości w stosunku do wymagań. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości Materiały nieodpowiadające wymaganiom oraz szkodliwe dla otoczenia Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę na własny koszt wywiezione z placu budowy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŝycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika mogą być uŝyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli Wykonawca uŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uŝycie spowodowało jakiekolwiek zagroŝenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 56\n57 przez InŜyniera Kontraktu. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Sprzęt i środki transportu Wykonawca jest zobowiązany do uŝywania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych warunkach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Sprzęt wykorzystany w robotach powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wymaganiom jakości. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera Kontraktu. Dotyczy to sprzętu zarówno Wykonawcy jak i wynajętego przez niego do realizacji prac. Liczba i rodzaj środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i zaleceniach InŜyniera Kontraktu. Wykonawca będzie usuwać na bieŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. Wszelki sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków jakości robót i bezpieczeństwa, zostanie przez InŜyniera Kontraktu zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót Wykonanie robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie wszelkich robot zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia wyspecyfikowane w Kontrakcie lub dokumentacji projektowej, pracowników i inne środki konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwość i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty, roboty tymczasowe. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich robót wyłącznie do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie zostały uzgodnione z InŜynierem Kontraktu. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w naleŝytym porządku. Wykonawca będzie usuwał z placu budowy wszelki złom, gruz i 57\n58 odpady. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi kaŝdy błąd w usytuowaniu, poziomach, czy wymiarach robót Rozpoczęcie robót Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez InŜyniera Kontraktu i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty i nakładane kary będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla jakiegokolwiek odcinka niezwłocznie rozpocząć roboty budowlane w zakresie, dla którego zostało wydane pozwolenie. Wykonawca umieści tablice informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera Kontraktu Polecenia inŝyniera Kontraktu Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy obowiązują Wykonawcę bezwzględnie. Powinny być one wykonywane w czasie określonym w poleceniu wykonania robót. JeŜeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez InŜyniera Kontraktu zawieszone. Wszelkie koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciąŝały Wykonawcę Harmonogram robót Na wykonawcy ciąŝy obowiązek sporządzenia harmonogramu robót zgodnego z zapisami kontraktu. Harmonogram powinien być zatwierdzony przez InŜyniera Kontraktu. Wszelkie zmiany harmonogramu w trakcie realizacji robót powinny mieć akceptację InŜyniera Kontraktu. W przypadku konieczności wprowadzania zmian Wykonawca składa wniosek wraz z uzasadnieniem. Brak akceptacji zmian w harmonogramie nie dopuszcza ich wprowadzenia. 58\n59 Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obszarze kolizji lub zbliŝeń z istniejącymi instalacjami i urządzeniami podziemnych i naziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera Kontraktu i zainteresowane podmioty oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŝliwa okaŝe się zmiana harmonogramu robót, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu drogowego Przed rozpoczęciem robót wiąŝących się z zajęciem pasa drogowego Wykonawca uzyska decyzję Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1988r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót ponosi Wykonawca. W przypadku gdy Zarządca drogi będzie wymagał sporządzenia planu organizacji ruchu drogowego na czas zajęcia pasa Wykonawca jest zobowiązany taki projekt wykonać na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŝ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu. 59\n60 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca Prace geodezyjne Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia tras kablowych przez InŜyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili wystawienia protokołu odbioru, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni sposób kontroli, włączając personel, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą zgodność ich jakości z wymaganiami norm i PFU. W razie konieczności, InŜynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. JeŜeli jakość materiałów nie spełni wymaganych norm InŜynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uŝycie do robót wadliwych materiałów Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. Po 60\n61 wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Kontraktu. Wyniki zostaną przedstawione w postaci reportu z badań. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. InŜynier Kontraktu moŝe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŝnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŝą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŝnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z PFU Atesty jakości materiałów i urządzeń InŜynier Kontraktu moŝe dopuścić do uŝycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: Certyfikat na znak bezpieczeństwa, Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub deklarację zgodności z aprobatą Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz państw objętych umową w sprawie zamówień rządowych Testy i pomiary końcowe. Przejęcie robót Wykonanie testów i pomiarów końcowych oraz przekazanie ich wyników InŜynierowi Kontraktu przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym przejęcia robót. Zakres testów i pomiarów, harmonogram ich przeprowadzania przedstawi InŜynierowi Kontraktu Wykonawca do akceptacji i zatwierdzenia. Pomiary i testy powinny obejmować wszystkie uŝytkowe parametry techniczne i technologiczne wybudowanej sieci, a w szczególności parametry transmisyjne. Testy i badania powinny takŝe obejmować właściwości funkcjonalne sieci. Testom, badaniom i pomiarom podlegają elementy pasywne sieci, urządzenia aktywne i oprogramowanie Dokumenty budowy 61\n62 Podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie prowadzenia robót budowlanych jest dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŝąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinni być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym. Wszelkie wpisy powinny być podpisane przez wprowadzającego i opatrzone datą. Załącznikami do dziennika budowy będą protokoły, polecenia i inne dokumenty. Załączniki powinny być oznaczane kolejnymi numerami i datą Obmiar robót Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu prowadzone jest według rozliczeń opartych o cenę ryczałtową, Prowadzone obmiary będą wykorzystane porównania zgodności wykonanego zakresu robót w stosunku do wymagań określonych kontraktem. Wyjątek stanowią roboty dodatkowe lub zamienne nie ujęte kontraktem a wprowadzone do realizacji przez InŜyniera Kontraktu Odbiór i przejęcie robót Celem odbioru jest dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót określenie ich jakości i kompletności oraz zgodności z Kontraktem i PFU. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór przeprowadzany jest przez InŜyniera Kontraktu i powołany przez niego zespół z udziałem Wykonawcy Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŝliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu na wniosek w postaci pisemnego 62\n63 zgłoszenia gotowości do odbioru przedstawionego przez Wykonawcę. InŜynier Kontraktu powinien przystąpić do odbioru ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Odbioru dokonuje InŜynier Kontraktu w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca robót nie moŝe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez InŜyniera Kontraktu Warunki odbioru robót Procedura odbioru polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu wymagań co do ich ilości, jakości i wartości określonych w dokumentacji i PFU. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem InŜyniera Kontraktu. Po przeprowadzeniu odbioru InŜynier Kontraktu wystawi częściowy lub końcowy protokół odbioru robót Dokumenty odbioru robót W chwili zgłoszenia do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację projektową podstawową opracowaną w ramach Kontraktu z naniesionymi zmianami uzyskanymi uzgodnieniami i pozwoleniami dodatkową dokumentację jeśli została sporządzona, oryginał dziennika budowy wyniki testów i pomiarów kontrolnych, zapewnienia jakości, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, dokumentacje robót towarzyszących protokoły odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu protokoły odbioru robót wykonanych na obcej infrastrukturze, a w szczególności na infrastrukturze energetycznej podpisane przez zarządców tej infrastruktury 63\n64 protokoły odbioru terenu, na którym prowadzona była budowa podpisane przez administratora lub właściciela nieruchomości kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej instrukcje eksploatacyjne, instrukcje stanowiskowe, instrukcje p.poŝ Protokół odbioru InŜynier Kontraktu wystawi protokół odbioru robót lub odcinka, (częściowy lub końcowy) pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: ukończenie robót i zakończenie testów i pomiarów końcowych dostarczenie całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie W przypadku, gdy podczas procedury odbioru InŜynier Kontraktu stwierdzi lub wykryje wady przedmiotu odbioru swoje zastrzeŝenia i uwagi wnosi do protokołu odbioru podając wymagania co do sposobu i terminu ich usunięcia. InŜynier Kontraktu zamieszcza takŝe w protokole odbioru klauzulę stwierdzającą czy mimo wad przedmiot odbioru nadaje się do eksploatacji Świadectwo wykonania Wystawienie świadectwa Wykonania jest moŝliwe po zakończeniu procedury odbioru polegającej na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, jakie się pojawiły w okresie gwarancyjnym oraz jakie zostały stwierdzone podczas odbioru. Świadectwo wykonania jest potwierdzeniem InŜyniera Kontraktu wykonanie zobowiązań Wykonawcy związanych z usuwaniem wad. InŜynier Kontraktu Wystawia świadectwo wykonania w ciągu 30 dni od zakończenia okresu zgłaszania wad Rozliczenie robót Podstawą rozliczenia robót jest protokół odbioru zawierający klauzulę InŜyniera Kontraktu zezwalającą na dokonanie płatności. NaleŜność za wykonane roboty jest skalkulowana w oparciu o cenę ryczałtową, określoną przez Wykonawcę na podstawie 64\n65 dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU, a w szczególności będzie obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zuŝytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, magazynowania i ewentualnych ubytków koszt pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami koszt robót tymczasowych i towarzyszących koszty pośrednie i dodatkowe opłaty administracyjne i inne zysk Wykonawcy zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami Sposób rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych Roboty zamienne i dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po ich zatwierdzeniu przez InŜyniera Kontraktu przed rozpoczęciem. W przypadku, gdy zatwierdzona wartość robót zamiennych jest róŝna od zakresu robót ujętych w kontrakcie kontraktowa wartość robót ulega zmianie o róŝnicę wartości. Wartość robót dodatkowych powiększa kwotę kontraktu. Jednocześnie wartość kontraktu zostanie zmniejszona o wartość robót, które w uzgodnieniu z InŜynierem Kontraktu nie zostaną wykonane i nie będą miały swojego zamiennika Podstawa płatności Płatność za pozycję rozliczeniową naleŝy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy, oceną jakości uŝytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Wysokość naleŝnej płatności za część lub całość robót powinna być kaŝdorazowo określona przez InŜyniera Kontraktu na protokole odbioru robót. 65\n66 2.2 Wymagania w stosunku do robót ziemnych Cechy robót ziemnych Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu związane będą z układaniem kabla światłowodowego lub odcinków rurociągów teletechnicznych i polegać będą na: rozbiórce nawierzchni wykonaniu wykopów pod kabel lub rurociągi teletechniczne, wykonaniem zabezpieczenia i odwodnienia wykopów wykonanie przecisków i przewiertów ułoŝeniu kabla wykonaniem zasypki wykopu, odtworzeniem nawierzchni Zakres robót ziemnych objętych kontraktem W zakresie objętym kontraktem jest wykonanie wykopów otwartych dla potrzeb ułoŝenia kabla lub rurociągów kablowych, przecisków lub przewiertów starowanych w miejscach gdzie prowadzenie prac metodą wykopu otwartego jest niemoŝliwe, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni oraz wszelki roboty towarzyszące i uzupełniające związane z przygotowanie i prowadzeniem prac ziemnych Wykonanie robót ziemnych Przygotowanie do robót ziemnych Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŝy: przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca powinien uzyskać decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją kontraktu ponosi Wykonawca. odwodnić pas terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane urządzić przejazdy i drogi dojazdowe wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 66\n67 połoŝenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłuŝnego i połoŝenia osi geometrycznych wykopów Wykonanie robót ziemnych pod kabel światłowodowy Kabel światłowodowy powinien być układany w ziemi na głębokości mierzonej od dolnej powierzchni kabla ułoŝonego na dnie wykopu lub na warstwie podsypki wynoszącej: w terenie zabudowanym co najmniej 0,6 m, w terenie niezabudowanym co najmniej 0,8 m. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy kabla. Przy montaŝu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie moŝe być zmniejszona. Roboty ziemne naleŝy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Sposób umocnienia ścian wykopu naleŝy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŝujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W przypadkach gdy warunki tego wymagają grunt w dnie wykopu naleŝy zagęścić, a jeŝeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemoŝliwe grunt naleŝy wymienić Przewierty sterowane Przy skrzyŝowaniach budowanego kabla z przeszkodami w postaci dróg, cieków wodnych i innych przeszkód terenowych w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza się prowadzenie kabla przez uprzednio wprowadzoną do gruntu rurę osłonową. MoŜe ona zostać wprowadzona metodą przewiertu sterowanego lub niesterowanego. Dla długości przepustu mniejszego niŝ 50 m moŝliwe jest stosowanie przewiertu niesterowanego, powyŝej zaleca się przewiert sterowany. Przy wciskaniu rur osłonowych do gruntu moŝe być stosowana zawiesina bentonitowa w celu zmniejszenia tarcia, a po wyschnięciu - stabilizująca grunt w wywierconym otworze. Najmniejsza grubość warstwy ziemi przykrywającej przepust wykonywany metodą przewiertu powinna wynosić 1,5 m dla rur o średnicy do 600 mm. Wykonanie przepustu powinno być realizowane według zatwierdzonego projektu budowlanego. 67\n68 Przeciski W przypadku skrzyŝowań kabla z przeszkodami moŝliwe jest takŝe wykonanie przejść pod nimi dla rurociągu kablowego metodą pneumatycznego przebijania gruntu (przecisku) polegającą na wykonaniu otworu dla rury przepustowej przy pomocy poziomego młota pneumatycznego (kreta). Rury przepustowe są bezpośrednio wciągane lub wpychane do otworu za głowicą urządzenia. Średnica głowicy urządzenia (kreta, rakiety ziemnej) powinna być odpowiednio dobrana do średnicy rury przepustowej. Nie naleŝy uŝywać urządzenia bez przymocowanej uprzednio rury. Urządzenie musi być przygotowane do biegu powrotnego w razie napotkania przeszkody niemoŝliwej do pokonania. Metodę te naleŝy stosować w zwięzłym i stabilnym gruncie. Nie dopuszcza się stosowanie tej metody w gruncie skalistym Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych W przypadku powstania w czasie prowadzenia robót awarii lub uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych naleŝy wstrzymać pracę i zachować szczególną ostroŝność podejmując działania odpowiednie do skali i przedmiotu awarii. Nie naleŝy podejmować prób naprawy uszkodzonych rurociągów lub kabli przed powiadomieniem właściciela lub zarządcy uszkodzonej infrastruktury. Powiadomienie to powinno nastąpić natychmiast po wystąpieniu awarii. NaleŜy takŝe powiadomić InŜyniera Kontraktu. W przypadku zagroŝenia teren naleŝy ogrodzić i zabezpieczyć. Koszt związane z awarią ponosi Wykonawca. W przypadku gdy do awarii doszło z powodu nie uwidocznienia na mapach geodezyjnych infrastruktury podziemnej, która uległa uszkodzeniu cięŝar udowodnienia tego faktu leŝy po stronie Wykonawcy Kontrola jakości robót ziemnych Kontroli podlega cały proces przygotowania i prowadzenia prac ziemnych, w tym rozbiórka i odtworzenie nawierzchni, wykonanie i zasypanie wykopów, przygotowanie wykopu do ułoŝenia rurociągu, w tym wykonanie podsypki, zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopów. Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na 68\n69 wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Po wykonaniu wykopów naleŝy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w obowiązujących normach. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w normach powinny być ponownie wykonane ponownie przez Wykonawcę na jego koszt. Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i obowiązujących normach. 2.3 Wymagania w stosunku do robót związanych z instalacją kabli światłowodowych na podbudowie słupowej Przy budowie światłowodowej sieci kablowej w technologii podwieszania na podbudowie energetycznej słupowej średniego i niskiego napięcia naleŝy wykorzystać samonośne kable światłowodowe typu ADSS. Kabel powinien być zainstalowany na słupach kablowych poniŝej przewodów roboczych w taki sposób aby wysokość zawieszenia kabla wzdłuŝ ulic i dróg była taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa od powierzchni ziemi do najniŝszego punktu kabla nie była mniejsza niŝ: 3,5 m dla linii biegnących wzdłuŝ ulic i dróg publicznych w miejscach niedostępnych dla pojazdów i cięŝkiego sprzętu rolniczego; 4,0 m dla linii biegnących przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowań gospodarczych; 3,0 m dla linii biegnących poza miastami i miejscowościami o zwartej zabudowie oraz w miejscach niedostępnych dla pojazdów i cięŝkiego sprzętu rolniczego; 5,0 m przy skrzyŝowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram. Wysokości zawieszenia, zgodne z powyŝszymi zasadami, powinny być określone dla poszczególnych odcinków linii w projekcie wykonawczym. MontaŜ kabla powinien być wykonany przy zachowaniu następujących zasad: kabel nie powinien ocierać ani uderzać o słup, jak teŝ o elementy instalacyjne. złącza naleŝy instalować wyłącznie przy słupach, przy czym powinny być one mocowane do słupów tak, aby nie przenosiły sił wzdłuŝnych. kabel zawieszony na słupach linii energetycznej nadziemnej lub na własnych konstrukcjach wsporczych nie powinien być zginany bardziej niŝ to wynika z 69\n70 dopuszczalnego promienia gięcia danego typu kabla wg instrukcji eksploatacyjnej producenta. w celu zamocowania samonośnych kabli światłowodowych ADSS naleŝy zastosować system spiralnych zawiesi kablowych składający się z elementów napręŝających, zawiesi oraz tłumików drgań. pojedynczy tłumik naleŝy zainstalować na kaŝdą stronę słupa, gdy rozstaw pomiędzy słupami wynosi od 80 do 100 metrów. Dla sieci o rozstawie pomiędzy słupami powyŝej 100m zaleca się stosowanie dwóch tłumików na kaŝdą stronę słupa Cechy robót instalacyjnych Instalacja samonośnych kabli światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia polega na ich zawieszeniu na odpowiedniej wysokości nad gruntem, poniŝej energetycznych przewodów roboczych. Kable powinny być zawieszone z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu tak by zminimalizować wpływ warunków atmosferycznych na ich trwałość i Ŝywotność Warunki wykonania i odbioru robót związanych z zawieszeniem kabla Całość robót naleŝy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inŝynierskiej. W szczególności wszelkie prace naleŝy wykonywać zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposaŝenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: prace prowadzić po uprzednim przekazaniu placu budowy, uzgodnieniu z EnergiaPro S.A. czasu i miejsca wykonywania prac, na wyłączonych całkowicie spod napięcia urządzeniach, po przygotowaniu i uziemieniu miejsca pracy, po przeprowadzeniu instruktaŝu pracowników. 70\n71 dobrać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (waŝne zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E oraz umiejętności) w tym kierujący zespołem z aktualnym zaświadczeniem SEP, konieczne jest stosowanie odzieŝy i sprzętu ochrony osobistej. po zakończeniu prac zlikwidować miejsce pracy i powiadomić koordynującego o zakończeniu prac. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroŝeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŝliwych, zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w pobliŝu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego zapewnić likwidację zagroŝeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŝeń, przeprowadzić instruktaŝ pracowników wyposaŝyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czasie prowadzenia robót budowlanych, w pobliŝu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym szelki i drabiny. przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji podbudowy energetycznej lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, wytrzymałość na przewidywane obciąŝenie, a takŝe stan techniczny stałych elementów konstrukcji mających słuŝyć do mocowania linek bezpieczeństwa zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, szelki z pasem biodrowym (do prac w podparciu na słupach). w czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i powinien mieć sprzęt i środki umoŝliwiające szybkie udzielenie pomocy w razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŝenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŝenia. 71\n72 kierownik budowy lub inna osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym Zakres robót związanych z zawieszeniem kabli objętych kontraktem Zakres robót jest związany z podwieszaniem kabla światłowodowego na istniejącej słupowej podbudowie energetycznej linii średniego i niskiego napięcia i obejmuje : roboty przygotowawcze i porządkowe na trasie czynnej linii energetycznej średniego i niskiego napięcia, zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaŝnionymi, geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, montaŝ kabla światłowodowego napowietrznego na istniejących słupach energetycznych oraz budynkach stacji energetycznych, montaŝ wewnątrz budynków : przełącznic światłowodowych,drabin, koryt i stelaŝy zapasów kablowych, pomiary reflektometryczne i tłumienności optycznej linii światłowodowej Kolejność wykonania robót instalacji kabli i osprzętu Budowa kablowej linii światłowodowej na podbudowie słupowej średniego i niskiego napięcia realizowana będzie podstawowymi etapami, w kolejności jak niŝej: wyłączenie i zabezpieczenie linii energetycznych na trasie montaŝu kabla ADSS, montaŝ kabla światłowodowego napowietrznego na istniejących słupach energetycznych oraz obiektach stacji energetycznych, ponowne załączenie sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia, pomiary reflektometryczne i tłumienności optycznej linii światłowodowej Nadzór słuŝb energetycznych Warunkiem prowadzenia prac jest podporządkowanie się zaleceniom słuŝb energetycznych wyznaczonych przez właściwy Zakład Energetyczny EnergiaPro. Wszelkie 72\n73 czynności związane z instalacją kabli światłowodowych na podbudowie energetycznej muszą być prowadzone pod nadzorem słuŝb energetycznych i wyłącznie w czasie przez nich wyznaczonym. Koszty nadzoru określone przez EnergiaPro ponosi Wykonawca Uzgodnienie wyłączeń napięcia Przystąpienie do robót instalacyjnych na słupowej podbudowie energetycznej musi być poprzedzone ustaleniem harmonogramu wyłączeń określonych odcinków linii energetycznych. Ustalenie harmonogramu powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem określonym w warunkach technicznych wystawionych przez Zakład Energetyczny. Wszelkie zmiany harmonogramu wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń muszą być zaakceptowane przez Zakład Energetyczny. W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie jednostronnie przez Zakład Energetyczny Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego ich stosowania. Zarówno harmonogram wyłączeń napięcia jak i jego zmiany powinny zostać przedstawione do wiadomości i akceptacji InŜyniera Kontraktu Instalacja złączy i osprzętu Złączy nie naleŝy umieszczać w przęśle, lecz wyłącznie podwieszać je przy słupach. Złącza naleŝy tak sytuować i mocować do słupa, aby znajdowały się nieco niŝej niŝ kabel. Po obu stronach złącza powinny być uformowane niewielkie zapasy kabla. Osprzęt na słupach niezbędny do zawieszenia kabla naleŝy instalować zgodnie z instrukcją producenta. Do budowy linii naleŝy przygotować słupy i osprzęt w zakresie zgodnym z projektem wykonawczym. W pierwszej kolejności instaluje się haki ewentualnie zaciski mocujące, zawiesza się i wieszaki, a później kabel. W wypadku stosowania słupów drewnianych naleŝy wkręcić haki. Cała część nagwintowana haka powinna wejść w słup. Na wkręconym haku zawiesza się wieszak oraz krąŝek ewentualnie rolkę. W słupach prefabrykowanych haki z nakrętkami mocuje się w przewidzianych do tego celu otworach. Wieszaki zawiesza się analogicznie, jak dla słupów drewnianych. Wieszaki naleŝy tak instalować, aby część otwarta lub otwierana wspornika krąŝka była zwrócona w stronę zainstalowanego wieszaka lub zacisku mocującego. Inne wzajemne ułoŝenie utrudniałoby przełoŝenie kabla z krąŝka na wieszak ewentualnie na zacisk. 73\n74 Instalacja szaf i skrzynek kablowych Szafy i skrzynki kablowe wykorzystywane przy sieci światłowodowej montowanej na podbudowie słupowej linii energetycznych przeznaczone są do umieszczenia w nich przełącznic optycznych oraz urządzeń aktywnych węzłów dystrybucyjnych. Wielkość szaf i skrzynek powinna być dobrana odpowiednio do pojemności kabla światłowodowego i wielkości przełącznicy a takŝe do wymiarów urządzeń aktywnych i zasilających. W zaleŝności od warunków lokalnych i uzgodnień z Zakładem Energetycznym szafy i skrzynki kablowe mogą być instalowane jako nasłupowe zawieszane na wskazanych słupach podbudowy sieci niskiego napięcia lub instalowane jako przysłupowe lub wolnostojące montowane na fundamencie betonowym. Szafy i skrzynki wiszące powinny być wyposaŝone w odpowiednie uchwyty umoŝliwiające ich zawieszenie na słupie. Szafy lub skrzynki przewidziane do instalacji urządzeń aktywnych powinny być wyposaŝone w urządzenia zasilające i złącze energetyczne wraz z układem pomiarowym. Sposób prowadzenia przyłącza energetycznego powinien być uzgodniony z Zakładem Energetycznym. Zaleca się aby zasilanie elektryczne urządzeń było doprowadzone ze słupa, na którym zainstalowana jest skrzynka lub szafa kablowa Instalacja kabli w obrębie stacji transformatorowych Kable naleŝy mocować na wspornikach mocowanych i rozmieszczonych w obiektach trwałych według indywidualnego rozwiązania projektowego. Do zawieszania kabli naleŝy uŝywać identycznego osprzętu stosowanego w liniach podwieszanych oraz stosować metody i zasady analogiczne do metod stosowanych przy zawieszaniu kabla na konstrukcjach słupów. Odcinki przebiegu linii między konstrukcjami wsporczymi umieszczonymi na obiektach trwałych nie powinny przekraczać długości, przy których siła naciągu kabla przekraczałaby naciąg dopuszczalny podany w warunkach technicznych dla danego typu kabla. Przy montaŝu kabli na stacjach transformatorowych najczęściej następuje przejście kabla światłowodowego zawieszonego na linii średniego napięcia na podbudowę linii niskiego napięcia. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na sposób montaŝu wsporników i zawiesi na obiekcie stacji transformatorowej tak aby nie nastąpiło połączenie galwaniczne ani nawet zbliŝenie przez konstrukcję metalowych wsporników pomiędzy linią średniego i niskiego napięcia. KaŜdorazowo na obiektach stacji transformatorowych naleŝy 74\n75 przewidzieć pozostawienie zapasu kabla światłowodowego montowanego na stelaŝu zapasu podobnie jak na słupach podbudowy Zakończenia kabli Kable światłowodowe prowadzone zarówna na podbudowie słupowej jak i w rurociągu lub doziemne powinny być zakończone na przełącznicach optycznych ODF zainstalowanych w szafach lub skrzynkach kablowych albo w obiektach stałych w których zlokalizowane są węzły dostępowe lub dystrybucyjne sieci. Wybór rodzaju przełącznic do montaŝu linii światłowodowych powinien być uwarunkowany pojemnością i rodzajem kabla oraz wielkością obiektu przeznaczonego do montaŝu przełącznicy. MontaŜ przełącznic powinien być wykonany ściśle według zaleceń fabrycznych. Jako dokumenty powykonawcze przełącznicy powinny być przekazane jej dokumenty fabryczne, dokumenty fabryczne elementów wyposaŝenia oraz informacje o rozmieszczeniu zakończeń wprowadzonych kabli. Dokumenty powykonawcze przełącznicy powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej linii. MontaŜ złączy światłowodowych końcowych w stojakach przełącznic światłowodowych powinien być wykonany metodą spajania. Wykonując zakończenia optyczne kabli światłowodowych naleŝy przestrzegać aby: kable połączeniowe i złącza światłowodowe spełniały wymagania norm, sznury optyczne zakończeniowe (pigtajle) były układane łagodnymi łukami, bez nadmiernych wygięć i załamań oraz posiadały właściwe oznakowanie, wiązki pigtaili były umocowane w konstrukcji przełącznicy w sposób trwały, uniemoŝliwiający zbędne przemieszczenie w czasie eksploatacji Kontrola jakości robót instalacyjnych Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami norm. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜynierowi Kontraktu. Wykonawca powiadamia InŜyniera Kontraktu o zakończeniu kaŝdej roboty, którą moŝe kontynuować dopiero po akceptacji odbioru przez InŜyniera Kontraktu. 75\n76 Telekomunikacyjne linie kablowe światłowodowe podlegają sprawdzeniu: tras kablowych - zgodności z projektem skrzyŝowań i zbliŝeń z innym uzbrojeniem ochrony powłoki kabli zabezpieczenia przed korozją (elementów stalowych wszelkich konstrukcji i osprzętu) prawidłowości budowy ciągów rurociągów, kanalizacji i studni kablowych montaŝu złączy i przełącznic światłowodowych parametrów optycznych zabudowanych kabli określenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w wykopach po wykonanych pracach ziemnych Przedstawioną do odbioru kablową linię światłowodową naleŝy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeŝeli sprawdzenia i pomiary dały pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do akceptacji InŜyniera Kontraktu Pomiary zwisów i napręŝeń przewodów i kabli Inwentaryzacja słupów podbudowy oraz pomiary zwisów mają na celu stwierdzenie, czy stan techniczny słupów pozwala na podwieszenie dodatkowego kabla światłowodowego samonośnego typu ADSS. Warunkiem podwieszenia jest ustalenie istniejącego obciąŝenia poszczególnych słupów w celu określenia zapasu ich wytrzymałości w stosunku do wartości katalogowej-zapewniającej moŝliwość dowieszenia przyjętego kabla ADSS. Drugim warunkiem jest obliczenie maksymalnych zwisów i napręŝeń dla kabla światłowodowego ADSS w celu zachowania wymaganych normami i zaleceniami odległości od przewodów energetycznych i odległości od powierzchni ziemi, dróg i innych obiektów krzyŝujących się na trasie projektowanej linii. Do obliczeń zwisów i napręŝeń naleŝy przyjąć następujące załoŝenia: obliczenia naleŝy wykonać zgodnie z normą PN-E z 1998 r. i SEP-E-003 z 2003, obliczenia naleŝy wykonać dla strefy klimatycznej WI i SI SIa, obliczenia naleŝy wykonać dla stanu upał, w którym występować będą największe zwisy przewodów, 76\n77 za stan zerowy naleŝy przyjąć stan sadzi normalnej lub stan mróz (w zaleŝności od rozpiętości przełomowej), wartość napręŝeń przewodów istniejącej sieci napowietrznej naleŝy oszacować na podstawie pomiarów zwisów przewodów wykonanych w terenie wybranych przęseł przy temperaturze 0 C. obliczenia naleŝy przeprowadzić dla przewodu ADSS-XXOTKsdD o ilości włókien wynikających z projektu Pomiary optyczne W trakcie budowy i montaŝu linii światłowodowej powinny być wykonywane niŝej podane pomiary: po zawieszeniu kabla, a przed rozpoczęciem montaŝu złączy naleŝy wykonać pomiary kontrolne potwierdzające parametry światłowodów. Pomiary naleŝy wykonać przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm. po wykonaniu połączeń światłowodów naleŝy wykonać pomiary reflektometryczne z obydwu stron odcinka zmontowanego dla fal 1310 nm i 1550 nm, w celu stwierdzenia poprawności wykonanych połączeń. Dopiero po pozytywnym wyniku tych pomiarów dla wszystkich włókien światłowodowych w kablu moŝna przystąpić do ostatecznego zamknięcia mufy złączowej. po całkowitym zmontowaniu odcinka kontrolnego, dla uzyskania wykresów reflektometrycznych, naleŝy wykonać na wszystkich włóknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron odcinka. Nie spełniające wymogów spojenia, ujawnione w trakcie pomiarów naleŝy poprawić. Wykresy reflektometryczne uzyskane po naprawieniu wadliwych spojeń naleŝy zarejestrować na nośnikach elektronicznych i przekazać jako załączniki do dokumentacji powykonawczej. Stanowić one będą charakterystyki odniesienia wybudowanej linii. po zmontowaniu i połączeniu odcinków kontrolnych naleŝy pomiędzy przełącznicami światłowodowymi wykonać pomiary reflektometryczne jak poprzednio. Wykresy reflektometryczne naleŝy zarejestrować na nośnikach elektronicznych i przekazać jako załączniki do dokumentacji powykonawczej. Stanowić one będą charakterystyki odniesienia wybudowanej linii. Poza tym naleŝy wykonać na odcinku regeneratorowym: 77\n78 pomiary tłumienności wynikowej wszystkich światłowodów metodą transmisyjną, pomiary tłumienności odbicia wstecznego złączek światłowodowych Dokumenty odniesienia W czasie budowy napowietrznej linii światłowodowej naleŝy stosować odpowiednie normy, a w szczególności: ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-004. ZbliŜenia i skrzyŝowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne. ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednodomowe dalekosięŝne. Wymagania i badania. ZN-96/TPSA-006. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. PN-E/ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 2.4 Wymagania w stosunku do materiałów i urządzeń Pasywne elementy sieci Kable światłowodowe typu ADSS Samonośne kable światłowodowe ADSS (ang. All-Sielectric Self Supporting), stosowane są do budowy sieci światłowodowych m.in. w oparciu o istniejącą infrastrukturę linii średniego i niskiego napięcia (do max ok. 200m). Ze względu na bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej i światłowodowej wymaga się by kable te były lekkie oraz w pełni dielektryczne. Powłoka zewnętrzna i wewnętrznej wykonana z HDPE. WaŜnym kryterium jest podana w opisie technicznym kabla deklaracja producenta dotycząca zgodności z podstawowymi procedurami badań kabli optycznych wg. standardu IEC Kabel wykonany w formie luźnej tuby wypełnionej Ŝelem w celu uniknięcia wnikania wody do środka. Dodatkowo kabel ma być odporny na działanie promieniowania UV oraz temperaturę wahającą się od -30 C do +70 C, natomiast instalacja powinna by ć przeprowadzona w zakresie od -10 C do +50 C. Kable muszą być zgodne z międzynarodowym standardem A-DF2Y(ZN)2Y. 78\n79 Budowa kabla ADSS: 1. Centralny element wytrzymałościowy, FRP 2. Włókna optyczne w luźnej tubie 3. Materiał wypełniający 4. Taśma separująca 5. Wewnętrzny płaszcz zabezpieczający 6. Wzmocnienie w postaci włókien aramidowych 7. Płaszcz zewnętrzny W zaleŝności od odległości pomiędzy słupami typ kabla dobiera się ze względu na parametr określający tzw. napręŝenie robocze kabla (ang. tensile load). Wymaga się następujących wartości, podanych w Tabeli nr : Tabela nr Wartość maks. napręŝenia roboczego dla róŝnych typów kabli ADSS. NapręŜenie robocze kabla (ang. tensile Rozstaw pomiędzy słupami load). 80 m 120 m 180 m 4,5kN 5,8kN 6,5kN Z punktu widzenia obciąŝalności podbudowy słupowej, waŝna jest waga kabla oraz średnica zewnętrzna które nie mogą przekraczać poniŝszych wartości, wynoszących dla następujących pojemności i typu kabli : ADSS-80m 12xSM średnica zew. max 12,4mm; waga max 124kg/km ADSS-80m 24xSM średnica zew. max 12,4mm; waga max 124kg/km ADSS-80m 48xSM średnica zew. max 13,4mm; waga max 146kg/km ADSS-80m 96xSM średnica zew. max 14,9mm; waga max 182kg/km ADSS xSM średnica zew. max 12,7mm; waga max 130kg/km ADSS xSM średnica zew. max 12,7mm; waga max 130kg/km ADSS xSM średnica zew. max 13,5mm; waga max 149kg/km ADSS xSM średnica zew. max 13mm; waga max 136kg/km ADSS xSM średnica zew. max 13mm; waga max 136kg/km 79\n80 ADSS xSM średnica zew. max 14,9mm; waga max 155kg/km W celu zachowania standardu dla całej sieci konstrukcja kabla w zaleŝności od ilości włókien ma wynosić: ADSS-80 12xSM 6 tub x 2 włókna ADSS-80 24xSM 6 tub x 4 włókna ADSS-80 48xSM 6 tub x 8 włókien ADSS-80 96xSM 8 tub x 12 włókien ADSS xSM 6 tub x 2 włókna ADSS xSM 6 tub x 4 włókna ADSS xSM 6 tub x 8 włókien ADSS xSM 6 tub x 2 włókna ADSS xSM 6 tub x 4 włókna ADSS xSM 6 tub x 8 włókien Wymaga się aby producent kabla był zarazem producentem stosowanego w nim włókna światłowodowego (ta sama firma lub grupa kapitałowa), a dystrybutor lub pośrednik musi posiadać autoryzację producenta do reprezentowania go na danym terenie. Włókna światłowodowe mają być zgodne ze standardem ITU-T G.652.D+ wg. IEC typ B1.3 - włókna jednomodowe (SM ang. singlemode), bez przesuniętej dyspersji, z obniŝonym lub zerowym pikiem wodnym. W opisie technicznym kabla wymaga się informacji o wartości tłumienia dla długości fali 1383nm (nie większej niŝ 0,03 db/km) oraz parametrów nie gorszych niŝ przedstawionych w poniŝszej Tabeli nr : Tabela nr Wartości parametrów dla włókien jednodomowych (SM) Średnica pola modu (ang. mode field dla 1310 nm 9.2 ± 0.3 µm diameter) dla 1550 nm 10.4 ± 0.4 µm nm 3.0 ps/nm/km Współczynnik dyspersji chromatycznej 1550 nm 17.0 (ang. chromatic dispersion) ps/nm/km 1625 nm 21 ps/nm/km W opisie technicznym kabla wymaga się podania parametru tłumienia włókna optycznego dla trzech długości fal, nie gorszych niŝ przedstawionych w Tabeli nr : 80\n81 Tabela Tłumienność włókien jednodomowych kabli światłowodowych Okno transmisyjne Współczynnik tłumienności 1310 nm 0.36 db/km 1550 nm 0.22 db/km 1625 nm 0.25 db/km Ze względu na moŝliwość występowania kabli róŝnych producentów dopuszcza się opisy techniczne dla kabli w języku polskim lub angielskim Kable światłowodowe przeznaczone do układania bezpośrednio w ziemi Wymaga się by kable te były w pełni dielektryczne w powłoce zewnętrznej wykonanej z HDPE. WaŜnym kryterium jest podana w opisie technicznym kabla deklaracja producenta dotycząca zgodności z podstawowymi procedurami badań kabli optycznych wg. standardu IEC Kabel wykonany w formie wzmocnionej (gryzonioodpornej), o konstrukcji luźnej tuby wypełnionej Ŝelem w celu uniknięcia wnikania wody do środka. Dodatkowo kabel ma być odporny na działanie promieniowania UV oraz temperaturę wahającą się od -30 C do +70 C, natomiast instalacja powinna być przeprowadzona w zakresie od -10 C do +50 C. Budowa kabla: 81\n82 1. Centralny element wzmacniający (FRP). 2. Luźna tuba wypełniona włóknami. 3. Ochrona przed wzdłuŝnym przenikaniem wilgoci w postaci pęczniejących włókien absorbujących wodę. 4. W przypadku kabli o małej ilości włókien, puste tuby zastąpione są wzdłuŝnymi elementami z tworzywa sztucznego. 5. Ochrona przed wzdłuŝnym przenikaniem wilgoci w postaci taśmy pęczniejącej absorbującej wodę. 6. Ochrona przeciwgryzoniowa, wzmocnienie z włókna szklanego. 7. Linka umoŝliwiająca rozcięcie powłoki (ripcord). 8. Powłoka zewnętrzna HDPE (czarna). Wymaga się aby producent kabla był zarazem producentem stosowanego w nim włókna światłowodowego (ta sama firma lub grupa kapitałowa), a dystrybutor lub pośrednik musi posiadać autoryzację producenta do reprezentowania go na danym terenie. Włókna światłowodowe mają być zgodne ze standardem ITU-T G.652.D+ wg. IEC typ B1.3 - włókna jednomodowe (SM ang. singlemode), bez przesuniętej dyspersji, z obniŝonym lub zerowym pikiem wodnym. W opisie technicznym kabla wymaga się informacji o wartości tłumienia dla długości fali 1383nm (nie większej niŝ 0,03 db/km) oraz parametrów nie gorszych niŝ przedstawionych w poniŝej Tabeli nr : Tabela nr Wartości parametrów dla włókien jednodomowych (SM) Średnica pola modu (ang. mode field dla 1310 nm 9.2 ± 0.3 µm diameter) dla 1550 nm 10.4 ± 0.4 µm Współczynnik dyspersji chromatycznej nm 3.0 ps/nm/km 82\n83 (ang. chromatic dispersion) 1550 nm 17.0 ps/nm/km 1625 nm 21 ps/nm/km W opisie technicznym kabla wymaga się podania parametru tłumienia włókna optycznego dla trzech długości fal, nie gorszych niŝ przedstawionych w Tabeli nr : Tabela Tłumienność włókien jednodomowych kabli światłowodowych Okno transmisyjne Współczynnik tłumienności 1310 nm 0.36 db/km 1550 nm 0.22 db/km 1625 nm 0.25 db/km Ze względu na moŝliwość występowania kabli róŝnych producentów dopuszcza się opisy techniczne dla kabli w języku polskim lub angielskim Kable światłowodowe przeznaczone do kanalizacji teletechnicznej Kable światłowodowe o oznaczeniu ADQZN2Y przeznaczone są do układania w kanalizacji kablowej wtórnej. Wymaga się by kable te były w pełni dielektryczne w powłoce zewnętrznej wykonanej z PE. WaŜnym kryterium jest podana w opisie technicznym kabla deklaracja producenta dotycząca zgodności z podstawowymi procedurami badań kabli optycznych wg. standardu IEC Kabel o konstrukcji luźnej tuby wypełnionej Ŝelem w celu uniknięcia wnikania wody do środka. Dodatkowo kabel ma być odporny na działanie promieniowania UV oraz temperaturę wahającą się od -30 C do +70 C, natomiast instalacja powinna by ć przeprowadzona w zakresie od -10 C do +50 C. Budowa kabla ADQZN2Y: 83\n84 1. Centralny element wzmacniający (FRP). 2. Luźna tuba wypełniona włóknami. 3. Ochrona przed wzdłuŝnym przenikaniem wilgoci w postaci pęczniejących włókien absorbujących wodę. 4. W przypadku kabli o małej ilości włókien puste tuby zastąpione są wzdłuŝnymi elementami z tworzywa sztucznego. 5. Powłoka ochronna w postaci taśmy pęczniejącej absorbującej wodę chroni przed wzdłuŝnym przenikaniem wilgoci. 6. Linka umoŝliwiająca rozcięcie powłoki (ripcord) 7. Powłoka zewnętrzna PE (czarna). Wymaga się aby producent kabla był zarazem producentem stosowanego w nim włókna światłowodowego (ta sama firma lub grupa kapitałowa), a dystrybutor lub pośrednik musi posiadać autoryzację producenta do reprezentowania go na danym terenie. Włókna światłowodowe mają być zgodne ze standardem ITU-T G.652.D+ wg. IEC typ B1.3 - włókna jednomodowe (SM ang. singlemode), bez przesuniętej dyspersji, z obniŝonym lub zerowym pikiem wodnym. W opisie technicznym kabla wymaga się informacji o wartości tłumienia dla długości fali 1383nm (nie większej niŝ 0,03 db/km) oraz parametrów nie gorszych niŝ przedstawionych w poniŝej Tabeli nr : Tabela nr Wartości parametrów dla włókien jednodomowych (SM) Średnica pola modu (ang. mode field dla 1310 nm 9.2 ± 0.3 µm diameter) dla 1550 nm 10.4 ± 0.4 µm 84