Baustelleninfo - immer aktuell - INNSBRUCK MARKETING GMBH\nBaustelleninfo - immer aktuell\nBaustelleninfo – Letzte Arbeiten und Ausbesserungen // 19. Juli 2021\nVergangene Woche konnten letzten Grabungen und Arbeiten im Großteil der Altstadt beendet werden. Die Mängel in der Schlossergasse sind behoben, hier wird diese Woche asphaltiert. Und auch die Arbeiten in der Stiftgasse gehen in die letzte Runde. Anfang der Woche werden Kabelzug- und Montagearbeiten durchgeführt, anschließend wird auch hier asphaltiert. Die Arbeiten am nördlichen und südlichen Marktgraben sind ebenfalls beendet.\nZu weiteren Verzögerungen kommt es indes am südlichen Domplatz. Hier werden immer noch Grabungen durchgeführt sowie archäologische Funde und Skelette geborgen. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis August, weshalb es zu entsprechenden Verzögerungen bei den Baumaßnahmen kommt.\nEbenfalls noch gearbeitet wird in den Gebäuden. Plattenleger-, Maurer- und Verputzarbeiten und auch die Arbeiten des Restaurators sind noch im gesamten Baufeld notwendig. Ab Ende Juli beginnen die Bausachverständigen der IKB die Endbegutachtung an den Gebäuden und Wohneinheiten. Im Zuge dessen werden allfällige Schäden dokumentiert und weiterführend Schritte zur Behebung erarbeitet.\nBaustelleninfo – Weiterführende Arbeiten und Ende der Baustellensprechstunde // 12. Juli 2021\nDas von den Baustellenverantwortlichen angestrebte Bauende 10. Juli kann leider nicht im gesamten Baufeld eingehalten werden. Am südlichen Domplatz werden die Bauarbeiten noch bis etwa Ende Juli dauern. Hier haben die laufenden archäologischen Funde und Ausgrabungen zu zahlreichen Verzögerungen geführt.\nAuch in der Stiftgasse werden die Arbeiten fortgesetzt. Hier konnten letzte Woche die Arbeiten für Kanal und Gas abgeschlossen werden, diese Woche geht es nun weiter mit den Zuglöchern für Strom und der Oberflächenwiederherstellung. Und auch am Marktgraben wird diese Woche noch fleißig gearbeitet, hier stehen die letzten Verfüll- und Plattenverlegungsarbeiten auf dem Plan. Dann sind die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen.\nWeiterführende Arbeiten gibt es auch im Bereich der Schadensbehebung, Wiederherstellung und Restauration. Im gesamten Baufeld werden kleinere Setzungen nachgearbeitet und gebrochene Platten erneuert. Die Mängel an den Kanalanschlüssen in der Schlossergasse zwischen Einwaller und Gatt Moden konnte bereits behoben werden, nach der Oberflächenherstellung ist dieser Baubereich ebenfalls abgeschlossen. Die Verputz-, Maler- und Restaurationsarbeiten werden ebenfalls noch bis Ende Juli fortgesetzt.\nDie seit Baustart angebotene Baustellensprechstunde – jeden Mittwoch von 11:00–12:00 Uhr im Baubüro im Helblinghaus – wird nun endgültig eingestellt. Bei Fragen hilft der IKB-Kundenservice unter der Telefonnummer 0800 500 502 gerne weiter.\nBaustelleninfo – Abschlussarbeiten fast im gesamten Baufeld // 5. Juli 2021\nNoch rechtzeitig vor dem großen Fest letzte Woche konnte die südliche Herzog-Friedrich-Straße beim Eingangsbereich der Altstadt geräumt und freigegeben werden. So stand den Feierlichkeiten an diesem neuralgischen Punkt auch kein baustellenbedingtes Hindernis mehr im Weg.\nWeiterführende Pflasterungen und Oberflächenwiederherstellungen werden am Marktgraben vorgenommen, diese sollten in den kommenden Tagen abgeschlossen sein. Ebenfalls noch gearbeitet wird in der Stiftgasse, wo Verfüllarbeiten sowie Arbeiten an den Gas- und Stromleitungen auf dem Plan stehen. In der Schlossergasse im Bereich der Geschäfte Einwaller und Gatt werden zwei Schäden an den neuen Kanalanschlüssen behoben, die im Zuge der Bauübernahme festgestellt wurden. Noch etwas länger dauert es aufgrund archäologischer Funde am südlichen Domplatz, wo noch bis voraussichtlich Ende Juli gearbeitet wird.\nAktuell werden unter den Lauben die Arbeiten an den Plattenbelägen sowie die Maurer- und Verputzarbeiten bei den Hauseingängen fortgesetzt. Auch die Restaurierung der Fassaden geht in die nächste Runde. Im gesamten Baufeld werden zudem Ausbesserungen an den Asphaltflächen und Pflasterungen durchgeführt.\nBaustelleninfo – Große Fortschritte und erneute Pause // 30. Juni 2021\nIn dieser Woche stehen wieder an vielen Stellen die Baustellenräumung, Wiederherstellung der Oberfläche und Asphaltierungsarbeiten auf dem Plan.\nIm Bereich Juwelier Hampl und Einwaller werden Plattenverlegungen und Asphaltierungen durchgeführt. Auch am südlichen Marktgraben sind die Montagearbeiten nun abgeschlossen, hier werden noch Plattenbeläge verlegt und ergänzt. Die Reparaturarbeiten in der Pfarrgasse konnten ebenfalls abgeschlossen werden, auch hier geht es nun an die Oberflächenwiederherstellung.\nIn der Stiftgasse wird teils noch weiter gearbeitet – hier konnte bisher ein Teil der Oberfläche wiederhergestellt werden. Erneute pausieren müssen die Arbeiten am südlichen Domplatz. Ein Teil der Kanal-, Strom- und Wasserleitungen konnte bereits verlegt werden. Aktuell sind weitere Arbeiten jedoch aufgrund erneuter archäologischer Funde nicht möglich.\nBaustelleninfo – Oberflächenwiederherstellung und Schadensbehebung // 21. Juni 2021\nAuch diese Woche geht es mit den abschließenden Arbeiten an vielen Stellen wieder flott weiter. Nachdem letzte Woche bereits die Asphaltierungsarbeiten in der Herzog-Friedrich-Straße vom Trautsonbrunnen und der Riesengasse bis zum Swarovski-Store abgeschlossen werden konnten, geht es diese Woche an die Oberflächenwiederherstellung bis zur Maria-Theresien-Straße. Und auch in den Anschlussbereichen der Schlossergasse und der Stiftgasse steht diese Woche die Oberflächenwiederherstellung am Plan. Die Arbeiten am Platz vor dem Café Munding sowie am Marktgraben direkt von dem DM Drogeriemarkt sind ebenfalls seit letzter Woche abgeschlossen.\nWeiter gearbeitet wird diese Woche auch am südlichen Marktgraben. Hier erfolgen weitere Grabungsarbeiten zu den Gebäuden, Kabelverlegungen und Verfüll- und Pflasterarbeiten sind ebenfalls vorgesehen. Am südlichen Domplatz wird ebenso fleißig gearbeitet, hier werden der neue Kanal sowie die Gas- und Wasserleitungen verlegt. Gegraben, verlegt und verfüllt wird auch in der Stiftgasse. Hier werden Arbeiten an den Anschlüssen von Gas, Kanal und Strom durchgeführt.\nNeu hinzu kommen zwei Grabungsbereiche in der Pfarrgasse. An diesen Stellen müssen Schäden an Bestandsanschlüssen behoben werden, die durch die Bauarbeiten verursacht wurden. Im gesamten Baufeld arbeitet zudem der Restaurator weiter an den historischen Fassaden, auch Bauabnahmen und Begehungen werden durchgeführt.\nBaustelleninfo – Es wird asphaltiert und gepflastert // 17. Juni 2021\nDie meisten Bauarbeiten stehen nun kurz vor dem Abschluss. In der südlichen Herzog-Friedrich-Straße konnten bereits letzte Woche die Kabelzug- und Montagearbeiten für Strom abgeschlossen werden. Diese Woche wird noch an letzten Anschlussgrabungen für das Internet und die Beleuchtung gearbeitet, anschließend werden offene Löcher und Gräben verfüllt. Ab Donnerstag wird dann asphaltiert. Durch diese Asphaltierungsarbeiten am Donnerstag und Freitag kommt es zu verstärktem Baustellenverkehr in der Herzog-Friedrich-Straße.\nEbenfalls beendet wurden die Arbeiten in der Seilergasse an der Ecke zur Schlossergasse. Und auch am Marktgraben stehen diese Woche die Oberflächenwiederherstellung und Pflasterung auf dem Plan. Die Grabungsarbeiten konnten hier abgeschlossen werden, die Montagearbeiten für Strom in den Häusern werden diese Woche durchgeführt.\nRegulär gearbeitet wird noch in der Stiftgasse und südlich des Doms. In der Stiftgasse gehen die Arbeiten an den Gas- und Kanalanschlüssen in die nächste Runde, Teile der Montagearbeiten für Strom konnten bereits abgeschlossen werden. Südlich des Doms im Bereich der Hausnummern 10 und 11 werden die Arbeiten an den Leitungen für Kanal, Wasser und Gas fortgesetzt.\nBaustelleninfo – Noch einmal viel Arbeit am Marktgraben // 7. Juni 2021\nAuch in dieser Woche stehen noch einmal intensive Arbeiten in der südlichen Herzog-Friedrich-Straße und am Marktgraben auf dem Programm. Die Leitungszusammenschlüsse für Gas und Wasser konnten bereits abgeschlossen werden, im Zuge der Kabelzug- und Montagearbeiten bis zur Stainerstraße sowie der Verfüllarbeiten muss aber weiterhin mit Behinderungen gerechnet werden. In der südlichen Herzog-Friedrich-Straßen konnten auf der Westseite die Monategarbeiten für Strom und Internet abgeschlossen werden, hier wird nun auf der Ostseite weitergearbeitet.\nAbgeschlossen werden konnten die Arbeiten in der nördlichen Schlossergasse. Die Oberflächenwiederherstellung sowie der Regenrohranschluss in der Seilergasse wird noch diese Woche bearbeitet.\nFleißig weiter geht es auch am südlichen Domplatz. Hier wurden bereits die provisorischen Anschlüsse errichtet, die Grabungen für die neuen Versorgungsleitungen können nun starten. Und auch in der Stiftgasse gehen die Grabungsarbeiten für die Anschlüssen von Gas und Kanal weiter.\nIm gesamten Baufeld wird weiter fleißig an den Pflasterungen zu und in den Gebäuden gearbeitet sowie Maler- und Verputzarbeiten durchgeführt. Ab etwa Mitte Juni – in der Woche ab dem 14. Juni – starten dann planmäßig die letzten großen Asphaltierungen.\nBaustelleninfo – Arbeiten rund um den Marktgraben im Fokus // 31. Mai 2021\nDiese Woche startet die Baustelle Altstadt in den letzten vollen Baustellenmonat. Es stehen die Arbeiten am Marktplatz und in der südlichen Herzog-Friedrich-Straße im Fokus. Hier werden Leitungen verlegt und die Gräben wieder verfüllt. In der Herzog-Friedrich-Straße im Abschnitt vom Trautsonbrunnen bis zur Schlossergasse werden die Kabelzug- und Montagearbeiten für die Strom- und Internetleitungen fortgesetzt.\nUnd auch in der Stiftgasse stehen Kabelzugarbeiten auf dem Plan. In der nördlichen Stiftgasse werden indes die Grabungen für Gas- und Kanalleitungen fortgesetzt. In der Schlossergasse können die Gräben verfüllt und die Arbeiten abgeschlossen werden. Auch die Arbeiten am Regenrohr in der Seilergasse, bei den Hausnummern 14 bis 16, werden diese Woche fertiggestellt.\nAm südlichen Domplatz wurden bereits die Leerrohre für die Stromleitungen verlegt, hier starten nun die Grabungen für Kanal, Wasser und Gas. Zeitgleich werden auch die neuen Hausanschlüsse zu den Gebäuden errichtet.\nBaustelleninfo – Arbeiten am Altstadteingang und Domplatz // 25. Mai 2021\nEs geht auch diese Woche wieder fleißig weiter. Vor allem beim südlichen Altstadteingang und auch am Domplatz wird besonders intensiv gearbeitet.\nIm Bereich der südlichen Herzog-Friedrich-Straße und Stiftgasse werden die neuen Kabel in die vorbereiteten Leerrohre eingezogen und in den Häusern montiert. Besonders aufwendig sind auch die Arbeiten am Eingangsbereich zur Altstadt vom Marktgraben aus. Hier wird auch diese Woche noch weiter aufgegraben, weshalb es hier nochmals zu Behinderungen kommen wird. Auch in der Stiftgasse wird ab der Hausnummer 12 bis hin zur Riesengasse weiter gegraben.\nAm Marktgraben im Bereich Stainerstraße muss diese Woche ein Kabelfehler behoben. Hier werden Nachtarbeiten notwendig. Auch in der Seilergasse geht es mit den Grabungen für einen Regenrohranschluss bei den Hausnummern 14 und 16 weiter. Das sind die letzten geplanten Arbeiten in diesem Bereich.\nUnd auch am südlichen Domplatz geht es nun weiter. Hier wurden von unserem Archäologieteam bisher ca. 150 Skelette geborgen. Nach Abschluss dieser Arbeiten können nun die Leitungsverlegungen für Gas, Wasser, Kanal und Strom fortgesetzt werden.\nAbgeschlossen werden diese Woche die Arbeiten im Bereich Marktgraben 3 sowie in der Schlossergasse im Bereich Bärenland. Hier wird diese Woche asphaltiert.\nBaustelleninfo – Weitere Arbeiten am Eingang Altstadt Süd // 17. Mai 2021\nAuch diese Woche konzentrieren sich die Bauarbeiten auf den Eingangsbereich der Altstadt an der Kreuzung Marktgraben – südliche Herzog-Friedrich-Straße. Hier wird an den Zusammenschlüssen der Gas- und Wasserleitungen gearbeitet, zudem werden die ersten großen Kabelzugarbeiten durchgeführt. Aus diesem Grund kann es zwischen den Geschäften DM, Juwelier Hampl und Einwaller Joseph sowie der Stiftgasse und Schlossergasse zu Behinderungen kommen.\nIn der Stiftgasse stehen diese Woche Arbeiten im Bereich der Firma Swarovski und dahinter auf dem Plan. Hier werden Kanalanschlüsse und ein Hydrant erneuert und Grabungen für die neuen Gas- und Internetanschlüsse durchgeführt. Auch die Bauarbeiten in der Seilergasse und Schlossergasse sowie am Marktgraben 3 vor dem Restaurant Thai-Li werden fortgesetzt.\nDiese Woche erfolgt die Wiedereröffnung der Gastgärten in der Altstadt. In diesem Zusammenhang weisen die Verantwortlichen darauf hin, weiterhin die Zufahrten und Bauflächen zu beachten. Es werden eventuell weitere Flächen für Baumaßnahmen benötigt.\nFragen rund um die Baustelle können wie gewohnt gerne in der Baustellensprechstunde jeden Mittwoch von 11:00 bis 12:00 Uhr im Helblinghaus in der Herzog-Friedrich-Straße 10 geklärt werden.\nBaustelleninfo – Grabungen im Eingangsbereich Altstadt-Süd // 11. Mai 2021\nDiese Woche stehen Arbeiten an einem wichtigen Knotenpunkt auf dem Plan, nämlich dem Eingang zur Altstadt beim Marktgraben – Herzog-Friedrich-Straße. Hier wird für Wasser, Gas und Strom gegraben, je nach aktueller Lage sind die Anweisungen der Straßenaufsichtsorgane zu beachten. Die Nachtschichten am Marktgraben konnten letzte Woche dafür bereits abgeschlossen werden. Grabungen am Gehweg in diesem Bereich – längs Juwelier Hampl – wurden ebenfalls in Teilen während der Nachtschichten durchgeführt und werden diese Woche fortgesetzt.\nFleißig gearbeitet wird auch in der Stiftgasse und der südlichen Herzog-Friedrich-Straße. Hier gehen die Grabungen für Strom-, Internet- und Gasleitungen in die nächste Runde. Im Bereich Schlossergasse – Seilergasse werden Grabungen für Kanal- und Gasanschlüsse durchgeführt sowie für die Behebung eines Kabelfehlers.\nAbgeschlossen werden diese Woche die Arbeiten in der südlichen Schlossergasse beim Bärenland. Und auch in der Riesengasse heißt es nun wieder “Bahn frei”. Abschließende Pflasterungsarbeiten stehen am Franziskanerplatz an, dann ist auch hier die Baustellenzeit vorbei.\nBaustelleninfo – Kurzzeitige Nachtschichten // 03. Mai 2021\nWährend die Bauarbeiten vielerorts planmäßig abgeschlossen werden können, geht es an einigen Stellen nochmal richtig los. Besonders auffällig ist dies am Marktgraben, wo die Arbeiten in der letzten Bauphase starten. Im Bereich vor dem dm-Drogeriemarkt und Juwelier Hampl wird seit Freitag bereits gegraben. Aufgrund der hohen Frequenz an öffentlichen Verkehrsmitteln können diese Arbeiten nur in Nachtarbeit von 19:00–6:00 Uhr durchgeführt werden. Diese Woche stehen noch vier weitere Nachtschichten auf dem Plan, mit Lärmbelästigung ist zu rechnen.\nEbenfalls etwas lauter, aber nur untertags, wird es ab dieser Woche in der Stiftgasse. Hier starten die Bauarbeiten mit Schneidearbeiten am Plattenbelag, bevor es dann mit Grabungen für Gas-, Strom-, Wasser-, Internet- und Kanalleitungen weitergeht. Die Baustelle wird ausgehend von der Herzog-Friedrich-Straße bearbeitet.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße wird indes weiterhin gegraben und an den westseitigen Gasanschlüssen und der Stromtrasse gearbeitet. Am südlich Domplatz gehen die Bergungs- und Dokumentationsarbeiten des Archäologieteams weiter.\nAbgeschlossen werden die Bauarbeiten diese Woche in der Riesengasse. Hier sind nur noch Asphaltierungsarbeiten nötig. Auch in der Schlossergasse im Bereich des Geschäfts Bärenland können die Arbeiten abgeschlossen und ausstehende Asphaltierungen durchgeführt werden. Vor der Ottoburg ist nun ebenfalls alles fertiggestellt, hier wird noch geräumt.\nBaustelleninfo – Gute Fortschritte und große Funde // 27. April 2021\nAuch diese Woche gibt es wieder zahlreiche Baufortschritte. So werden etwa die Arbeiten beim Einfahrtsbereich der Ottoburg fertiggestellt. Nach Abschluss der noch ausstehenden Kabelzug-Montagearbeiten geht es dann an die Wiederherstellung der Asphaltflächen und der Pflasterung. In der Herzog-Friedrich-Straße südlich der Riesengasse konnten die neuen Leitungen ostseitig bereits in Betrieb genommen werden, hier starten die Verfüllungsarbeiten. Westseitig gehen in diesem Bereich die Arbeiten an einer neuen Kabeltrasse für Strom und Internet weiter. Und auch im Kreuzungsbereich Stiftsgasse – Schlossergasse – Herzog-Friedrich-Straße konnten die Leitungsverlegungen bereits abgeschlossen und mit den Verfüllarbeiten begonnen werden.\nIn der Riesengasse laufen die Vorbereitungen für die Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten. Am Haus Riesengasse 6 und bei der Firma Kapferer werden abschließend noch ein Kanalanschluss und ein Regenrohr erneuert. Ebenso gehen die Anschlussgrabungen am Franziskanerplatz weiter.\nIn der Schlossergasse werden noch abschließende Montagearbeiten an den Internetanschlüssen durchgeführt, nächste Woche starten dann die Asphaltierungsarbeiten. Im Bereich des Restaurants Thai-Li bis zum Hotel Maximilian sowie in der gesamten Stiftsgasse ist die Trassierung der neuen Leitungen vorgesehen. Hier starten die Arbeiten an Anfang Mai.\nNur eingeschränkt kann derzeit am Domplatz gearbeitet werden. Hier wurden Reste einer Kapelle aus dem 13. Jahrhundert gefunden und bisher knapp 130 Skelette geborgen. Das Archäologieteam arbeitet mit Hochdruck in diesem Abschnitt, damit alle Funde fachgerecht sichergestellt und die Bauarbeiten bald fortgesetzt werden können.\nBaustelleninfo – Schrittweise Fertigstellung // 19. April 2021\nAn einigen wichtigen Stellen können die Bauarbeiten diese Woche fertiggestellt werden. So etwa im Bereich der Herzog-Otto-Straße vor der Ottoburg. Hier werden Asphaltierungsarbeiten durchgeführt, im Anschluss wird der Abschnitt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Grabungen für Strom sowie die Infrastrukturschächte im Bereich der Ottoburg werden ebenfalls diese Woche abgeschlossen.\nEbenso abgeschlossen werden die Arbeiten in der Schlossergasse im Bereich von Moden Gatt und Einwaller. Auch hier wird diese Woche asphaltiert. Vor dem Café Munding werden noch Kabelzugarbeiten durchgeführt.\nIm ebenfalls wichtigen Kreuzungsbereich Herzog-Friedrich-Straße – Schlossergasse – Stiftsgasse stehen Leitungsverlegungen für Gas und Wasser am Plan, die diese Woche großteils abgeschlossen werden sollten. Anschließend wird in diesem Abschnitt mit der Erfüllung begonnen. Und auch in der Riesengasse werden ausstehende Kabelzug- und Montagearbeiten abgeschlossen, um im Anschluss mit der Oberflächenwiederherstellung sowie den Asphaltierungsarbeiten zu starten.\nIn allen Gassen und Baubereichen starten diese Woche zudem die Restaurationsarbeiten. An den Häuserfassaden (Sockel- und Eingangsbereiche) werden im Zuge dessen die Putzfehlstellen ausgebessert und verschlossen.\nBaustelleninfo – Es wird verfüllt und dokumentiert // 12. April 2021\nDiese Woche stehen in zahlreichen Baubereichen Verfüllarbeiten auf dem Plan. So etwa im Einfahrtsbereich der Ottoburg, wo auch die Wiederherstellung der Oberfläche vorgesehen ist. Zugleich werden noch die Leerrohre für Strom sowie neue Infrastrukturschächte für Veranstaltungen errichtet. Und auch in der südlichen Herzog-Friedrich-Straße wurde bereits ein Teil der neuen Gas-, Wasser- und Stromleitungen verlegt, weshalb auch hier mit den Verfüllarbeiten begonnen werden kann.\nIn der Riesengasse stehen ebenfalls abschließende Arbeiten auf dem Plan. Es werden noch die Kabelzug- und Montagearbeiten für Strom und Internet durchgeführt, bevor die Verfüllung der Gräben und die Vorbereitung für die Oberflächenwiederherstellung starten. In der Schlossergasse konnten diese Montagearbeiten bereits abgeschlossen werden, hier geht es mit der Oberflächenwiederherstellung und der Pflasterung weiter. Ebenso abgeschlossen werden auch die Arbeiten im Durchgang vom Rennweg zum Franziskanerplatz.\nDer Domplatz ist erneut Schauplatz interessanter archäologischer Funde. Diesmal ist das Archäologieteam am südlichen Domplatz damit beschäftigt, die gefundenen vollständigen Skelette zu dokumentieren, zu bergen und weitergehend zu analysieren. Auch historische Mauern wurden freigelegt.\nBaustelleninfo – Mit frischer Energie zurück // 06. April 2021\nLetzte Woche konnten wieder gute Fortschritte erzielt werden. Am Domplatz wird nur mehr südlich des Doms gearbeitet, alle weiteren Bauflächen wurden bereits geräumt. Auch in der Hofgasse sind die Arbeiten nun abgeschlossen.\nÜber Ostern konnten sich die Baumannschaft, das Sicherheitsteam und alle weiteren Beteiligten nun ein paar Tage erholen, um diese Woche wieder mit gewohntem Eifer und Elan weiterzuarbeiten.\nAb Dienstag geht es in der Schlossergasse weiter mit den Arbeiten an den Leitungen für Strom und Internet. Im Anschluss wird hier mit der Oberflächenwiederherstellung begonnen. Die Arbeiten an den Gas- und Wasserleitungen konnten bereits abgeschlossen werden. In der Riesengasse werden die Arbeiten an den Wasserleitungen fortgesetzt, im Anschluss folgen Montagearbeiten für die Strom- und Internetleitungen.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße gehen die Arbeiten an beiden Enden fleißig weiter. Bei der Ottoburg geht es an die Verlegungen der neuen Hauptleitungen für Gas und Wasser. Anschließend kann hier verfüllt werden, um mit der Oberflächenwiederherstellung und Asphaltierung zu beginnen. In der südlichen Herzog-Friedrich-Straße werden indes die Arbeiten an den Hauptleitungen für Wasser, Strom und Gas fortgesetzt.\nBaustelleninfo – Asphaltierungsarbeiten gehen in die nächste Runde // 29. März 2021\nDiese Woche geht es wie gewohnt eifrig weiter – und an einigen Stellen können die Bauarbeiten sogar abgeschlossen werden.\nIn der südlichen Herzog-Friedrich-Straße werden die Grabungen für die neuen Hauptleitungen für Gas und Wasser fortgesetzt. Im Kreuzungsbereich mit der Schlossergasse und Stiftsgasse gehen die Leitungsverlegungen weiter und die Verfüllarbeiten beginnen. Im Einfahrtsbereich der Ottoburg wurden gut erhaltene Mauerreste des Inntores und vermutlich des Andechshofes – der Stadtburg des Grafen von Andechs – gefunden. Nach der detaillierten Aufnahme durch das Archäologieteam haben die Verantwortlichen die Grabungsarbeiten entsprechend angepasst. Hier werden nun die Leitungen für Wasser, Gas und Strom verlegt und die Verfüllarbeiten können starten.\nAuch in der Schlossergasse werden diese Woche die Leitungsverlegungen abgeschlossen und die Grabungen verfüllt. In der Riesengasse wird währenddessen der Anschlussbereich zur Herzog-Friedrich-Straße aufgegraben, um die neuen Leitungen an die Hauptversorgungen anzubinden. Zeitgleich starten dort auch die Kabelzug- und Montagearbeiten für Strom und Internet.\nAn einigen Stellen der Altstadt rückt das Ende der Bauarbeiten in Sicht. Am Domplatz werden die Bereiche rund um die Grünfläche sowie nördlich des Doms asphaltiert und geräumt. Auch in der Herrengasse, der Hofgasse und dem Durchgang zum Rennweg werde die Arbeiten diese Woche fertiggestellt und die Asphaltierungen bzw. Pflasterungen abgeschlossen. In der Seilergasse und der Kiebachgasse kann ebenfalls bereits asphaltiert werden.\nBaustelleninfo – Weitere archäologische Funde und rege Bautätigkeit // 22. März 2021\nAuch diese Woche kam es bei den Bauarbeiten in der Altstadt wieder zu spannenden archäologischen Funden. Am südlichen Domplatz erkundet aktuell das Archäologieteam der Baustelle die neuesten freigelegten Überreste. Im Anschluss bekommt das Bauteam eine Freigabe für die Weiterführung der anstehenden Arbeiten. Und auch in der Herzog-Otto-Straße bei der Ottoburg wurden archäologisch interessante Mauerreste gefunden. Hier sind für diese Woche die Verlegungen der Rohre für Wasser und Gas geplant.\nNach der Fertigstellung der Grabungen und Leitungsverlegungen werden am restlichen Domplatz, der Herrengasse und der Hofgasse Verfüllarbeiten und abschließende Pflasterarbeiten durchgeführt. Und auch die Arbeiten in der Seilergasse und der Kiebachgasse werden diese Woche abgeschlossen.\nIn der Riesengasse gehen indes die Leitungsverlegungen für Strom und Wasser weiter. Und auch im Kreuzungsbereich der südlichen Herzog-Friedrich-Straße, Schlossergasse und Stiftsgasse wird diese Woche wieder fleißig gearbeitet. Hier werden die Grabungen für die neuen Wasser-, Gas- und Stromleitungen fortgesetzt.\nDie Leitungsverlegungen in der Schlossergasse werden diese Woche abgeschlossen, hier geht es dann mit den Verfüllarbeiten weiter.\nBaustelleninfo – Kurzzeitige Einschränkungen durch Grabungen // 16. März 2021\nIn der kommenden Woche geht es weiter mit wichtigen Grabungs- und Verlegungsarbeiten. In der Herzog-Friedrich-Straße im Bereich der Ottoburg starten die Grabungen für Wasser und Gas. Durch diese Arbeiten kann es zu Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten in die Altstadt zwischen 10:30 und 18:00 Uhr kommen. Und auch im Kreuzungsbereich Innbrücke – Herzog-Otto-Straße, direkt vor der Ottoburg, wird gearbeitet. Hier kann es zu den Stoßzeiten zu Verzögerungen kommen.\nIn der südlichen Herzog-Friedrich-Straße gehen die Grabungen für die neuen Hauptleitungen von Gas, Wasser und Strom indes weiter. Die hier gefunden Reste des alten Vorstadttores verzögern jedoch die Arbeiten. In den Arkaden konnten einige der Grabungen sowie der Pflasterarbeiten allerdings bereits abgeschlossen werden.\nIn der Schlossergasse und der Riesengasse werden die Grabungen für die neuen Hauptleitungen weiter fortgesetzt, diese Woche können dann auch die ersten Bereiche provisorisch wieder freigegeben werden. Und auch in der Kiebachgasse und der Seilergasse wird diese Woche erneut gegraben. Es geht dabei um die Abtrennung alter, ungenutzter Anschlüsse und die anschließende Errichtung neuer Anschlüsse.\nAm Domplatz sowie in der Hofgasse werden die Kabelzug- und Montagearbeiten für Strom und Internet abgeschlossen und anschließend die Grabungen verfüllt. Für das Relining der Wasserleitungen wurden die notwendigen Grabungen am Domplatz und in der Herrengasse durchgeführt, das Einschieben der Leitungen steht diese Woche auf dem Plan.\nDas Baustellenteam ist zuversichtlich, dass Ende März bereits einige der aktuell noch abgesperrten Bauflächen wieder komplett freigegeben werden können. Das hängt nicht zuletzt auch mit der Öffnung der Asphaltwerke zusammen.\nBaustelleninfo – Bereits teilweise Herstellung des Pflasterbelags // 08. März 2021\nAuch diese Woche liegt die Baustelle in der Altstadt Innsbruck wieder gut im Zeitplan. An einigen Stellen steht bereits die Wiederherstellung des Pflasterbelags auf dem Programm.\nSo etwa in der Herzog-Friedrich-Straße. Hier wird in den Arkaden der Pflasterbelag wiederhergestellt. Weiters werden die Arbeiten an den Hausanschlüssen und Häusern fortgesetzt. Bei der Ottoburg können die Arbeiten am Kanalschacht abgeschlossen werden, hier starten im Anschluss die Grabungen für die neuen Wasser- und Gas-Hauptleitungen.\nIn der Riesengasse und der Schlossergasse wird wieder an den neuen Hauptleitungen für Wasser, Gas und Strom gearbeitet. Am westlichen und nördlichen Domplatz können die Montagearbeiten an Strom und Internet abgeschlossen und die Gräben verfüllt werden. Auch hier wird mit der Wiederherstellung des Pflasterbelags begonnen. Zugleich findet die Erstellung der Start- und Zielgruben für das Relining der Wasserleitung statt. Beim Relining wird in das alte Rohr eine neue Leitung eingeschoben, der Aufwand ist dadurch wesentlich geringer.\nSüdlich des Doms finden weiterhin Grabungen für Kanal, Gas, Wasser und Strom statt. Und diese Woche wird auch die Herrengasse zur Baustelle und daher gesperrt. Die Zufahrt zum Rennweg ist wieder im Bereich Congress möglich.\nBaustelleninfo – Arbeiten gehen überall zügig voran // 01. März 2021\nNach der erfolgreichen Aufstellung der “LOVE HATE”-Skulptur vor dem goldenen Dachl geht es in der Herzog-Friedrich-Straße auch auf der Baustelle weiter gut voran. Zwischen dem Trautson-Brunnen und dem Marktgraben werden in der südlichen Herzog-Friedrich-Straße die Grabungen zu den Häusern und in den Arkaden fortgesetzt. Darüber hinaus beginnen hier auch die Arbeiten an den Haupttrassen Richtung Marktgraben – Maria-Theresien-Straße.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße im Bereich Ottoburg werden weiterhin Grabungen am Kanalschacht durchgeführt. Ein Teil der Grabungen für die neuen Gas-, Wasser- und Stromhauptleitungen sind hier bereits abgeschlossen.\nIn der Schlossergasse und der Riesengasse geht die Arbeit an den Haupttrassen für Gas, Wasser und Strom weiter, die Grabungen für die Kanalanschlüsse können diese Woche abgeschlossen werden. Da beide Gassen sehr eng sind, kommt es hier zu zeitweiligen Beeinträchtigungen der Fußwege. Die Häuser und Betriebe bleiben aber trotzdem erreichbar.\nIm Durchgang von der Hofgasse zum Rennweg konnten bereits die neuen Leitungen verlegt werden. Diese Woche werden die Verfüllarbeiten durchgeführt. Am nördlichen und westlichen Domplatz sind die Anschlüsse zu den Häusern für die abschließenden Kabelzugarbeiten von Strom und Internet vorbereitet. Diese Woche starten nun die Grabungsarbeiten am südlichen Domplatz.\nBaustelleninfo – Archäologische Funde und weitere Grabungsarbeiten // 22. Februar 2021\nAuch diese Woche ist auf der Baustelle in der Altstadt viel zu tun. In der Schlossergasse und der Riesengasse werden die provisorischen Anschlüsse fertiggestellt und die Grabungen für die neuen Hauptleitungen starten.\nIm Bereich der westlichen Herzog-Friedrich-Straße bei der Ottoburg bzw. der Einfahrt zur Altstadt kam es zu archäologischen Funden. Reste der Stadtmauer und der ehemaligen Fleischbank wurden freigelegt und machen ein Abrücken des Schachtbauwerks notwendig. Hier werden die Aushubarbeiten fortgesetzt. In der südlichen Herzog-Friedrich-Straße finden weitere Stemmarbeiten in den Gebäuden sowie Grabungen zu den Gebäuden statt.\nIm Durchgang von der Hofgasse zu Universitätsstraße/Rennweg wurden die Grabungen bereits abgeschlossen, hier geht es nun mit den Leitungsverlegungen und den Hinterfüllarbeiten weiter.\nAm Domplatz im Bereich der Grünflache beim Brunnen wurden einige alte Häuser und Mauern freigelegt, die vermutlich aus dem Mittelalter stammen. Nach einer sorgfältigen Untersuchung der Funde ist dieser Bereich nun für weitere Leitungsverlegungen freigegeben. Parallel dazu werden auch hier die Grabungen zu den Gebäuden und die Stemmarbeiten in den Gebäuden fortgesetzt.\nBaustelleninfo – Planänderungen aufgrund der kalten Witterung // 15. Februar 2021\nDie aktuell extrem kalten Temperaturen wirken sich auch auf die Abläufe der Bauarbeiten in der Altstadt Innsbruck aus. Vergangenen Samstag gab es für die Beschäftigten eine Kältepause, es wird ab Montag wieder weitergearbeitet.\nDann werden die Grabungen für die provisorischen Anschlüsse und Versorgungsleitungen in der Schlossergasse und der Riesengasse fortgesetzt. In der Herzog-Friedrich-Straße gehen zeitgleich die Grabungen für die Hausanschlüsse in den Arkaden weiter.\nDa mit weiteren historischen Funden gerechnet wird, finden die Grabungen im Durchgang von der Hofgasse zu Rennweg sowie am Domplatz und bei der Ottoburg unter Aufsicht eines ArchäologInnen-Teams statt.\nAufgrund der frostigen Temperaturen können aktuell auch keine Arbeiten mit dem Kanalroboter durchgeführt werden. Diese wurden auf Ende Februar verschoben. Zudem sind zusätzliche Maßnahmen an den provisorischen Versorgungsleitungen, wie etwa die Umhüllung selbiger sowie Spül- bzw. Frostläufe aufgrund der Kälte notwendig.\nBaustelleninfo – Restaurierungen an Fassaden und Eingängen // 10. Februar 2021\nIn einigen Baubereichen des letzten Jahres sind noch Restarbeiten an den Fassaden und in den Eingangsbereichen offen. Diese werden von fachkundigen RestauratorInnen unter Beachtung aller Auflagen des Bundesdenkmalamtes durchgeführt.\nDamit diese Arbeiten erfolgreich abgeschlossen werden können, muss die frostfreie Zeit abgewartet werden. Daher werden diese Arbeiten etwas verzögert erst ca. Mitte März starten.\nBaustelleninfo – Arbeit an den Hauszuleitungen und erneute Funde // 08. Februar 2021\nDiese Woche geht es in der Schlossergasse und der Riesengasse mit umfangreichen Arbeiten weiter. Es finden Grabungsarbeiten für die provisorische Versorgung statt, zudem wird auch mit den Arbeiten an den Häusern begonnen. Das umfasst unter anderem Stemmarbeiten an den Stromkästen und die Montage der neuen Zähleranlagen.\nIn der südlichen Herzog-Friedrich-Straße wird mit den Arbeiten an den Arkaden und Häusern zur Errichtung der neuen Hauszuleitungen begonnen. Im Bereich der Ottoburg stehen Arbeiten an einem Kanalschacht auf dem Plan. Hier rechnen die Verantwortlichen mit erneuten historischen Funden, in diesem Fall von Mauerresten sowie Überresten des Stadttores bzw. Inntores.\nHistorische Funde gab es auch wieder am Domplatz. Hier wurden Überreste von alten Mauern und Kellerreste gefunden.\nIn der Hofgasse beim Durchgang Wappenturm starten ebenfalls Grabungsarbeiten. In diesem Bereich wird an den Zusammenschlüssen der Gas-, Wasser- und Stromleitungen bis zum Rennweg gearbeitet.\nDie Arbeiten am Kanal-Inliner konnten noch nicht wie geplant durchgeführt werden – durch die warmen Temperaturen kam es zur Schneeschmelze, weshalb zu viel Wasser in den Kanälen war. Das soll nun diese Woche nachträglich durchgeführt werden.\nBaustelleninfo – Start der Bauarbeiten ab 01.02.2021\nDank optimaler Witterungsbedingungen kann die Baustelle in der Innsbrucker Altstadt wie geplant ab Montag, 01.02.2021, in die nächste Runde gehen.\nIn der Riesengasse, der südlichen Herzog-Friedrich-Straße und der Schlossergasse starten die Arbeiten an der provisorischen Versorgung. Ab Mittwoch geht es hier mit Schneidearbeiten weiter. In der Hofgasse werden vorbereitende Maßnahmen für die Arbeiten im Bogen zum Durchgang Rennweg ausgeführt.\nIn der gesamten Altstadt werden zudem die grabenlosen Kanalsanierungen fortgesetzt. Bei dieser unterirdischen Vorgehensweise wird von einzelnen Kanalschächten aus mithilfe von Robotern und Kameras die Sanierung der Gebäudeanschlüsse an den Hauptkanal abgeschlossen. Die dazu notwendigen Vorarbeiten konnten bereits letztes Jahr durchgeführt werden.\nDas Baustellenteam arbeitet an mehreren Stellen parallel, um so die Beeinträchtigungen für AnwohnerInnen, UnternehmerInnen und BesucherInnen der Altstadt Innsbruck zeitlich zu beschränken. Sollte es zu kurzen Unterbrechungen der Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser oder Gas kommen, werden betroffene Häuser rechtzeitig im Vorhinein informiert.\nBaustelleninfo – Ausblick ins neue Jahr // 11. Dezember 2020\nDie letzten Baufahrzeuge sind abgezogen – die Baustelle räumt nun endgültig das Feld in der Altstadt Innsbruck und macht Platz für weihnachtliches Flanieren durch die festlich geschmückten Gassen und schönen Shops.\nBis Ende Januar bzw. Anfang Februar ist nun erst einmal Pause. Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten hängt nicht zuletzt auch von der Witterung ab. Sobald diese sich ausreichend “Baustellen-freundlich” zeigt, geht es weiter. Gestartet wird mit Grabungsarbeiten in der Hofgasse, beim Wappenturm und Domplatz, in der Schlossergasse, der Herzog-Friedrich-Straße bei der Ottoburg und schließlich von der Riesengasse bis zur Maria-Theresien-Straße.\nZum Abschluss der heurigen erfolgreichen Arbeiten wünscht das Baustellenteam eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr!\nBaustelleninfo – Am Domplatz & Co. wird weiter fleißig gearbeitet // 18. November 2020\nDiese Woche wird vor allem am Domplatz gegraben. Zum einen geht es mit den archäologischen Ausgrabungen weiter, die derzeit bis zum Gastgarten des Café Moustache reichen. Sobald diese abgeschlossen sind, werden an dieser Stelle die Stromlehrrohre verlegt. Zum anderen wird gegenüber vom Gläserkastl der Kanal erneuert.\nIn der Pfarrgasse geht es an die Asphaltierung der Oberfläche und auch im Bereich der Schlossergasse Kreuzung Seilergasse werden nun nur noch abschließende Restarbeiten durchgeführt. In der Hofgasse geht es indes mit vorgezogenen Kabelzugarbeiten weiter.\nIm Zuge vergangener Grabungsarbeiten wurden an manchen Stellen alte A1-Kabel beschädigt. Dadurch kam es vereinzelt zu Kabelfehlern und damit verbundenen Störungen des Internets. Da der IKB in diesem Zusammenhang noch Netzzusammenschlüsse fehlen, kann die gesamte Altstadt leider erst im kommenden Jahr mit IKB-Internet aus leistungsstarken Glasfaserkabeln versorgt werden. Es wird aber fleißig daran gearbeitet.\nBaustelleninfo – Vorerst doch keine Baupause // 09. November 2020\nAufgrund des Lockdowns wird an einigen Stellen nun doch länger gearbeitet als ursprünglich geplant. Bis 30.11. können Baumaßnahmen nun noch früher fertiggestellt werden.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße werden alle Asphaltierungsarbeiten noch diese Woche abgeschlossen, damit am 15.11. der Christbaum aufgestellt werden kann. Und auch in der Pfarrgasse werden die Asphaltierungsarbeiten vorbereitet.\nHinter dem Café Munding in der westlichen Schlossergasse werden weitere Hausanschlüsse für Kanal und Regenwasser errichtet. Westlich vom Dom geht es mit Grabungen für die Stromkünetten weiter. In der Stiftsgasse werden Stromgrabungsarbeiten für die Leerrohr vorgezogen. Und in der Hofgasse kann dank der verlängerten Bauzeit der Abschnitt bis zum Café Sacher vollständig fertiggestellt werden, sodass nächstes Jahr nur mehr die Grabungen im Durchgang Hofgasse-Wappenturm und die Anbindung an den Rennweg auf dem Plan stehen.\nBaustelleninfo – Erste Bauphase bald abgeschlossen // 03. November 2020\nIn der aktuellen Woche finden in der Altstadt großteils Arbeiten an der Wiederherstellung der Oberfläche statt.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße und am nördlichen Domplatz können die Asphaltierungsarbeiten teilweise bereits abgeschlossen werden. Und auch in der Hofgasse, Pfarrgasse und Seilergasse sind die letzten Verfüllungen und die Oberflächenwiederherstellung geplant.\nWeiter gegraben wird indes noch im Bereich der westlichen Schlossergasse und am südwestlichen Domplatz. Auch diese Arbeiten gehen gut voran.\nBaustelleninfo – Die Baupause ist in Sicht // 21. Oktober 2020\nAn vielen Ecken und Enden der Altstadt-Baustelle wird noch fleißig gearbeitet, doch ein Ende der Bauarbeiten für das heurige Jahr ist in Sicht.\nIn der Pfarrgasse und in der Hofgasse werden die Kabelzugarbeiten für die Stromleitungen fortgeführt, anschließend können diese Bereiche verfüllt werden. Auch die Verbindung zur Herzog-Friedrich-Straße wird diese Woche verfüllt.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße sind die Kabelzugarbeiten für die Veranstaltungspunkte bald abgeschlossen. Im Anschluss erfolgen die Verfüllarbeiten, der Fertigstellung des Christbaumfundaments und die Oberflächenwiederherstellung.\nNach Abschluss der Grabungen geht es auch in der Seilergasse an die Verfüllung und Asphaltierung der Oberfläche. In der Schlossergasse wird noch an Kanalanschlüssen gearbeitet.\nUnd auch im südwestlichen Bereich des Domplatzes geht es noch weiter, hier starten Arbeiten, die aus dem kommenden Jahr vorgezogen werden können.\nBaustelleninfo - Neue Kabel und Leitungen // 13. Oktober 2020\nIn den kommenden zwei Wochen liegt der Fokus in vielen Bereichen der Baustelle Altstadt auf Kabelzugarbeiten. Dabei werden in die bereits verlegten Hüllrohre die noch benötigten Kabel eingezogen. Das umfasst allgemeine Strom- sowie 10kV- und 1kV-Kabel, weiters Kabel für die öffentliche Beleuchtung, Hausanschlüsse, Infrastrukturpunkte für Veranstaltungen und LWL-Kabel fürs Internet.\nDementsprechend werden in der gesamten Herzog-Friedrich-Straße großräumige Kabelzugarbeiten durchgeführt und zugleich weitere Infrastrukturpunkte errichtet. Ebenso sind bereits erste Grabungsarbeiten für das Christbaumfundament geplant.\nIm engen Durchgang von der Herzog-Friedrich-Straße zur Hofgasse sind die komplizierten Zusammenschlüsse mehrerer Leitungen vorgesehen. In der Hofgasse selbst werden weitere Stromgrabungen durchgeführt. Kabelzugarbeiten sind auch in der Pfarrgasse geplant.\nIn der Kiebachgasse stehen noch kleinere Restarbeiten am Programm und in der Seilergasse sind letzte Hausanschlussarbeiten notwendig. Im der Schlossegasse hinter dem Cafè Munding werden derzeit Kanalhausanschlüsse gegraben.\nBaustelleninfo - Baustelle ist weiterhin gut im Zeitplan // 07. Oktober 2020\nRund ums Vier-Viecher-Eck in der Kiebachgasse stehen noch Restarbeiten sowie die Verlegung der Infrastrukturpunkte für die Veranstaltungen am Programm. In der östlichen Seilergasse werden letzte Gashausanschlüsse durchgeführt, in der westlichen Seilergasse gehen die Arbeiten an den Internetanbindungen, einem Kanal-Hausanschluss und einem Hydranten in die nächste Runde.\nIn der gesamten Herzog-Friedrich-Straße werden weitere Infrastrukturpunkte errichtet und die Vorarbeiten für die ab Mitte Oktober geplanten, großräumigen Kabeleinzugsarbeiten in den bereits verlegten Hüllrohren durchgeführt. Richtung Ottoburg arbeitet man bereits an der Instandsetzung der Oberfläche und den letzten Hausanschlüssen. Die Arbeiten an den komplizierten Leitungszusammenschlüssen aller Gewerke im engen Durchgang zwischen der Herzog-Friedrich-Straße und der Hofgasse sind für die kommenden Wochen vorgesehen.\nIn der Hofgasse finden Kabelzugsarbeiten für Magenta statt, im Anschluss kann eventuell noch mit ersten Stromgrabungen gestartet werden. In der Pfarrgasse sind letzte Stromhüllrohr-Verlegearbeiten geplant, bevor dann auch hier mit dem Kabelzug gestartet werden kann. Die Grabungsarbeiten in der Stiftsgasse sind abgeschlossen.\nUnd auch nördlich vom Dom sind abschließende Pflasterungs- und Asphaltierungsarbeiten vorgesehen.\nBaustelleninfo - Erste Abschlüsse in Etappen // 28. September 2020\nIn der Kiebachgasse macht die Baustelle große Fortschritte. Hier geht es an die Instandsetzung der Oberfläche und damit einhergehende Asphaltierungsarbeiten. In der Seilergasse werden die Strom- und Gaszuglöcher verfüllt. Fallen die abschließenden Druckproben für Gas positiv aus, so sind die Erneuerungsarbeiten für Gas und Wasser im Vier-Viecher-Eck abgeschlossen.\nIn der südlichen Herzog-Friedrich-Straße Richtung Trautson-Brunnen werden derzeit ebenfalls Instandsetzungsarbeiten der Oberfläche und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Anschließend starten die Arbeiten an den Infrastrukturpunkten für die Veranstaltungen und das Christbaumfundament.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße Richtung Ottoburg wird weiter an den Hausanschlüssen und parallel dazu an den Hauptleitungen gearbeitet.\nIn der Hofgasse werden die Längsgrabungen für Gas- und Wasserleitungen fortgesetzt und die ersten Stromgrabungen gestartet. In der Pfarrgasse konnten die Wasser- und Gasverlegearbeiten abgeschlossen und die Strom- und Internetleitungen bereits verlegt werden.\nNördlich des Doms gehen die Arbeiten an der Oberflächeninstandsetzung und der Stromverlegung weiter.\nBaustelleninfo - Umplanen für die Stadtgeschichte // 22. September 2020\nDie Bauarbeiten gehen diese Woche gewohnt effizient weiter. Auch kleine Planänderungen nehmen darauf keinen Einfluss, wie etwa beim Dom zu sehen ist.\nNördlich vom Dom zu St. Jakob werden die Grabungsarbeiten fortgesetzt. Die vor kurzem dort freigelegte historische Mauer wurde umfassend untersucht und dokumentiert. Um sie nicht abtragen zu müssen, werden nun die an dieser Stelle zu verlegenden Leitungen umgeplant. So finden die Geschichte und Zukunft der Altstadt gemeinsam Platz.\nIn der Hofgasse und in der Pfarrgasse gehen die Längsgrabungen für die Gas- und Wasserleitungen in die nächste Runde, erste Belagsschneidearbeiten werden ebenfalls bald durchgeführt.\nIn der nördlichen und südlichen Kiebachgasse sind weitere Asphaltierungsarbeiten geplant. Im Bereich des Vier-Viecher-Ecks werden die Zusammenschlüsse von Wasser, Gas, Strom und Internet fertiggestellt. In der Seilergasse wird weiter am Gas-Relining gearbeitet.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße Richtung Trautson-Brunnen werden Stromleitungen und weitere Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. In Richtung Ottoburg wird an den Hausanschlüssen und den Hauptleitungen weitergearbeitet. In den Arkaden konnten die Arbeiten zügig durchgeführt werden, dort sind bereits abschließende Pflasterarbeiten vorgesehen.\nBaustelleninfo - Behinderung in der Kiebachgasse // 14. September 2020\nIn der kommenden Woche werden in der Kiebachgasse im Bereich des Vier-Viecher-Ecks Zusammenschlüsse von Wasser, Gas, Strom und Internet errichtet. Im Zuge dessen wird es leider zu massiven Behinderungen bei Straßenquerungen kommen. In der südlichen Kiebachgasse werden weiterhin Kabelzugarbeiten durchgeführt. Dabei wird in die alte Leitung eine kleinere, neue PE-Leitung eingezogen und so vorhandene Infrastrukturen genutzt.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße Richtung Trautson-Brunnen konnten die Wasser- und Gasarbeiten abgeschlossen werden. Nun folgt die Asphaltierung der Baugräben. Richtung Ottoburg geht es mit den Arbeiten an den Hausanschlüssen sowie mit den Hauptleitungsarbeiten weiter.\nIn der Hofgasse und der Pfarrgasse wird weiter an den Längsgrabungen für Gas- und Wasserleitungen gearbeitet. Und beim Dom werden die tiefen Grabungen im Bereich des Fischerhäusels fortgesetzt.\nBaustelleninfo - Auch am Domplatz geht es weiter // 07. September 2020\nNach den sensationellen archäologischen Funden am Domplatz und der damit einhergehenden Pausierung der Bauarbeiten werden diese nun endlich fortgesetzt.\nDie archäologischen Grabungen brachten 65 Skelette und eine romanische Mauer zutage. Nun wird wieder weiter an der Modernisierung der Leitungen gearbeitet.\nUnd auch in der Hofgasse wurden Relikte aus vergangenen Zeiten im Zuge der Bauarbeiten geborgen. Hier wurden historische Ritschen entfernt, damit es mit den Arbeiten an den Hauptleitungen für Gas und Wasser weitergehen kann. An diesen wird auch in der Pfarrgasse gearbeitet.\nIn den nördlichen und südlichen Bereichen der Kiebachgasse konnten die Längsgrabungen fast abgeschlossen werden, es finden bereits Kabelzugarbeiten statt. Im Anschluss werden dann die Grabungen am Vier-Viecher-Eck fortgeführt. In der Seilergasse sind weiterhin punktuelle Gas-und Stromgrabungen notwendig.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße Richtung Ottoburg gehen die Arbeiten an den Hauptleitungen für Wasser, Gas und Strom sowie die Hausanschlussgrabungen weiter. Richtung Trautson-Brunnen werden Restarbeiten durchgeführt.\nBaustelleninfo – Schlauchlinerarbeiten abgeschlossen // 02. September 2020\nTrotz schlechten Wetters konnten die Arbeiten mit dem grabenlosen Kanal-Schlauchliner vergangenen Montag, dem 31. August 2020, nach nur einer Woche abgeschlossen werden. Somit wurden nun rund 600 laufende Meter Kanal für die nächsten Jahrzehnte saniert und auf den neuesten Stand gebracht. Durch die Anwendung des Schlauchliner-Verfahrens konnten wertvolle Zeit und viel Aufwand gespart werden. Konventionelle Grabungsarbeiten hätten an dieser Stelle mehrere Monate gedauert.\nBaustelleninfo - Aktualisierter Ablauf aufgrund des Wetters // 31. August 2020\nAufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage werden Teile der noch fälligen Kanal-Inliner-Arbeiten etwas später als geplant durchgeführt: In der Riesengasse, Teilen der Stiftsgasse und der Schlossergasse erfolgt die Fortsetzung der Arbeiten ab Montag, 31. August 2020. Bitte beachten Sie die Türaushänge, diese werden bei Bedarf aktualisiert.\nIn der Hofgasse werden die Grabungsarbeiten für die neuen Hauptleitungen von Gas und Wasser fortgesetzt. Dabei wird vom Goldenen Dachl aus in Abschnitten Richtung Stiftsgasse gegraben. Ebenfalls vom Goldenen Dachl aus wird die Pfarrgasse Richtung Domplatz für die Hauptleitungen von Gas und Wasser aufgegraben.\nDie Arbeiten in der Badgasse sind bereits abgeschlossen, hier erfolgen diese Woche noch die letzten Asphaltierungen.\nIn der Kiebachgasse sind die Längsgrabungen abgeschlossen, es folgen nun die Grabungen für die Zuglöcher der Stromzuleitungen. Und auch die Seilergasse wird nun zur Baustelle. Hier werden ebenfalls die Zuglöcher für Strom aufgegraben, zudem werden auch die Hausanschlüsse erneuert. Der Zugang zur Seilergasse ist während der Arbeitszeit nur über die Kiebachgasse möglich – bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Beschilderung vor Ort.\nIn der Herzog-Friedrich-Straße sind diese Woche weitere Grabungen an der Nordseite bis zum Café Piano in der Herzog-Friedrich-Straße 5 geplant. Im Bereich des Trautson-Brunnens bis zum Goldenen Dachl werden Gasleitungen verbunden sowie Stromleitungen neu verlegt.\nBaustelleninfo – Modernste Technik für sichere Versorgung // 24. August 2020\nAktuell steht bei der Baustelle Altstadt vor allem der Schlauchlinereinbau in den Bestandskanälen in der Hofgasse, Pfarrgasse, Badgasse, Seilergasse, Schlossergasse, Riesengasse und Stiftsgasse am Programm. Dabei wird ein weicher Synthesefaserschlauch in den Kanal eingebracht und dann mittels heißem Dampf ausgehärtet. Dadurch entsteht ein Stützrohr im bestehenden Rohr, das die Standfestigkeit des Kanals für die kommenden Jahrzehnte sichert. In Zuge dieses Verfahrens bittet die IKB alle AnwohnerInnen,die mittels Hausaushang verständigt wurden, im vorgegebenen Zeitraum möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Es kann außerdem zu zeitweiligen Geruchsbelästigungen kommen.\nIm Anschluss an den Schlauchlinereinbau starten in der Hofgasse die Grabungsarbeiten für die Hauptleitungen von Wasser und Gas. In der Badgasse sind bereits die abschließenden Asphaltierungsarbeiten geplant. Und nördlich vom Dom können die Arbeiten an den Gräberfunden hoffentlich abgeschlossen und somit die Kanalgrabungen fortgesetzt werden.\nIn der südlichen Herzog-Friedrich-Straße werden die Hauptleitungen für Strom und Internet gegraben und letzte Hausanschlussanbindungen für Wasser und Gas durchgeführt. In der westlichen Herzog-Friedrich-Straße finden weitere Hausanschlussgrabungen sowie Arbeiten an den Hauptleitungen für Wasser und Gas statt.\nIn der südlichen Kiebachgasse werden die Hauptleitungen für Wasser, Gas und Strom verlegt.\nBaustelleninfo – Erkundungsgrabungen und effiziente Arbeiten // 17. August 2020\nDer Domplatz stand in den letzten Tagen aufgrund der unerwarteten Gräberfunde im Fokus. Die damit verbunden Ausgrabungen verzögern kurzfristig den weiteren Ablauf. Nach Abschluss der archäologischen Arbeiten werden die weiteren Leitungsverlegungen durchgeführt. In der Pfarrgasse vor dem Dom wird derzeit an einem Wasserleitungsfixpunkt und einer Gasleitungsabtrennung gearbeitet.\nIn der Badgasse im Bereich der Ausfahrt zum Herzog-Otto-Ufer finden aktuell Kanalsanierungen statt. Die Hausanschlussgrabungen in der Hofgasse konnten bereits abgeschlossen werden. Dadurch wird die geplante Kanalsanierung mittels grabenlosem Schlauchlinereinbau auf den 25.8. vorverlegt. Im Anschluss starten dann auch in diesem Bereich die restlichen Längsgrabungen.\nAn der Kreuzung Hofgasse – Herzog-Friedrich-Straße wird eine Erkundungsgrabung durchgeführt, um die weiteren Leitungsverlegungen dieses technisch aufwendigen Kreuzungsbereiches festlegen zu können. In südlicher Richtung der Herzog-Friedrich-Straße werden ausstehende Stromleitungsverlegungen durchgeführt. In Richtung Westen finden weitere Hausanschlusserneuerungen statt.\nIn der südlichen Kiebachgasse werden die Arbeiten an den Längsgrabungen für Wasser, Gas und Strom fortgesetzt. Ab 31.8. starten die Grabungsarbeiten in der Seilergasse zwischen Kiebachgasse und Herzog-Friedrich-Straße. Da diese Gasse sehr schmal ist, ist mit Behinderungen für BesucherInnen der Altstadt zu rechnen.\nIn allen Gassen werden zudem an den Außenfassaden die Zuleitungen und Klemmkästchen für die Beleuchtung erneuert.\nBaustelleninfo - Fortschritte mit archäologischer Unterstützung // 10. August 2020\nIn der Herzog-Friedrich-Straße wird weiter am Wasserleitungsprovisorium und den Hausanschlüssen von der Ottoburg bis zum Goldenen Dachl gearbeitet. Die Grabungen für Gas und Wasser an der Ostseite des Stadtturms sind dafür fast abgeschlossen, hier folgen nun die Grabungen für die neuen Strom- und Internetleitungen. Und im Bereich der Seilergasse beim Café Katzung wird ein alter Schneeabladeschacht abgetragen, über den früher der Schnee in die Kanalisation entsorgt wurde.\nNördlich des Doms zu St. Jakob wurden wie von ExpertInnen bereits erwartet Gräber aus dem 15. und 16. Jahrhundert gefunden. Hier werden die Arbeiten des Baustellenteams in den kommenden Wochen mit einem Großaufgebot unseres Archäologieteams weitergeführt.\nIn der Badgasse haben die Arbeiten nun auch begonnen und gehen mit Kanal- und Regenrohrerneuerungen weiter.\nIn der Kiebachgasse laufen die Grabungen für die Wasser- und Gasleitungen vom Café Munding nach Richtung Norden weiter. Im nördlichen Bereich der Kiebachgasse beginnen die Grabungen für die Strom- und internetleitungen.\nIn allen Bereichen finden laufend provisorische Asphaltierenden statt – dadurch kann eine sichere Fußgängerführung durch die Bauzonen gewährleistet und eine flexible Gehwegführung für alle weiteren Arbeiten sichergestellt werden.\nBaustelleninfo – Die Bauarbeiten gehen weiter voran // 03. August 2020\nIn der Herzog-Friedrich-Straße wird derzeit ein weiteres Wasserleitungs-Provisorium von der Ottoburg bis hin zum Goldenen Dachl verlegt. Im Nachgang können dann auch hier die Hausanschluss-Leitungsverlegungen für Wasser, Gas, Strom und Kanal folgen.\nParallel zum Stadtturm werden zudem die, durch gelbe Verbauplatten abgesicherten Gräben für die Gas und Wasserleitungen ausgehoben.\nDa in der Kiebachgasse die Restarbeiten für die Hausanschlussgrabungen doch etwas länger gedauert haben, wird nun diese Woche mit den längsverlaufenden Hauptleitungsgrabungen für Wasser, Gas, Strom und Internet begonnen.\nIn der Badgasse werden in den nächsten zwei Wochen punktuelle Kanal- und Regenrohrsanierungen erledigt.\nIn der Hofgasse geht es weiter mit den Kanal- und Regenrohrerneuerungen.\nDer Bautrupp aus der Pfarrgasse wird nächste Woche nördlich vom Dom arbeiten. Bei diesen Grabungen werden wahrscheinlich weitere Gräber freigelegt.\nBei Grabungen rund um den Dom werden aufgrund der besonderen Empfindlichkeit der innenliegenden Kunstschätze vertiefte Erschütterungs-Messungen durchgeführt und es darf nur sehr "sanft" gebaggert und verdichtet werden.\nBaustelleninfo - Erklärung zu den verschiedenen Rohren // 17. Juli 2020\nHaben Sie sich schon einmal gefragt, welche Rohre eigentlich wofür verwendet bzw. verlegt werden?\nDiese lassen sich nämlich eindeutig nach Farben unterscheiden. Damit Sie in Zukunft sofort erkennen, an welchen Anschlüssen und mit welchen Rohren die Zuständigen gerade arbeiten, im Folgenden ein kurzer Überblick zur Farblegende:\n-Blaue Rohre werden für die Wasserversorgung verwendet.\n-Gelbe Rohre werden für die Gasversorgung verwendet.\n-Weiße Rohre kommen für die Abwasser- und Regenwasserentsorgung zum Einsatz.\n-Hellgraue Rohre mit roten Streifen sind Leerrohre, in die im späteren Verlauf die Strom- und Internetkabel eingezogen werden.\nStartseiteSCHÄTZESchätzeBaustelleninfo - immer aktuell


Diskutiere Bungalow beheizen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Leute. Mein Name ist Andre und ich komme aus dem schönen Mecklenburg. Ich habe heute das Forum hier gefunden und auch schon sehr...\n#1 Highlandernr1, 26.11.2010\nMein Name ist Andre und ich komme aus dem schönen Mecklenburg.\nIch habe heute das Forum hier gefunden und auch schon sehr viele wertvolle Tips gelesen.\nIch habe einen Bungalow mit ca. 65 m² aufgeteilt in 3 Zimmer, Küche und Bad.\nZur Zeit heize ich mit einem Holz / Kohleofen eine Heizungsanlage mit 4 Heizkörpern die alle ca 80 x 100 cm groß sind.\nIch möchte nun aus Bequemlichkeit umrüsten auf eine Gastherme die auf Propangas läuft.\nIch habe mich schon umgeschaut und viele gefunden, aber ich weiß nicht, ob die alle doch etwas überdimensioniert sind für meine kleine Fläche und die 4 Heizkörper.\nNun habe ich mir folgende herausgesucht, kann mir einer bei meiner Entscheidung helfen ob das für mich OK wäre ?\nWie ist das mit dem Verbrauch gemeint ? wenn die Therme so lange durchläuft oder sind die Auszeiten da schon mit eingerechnet in einer Stunde ?\nWas noch interessant wäre ist, wie berechnen die Hersteller das überhaupt, gibt es da eine Grundregel wie z.B. ( Eigenheim 80 m² 6 Heizungen )\nIch bedanke mich im Voraus und wünsche allen einen schönen erstend Advent.\n#2 Highlandernr1, 03.12.2010\nKann mir keiner wenigstens ein wenig helfen ?\n#3 H.PF, 03.12.2010\nwas sagt dein Heizungsbauer? Diese Arbeiten darfst du nicht selber ausführen! Und deswegen gibt es bei Diy in dem Bereich auch kaum/keine Hilfen...\nZitat von Highlandernr1: ↑\nDoch, am besten derjenige der die Anlage plant, fachgerecht einbaut, und in Betrieb nimmt.\nEin Ratespiel hilft Dir nicht weiter, abgesehen davon, brauchst Du sowieso jemanden der die Arbeiten ausführen darf.\nWas ich Dir schon vorweg sagen kann, die Heizung ist für Deine paar m2 viel zu groß, schon lange nicht mehr Stand der Technik, sondern einfach nur billig. Heute baut man grundsätzlich Brennwertthermen ein. Die Leistung orientiert sich an der Heizlast Deines Gebäudes, die man zuerst einmal ermitteln muss.\nWie man die Heizkörper einbindet sieht man, wenn man sich die Anlage vor Ort anschaut.\nThema: Bungalow beheizen\nBungalow beheizen - Ähnliche Themen\nDu betrachtest gerade: Bungalow beheizen


„Ein Spannendes Gaunerstück – humorvoll und romantisch!“\nDrei Männer machen ihr den Hof. Wem kann Marie trauen?\nZur Entstehungsgeschichte: Für diesen Roman habe ich in der Münchner Residenz recherchiert und mir besonders die Scagliolaarbeiten von Wilhelm und Blasius Fistulator angeschaut. Wer meine Romane kennt, weiß, dass mich als Kunsthistorikerin ausgefallene oder kaum bekannte Kunstwerke faszinieren. Vater und Sohn Fistulator haben kurz vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges Großes in München geschaffen. Schirmherr war der leidenschaftliche Sammler Herzog Maximilian I. von Bayern. Um in den Besitz eines Kunstwerkes zu gelangen, scheute der Herzog vor nichts zurück. Unter der Oberfläche des streng organisierten Hofstaates brodeln Intrigen und es gibt hochrangige Konkurrenten, die im Kampf um den Besitz der geheimnisvollen Tafeln ebenso skrupellos sind, wie der Herzog.\nScagliola ist eine Art von Stuckmarmor. Diese filigrane Technik ermöglicht es dem Kunsthandwerker, detaillierte Bildwerke auf Tischen und Tafeln anzufertigen.\nHörprobe – Autorin liest aus „Blut und Kupfer“:\nBuchtrailer zu Blut und Kupfer\nGoldmann Verlag, März 2012


ᐅᐅ09/2020 Einstellung Thermostat Vergleich • Die momentan beliebtesten Produkte im Test!\nDie ausgezeichnetesten Einstellung Thermostate ausführlich getestet\nWir als Seitenbetreiber begrüßen Sie als Interessierten Leser auf unserem Testportal. Unsere Redakteure Fühler haben uns dem Lebensziel angenommen, Produktvarianten aller Variante zu testen, sodass Verbraucher auf Wohnzimmer einen Blick das Einstellung Thermostat auswählen können, das Sie als Leser kaufen funktioniert möchten. Für eine möglichst objektive Bewertung, fließen bei uns verschiedene Testkriterien in Uhr unsere Testergebnisse ein. Weitere Anmerkungen hierzu lesen Sie bei der dazu passenden Fachbetriebe Unterseite, die unten verlinkt ist.\nUnser Team hat eine große haben Auswahl an Hersteller getestet und wir zeigen Ihnen als Leser hier die Artikel Ergebnisse. Selbstverständlich ist jedes Einstellung Thermostat 24 Stunden am Tag bei Amazon.de programmierbaren auf Lager und somit sofort bestellbar. Da Fachmärkte leider seit geraumer Zeit Heizungsventile ausnahmslos noch durch Wucherpreise und lächerlich schlechter Beratung bekannt bleiben, hat unser Austausch Team an Produkttestern eine riesige Auswahl an Thermostate nach dem Verhältnis von Ventile Qualität und Preis beurteilt und dann kompromisslos nur die qualitativsten Produkte herausgefiltert.\nEinstellung Thermostat - Bewundern Sie dem Sieger\nEmmeti Thermostat mit Fernfühler und Außeneinstellung Emmeti 28130632 Emmeti Thermostat mit Fernfühler und Außeneinstellung Thermostat von Emmeti ideal für die ansteuerung von pumpen oder ventilen. Ein seperater AUX Ausgang ermöglicht bei Übereschreitung der Temperatur ein Signal auszugeben (ALARM) Technische Daten: Länge des Fernfühlers 65 mm Sensor durchmesser 7 mm Einstellbereich 0 - 60°C (+/-3°C) Schaltleistung 400 V 16 A Differenzial 4°C Sie erreichen unsere Servicehotline unter: 0511 215 828 17 Template by marcos software\nAuf welche Kauffaktoren Sie zuhause bei der Auswahl Ihres Einstellung Thermostat achten sollten\nAls nächstes haben wir außerdem Stichpunkte zur Wahl des perfekten Produkts Thermostate zusammengefasst - Sodass Sie zuhause unter den vielen Einstellung Thermostate das modernisieren Thermostat Einstellung finden, das ohne Kompromisse zu Ihrem Geschmack passt!\nWas für eine jeweiligen Intention beabsichtigen Sie nach dem Kauf mit Ihrem Einstellung Thermostat?\nWie viel kostet das Einstellung Fotolia Thermostat denn?\nWieso wollen Sie als Kunde das Einstellung Thermostat denn erwerben ?\nEntspricht Wärme das Einstellung Thermostat der Stufe an Qualität, die Sie als Kunde in Heizleistung dieser Preiskategorie erwarten?\nIn welcher Häufigkeit wird das Einstellung Thermostat voraussichtlich eingesetzt werden?\nBiasi, Concept, Dianorm, Ferroli, Superia, ab 1992, Bauschutzkappe schwarz. für Ventilheizkörper, z. B\nAlle Einstellung Thermostate im Blick\nIn den folgenden Produkten sehen Sie als Käufer die Top-Auswahl an benötigt Einstellung Thermostate, bei denen der erste Platz den Favoriten darstellt. Sämtliche Schlafzimmer in der folgenden Liste getesteten Einstellung Thermostate sind unmittelbar in unserem Nachteile Partnershop zu haben und zudem innerhalb von maximal 2 Werktagen bei Heizung Ihnen zu Hause. Wir wünschen Ihnen als Kunde nun eine Temperatur Menge Erfolg mit Ihrem Einstellung Thermostat! In dieser Rangliste sehen Sie Temperaturen die Liste der Favoriten an Einstellung Thermostate, bei denen der erste mechanischen Platz den oben genannten Testsieger definiert. Sämtliche in der folgenden Liste Angebote vorgestellten Einstellung Thermostate sind jederzeit bei Amazon im Lager und somit Preisvergleich in weniger als 2 Tagen in Ihren Händen. Wir wünschen funktionieren Ihnen schon jetzt viel Spaß mit Ihrem Einstellung Thermostat!


☀Warum verletzen meine Schienbeine den Tag nach dem Laufen?\nAnzeichen, dass Sie in Low-Carb-Ketose sind\nHat Kautabak Auswirkungen auf den Lauf?\nWas zu einem Film-Datum für Teenager tragen\nWie viele knirscht ein Tag, um in Form zu kommen?\nWie man Schweinefleisch Pinwheels kocht\nWarum verletzen meine Schienbeine den Tag nach dem Laufen?\nSore-Schienbeine oder "Schienbein-Schienen" nach dem Laufen können durch eine von drei Zuständen verursacht werden: mediales tibiales Stresssyndrom, tibiale Stressfraktur oder chronisches Belastungssyndrom. Die zugrunde liegende Ursache für jede dieser Bedingungen ist eine übermäßige Kraft, die während wiederholter Aktivitäten auf das Unterbein ausgeübt wird. Normalerweise wirken diese Muskeln während des Laufens stoßdämpfend. Wenn jedoch eine große Menge Kraft auf die Muskeln übertragen wird, werden sie müde und können nicht mehr richtig funktionieren. Als Reaktion auf diesen Stress werden die Muskeln und das Gewebe des Unterschenkels schmerzhaft, geschwollen und entzündet.\nMediales Tibiales Stresssyndrom\nDas mediale Stresssyndrom wird durch eine Entzündung der Sehnen, Muskeln oder des Bindegewebes rund um Ihre Tibia oder das Schienbein verursacht. Viele Läufer klagen über Schmerzen und Druckschmerz an der Innenseite der Tibia. Bei einigen Personen löst sich der Schmerz nach einigen Minuten nach dem Laufen von selbst auf, während sich bei anderen Personen der Schmerz verschlimmert, wenn der Lauf anhält oder sogar nach Beendigung des Trainings fortdauert. Zu den Risikofaktoren, die zu dieser Erkrankung beitragen, gehören wiederholte, hochwirksame Aktivitäten wie Laufen, Plattfüße, hohe Bögen, Überpronation der Füße, unangemessene Schuhe und plötzliche Trainingszunahme.\nEin Spannungsbruch ist ein kleiner Riss in Ihrem Knochen. Es ist nicht bekannt, ob Tibia-Stress-Frakturen durch das mediale Stresssyndrom verursacht werden, aber einige glauben, dass beide miteinander verwandt sind. Tibia-Stress-Frakturen mit lokalen Schmerzen oder Druckempfindlichkeit der Tibia. Es wird normalerweise bei Personen vermutet, bei denen ein mediales Stresssyndrom diagnostiziert wurde, das sich im Laufe der Zeit nicht verbessert. Die zugrunde liegenden Ursachen sind denen des medialen Stresssyndroms ähnlich.\nChronisches Belastungs-Kompartmentsyndrom ist ein Zustand, bei dem die Muskeln des Unterschenkels während des Trainings anschwellen und die Durchblutung der Muskeln einschränken. Dies ist ein gefährlicher Zustand, da die Gewebe durch Sauerstoffmangel absterben können. CECS wird oft als mediales Tibia-Stress-Syndrom falsch diagnostiziert, da es mit ähnlichen Symptomen auftritt. Das klassische Schmerzmuster bei CECS ist eine Verschlechterung des Schmerzes mit Aktivität und dann ein Verschwinden des Schmerzes nach etwa 30 Minuten Ruhe. Im Gegensatz zum medialen tibialen Stresssyndrom treten bei den Schmerzen Taubheit, Kribbeln, Schwäche und Schwellungen auf. Obwohl es nicht bekannt ist, warum CECS bei bestimmten Individuen auftritt, scheinen Risikofaktoren, wie zum Beispiel wiederholte Aktivitäten, Übertraining oder zu schnelles Training, die Anfälligkeit für die Entwicklung dieses Zustands zu erhöhen.\nSuchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie während oder nach dem Training Schienbeinschmerzen verspüren. Die meisten Personen mit medialem Tibia-Stress-Syndrom und Tibia-Stress-Frakturen sind in der Lage, sich mit einer konservativen Behandlung allein zu erholen, bestehend aus Ruhe oder Vermeidung der verursachenden Aktivität. Konservative Therapie kann für CECS empfohlen werden, aber es ist in der Regel unwirksam. Die Hauptstütze der Behandlung für CECS ist eine Operation, bei der das Bindegewebe, das den Muskel umgibt, freigesetzt oder entfernt wird.\nSigns ein Kind ist zu heiß\nWie viele Kalorien in 2 Teelöffel Zucker?\nWie man Hot Dogs auf einer Kochfeld-Strecke kocht\nProteinreiches Frühstück und Gewichtsverlust\nWie bleiche ich grüne Paprikaschoten?\nWas sind die Ursachen für niedrige weiße Blutwerte & Fieber?\nSo entfernen Sie abgestorbene Haut von Psoriasis\nWie man Gewicht mit 10 Minuten Übung pro Tag verliert\nJoghurt für Übelkeit\nRelative Vs. Absolute Trainingsintensität\nHarvey & Marilyn Diamond's Diät\nDiät-Tipps während Bikram Yoga, Gewicht zu verlieren


Doppelbegriffe: zusammen oder getrennt? — Aus BioLektors Notizenbuch\nAllerley Wundersames aus Biologie und Sprache\t« voriger Eintrag: Achtung Wild! nächster Eintrag: Wie Sie die Silbentrennung einzelner Buchstaben ein für allemal abstellen »\tDoppelbegriffe: zusammen oder getrennt?\nIm letzten Beitrag ging es um eine Werbeaktion der Deutschen Wildtier Stiftung. Aber sieht der Name dieser Stiftung nicht irgendwie falsch aus? Ja, sieht er. Da ich genau diesen Fehler in Diplomarbeiten häufig moniere, folgende Anmerkung: Ein Doppelbegriff (Kompositum) wie “Wildtier Stiftung” sollte normalerweise zusammen oder mit Bindestrich geschrieben werden. Man darf nicht einfach zusammengesetzte Substantive trennen, auch wenn man beim Bummel durch eine beliebige Fußgängerzone einen anderen Eindruck gewinnen kann: “Blumen Laden” ist genauso falsch wie “Back Shop” oder “Sonder Angebot”. Im Fall der Stiftung richtet man sich jedoch danach, wie die Organisation ihren offiziellen Namen selbst schreibt. Gerade Stiftungen agieren diesbezüglich eher eigenwillig. So heißt es z. B. “Bertelsmann Stiftung” (Leerzeichen), aber “Carl-Zeiss-Stiftung” (Bindestrich) oder Conterganstiftung (Zusammenschreibung) oder gar „VolkswagenStiftung“ (großes Binnen-S). Ganz unterschiedliche Möglichkeiten also, Begriffe zu koppeln, und selten im Einklang mit dem Duden.\nDaher empfehle ich, bei zusammengesetzten Eigennamen immer die Schreibweise im Original nachzuschlagen, egal, ob es um Personen, Unternehmen, Waren, Organisationen oder z. B. geografische Bezeichnungen geht. verfasst am Dienstag, dem 10. März 2009 um 13:23 Uhr, abgelegt unter Redaktion & Lektorat —> Kommentare zu diesem Beitrag per RSS 2.0 Feed verfolgen —> einen Trackback auf deiner Seite einrichten\n(bisher keine Kommentare) Was meinen Sie dazu?


Was gibt es in Cesenatico und Umgebung zu sehen und zu erleben - Haustierfreundliche Hotels\nEine Reise durch kleine Dörfer CESENATICO\nCesenatico ist Meer und Hinterland, Strand und Gastronomie! Die lokale Produktion von Rohstoffen wie Milch, Frischkäse, hochwertigem Sangiovese superiore Wein, Romagna doc trebbiano, wird Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen!\nCharakteristisch ist die Pracht des von Leonardo da Vinci Anfang der 500er Jahre entworfenen Hafens, der so heißt, weil er von dem zeitlosen Genie Leonardo da Vinci entworfen wurde.\nDie Piazzetta delle Conserve, beherbergt die antiken Vorfahren der Kühlschränke, in denen einst das Eis gelagert wurde, das den Fischern für die Ausstellung, den Verkauf und die Konservierung der Fische nützlich war.\nDer Wolkenkratzer auf dem Platz neben dem Grand Hotel steht seit Ende der 50er Jahre und ist heute in einem nüchternen und eleganten Stil gehalten.\nCesenatico zieht den italienischen und europäischen Tourismus an.\nAuf halbem Weg zwischen Ravenna und Rimini liegt Cervia, eine Stadt am Meer, die "der drei Orte" genannt wird, weil sie dreimal in verschiedenen Epochen wiederaufgebaut wurde. Sein eigenartiger Sandstrand und das seichte Wasser, in dem Sie sicher ein erfrischendes Bad nehmen können.\nCervia beherbergt diejenigen, die atemberaubende Landschaften zwischen Salinen und einem üppigen Pinienwald genießen wollen.\nZum Thema Grün gehört auch die nahe gelegene "Gartenstadt" Milano Marittima, die in kurzer Zeit zu einem Sammelbecken für den Elitetourismus aus ganz Italien und Europa geworden ist.\nCervia ist auch für seine Thermalbäder bekannt, für diejenigen, die einen Urlaub mit einer Kombination aus Sonne, Meer, Wellness und Entspannung erleben wollen.\nWenn Sie auf der Via Emilia weiterfahren, sehen Sie, wenn Sie nach rechts schauen, zwei Hügel; dies sind der Hügel von Bertinoro und sein Nachbar Monte Maggio.\nBertinoro ist auch bekannt als der "Balkon der Romagna".\nNach Ravenna und Rimini ist es der von Touristen am meisten besuchte Ort wegen seines mittelalterlichen Flairs, seiner engen Gassen, seiner Tore und kleinen Plätze, von denen man wunderbare Ausblicke auf die ganze Riviera genießen kann.\nIm flachen Bereich des Hügels wurden archäologische Ausgrabungen und eine reiche Heilwasserquelle entdeckt. Im nahegelegenen Ortsteil Fratta sprudeln aus elf Quellen 7 Wässer, die reich an Mineralien sind.\nWenn man die zentrale Piazza della Libertà erreicht, erscheint die Rocca, die auf den Felsen des Berges gebaut wurde, in einer unglaublich dominanten und uneinnehmbaren Position, seit Jahrhunderten das pulsierende Herz des Orts.\nBertinoro, das heute Sitz des Museums für sakrale Kunst und des Universitätszentrums ist, ist eine zeitlose Mischung aus Kultur und Natur.\nSantarcangelo ist ein bekanntes und renommiertes Dorf, das seine mittelalterliche Identität bewahrt hat und in der Tat stark in den tief verwurzelten Traditionen der Romagna verwurzelt ist.\nDas Leben in der Altstadt ist geprägt von einer besonderen Atmosphäre, einem Lebensgefühl aus anderen Zeiten, zwischen Adelspalästen, Bürgerhäusern, Gassen und kleinen Plätzen.\nEs ist vor allem wegen seiner unterirdischen Stadt einen Besuch wert. Mythen und Geheimnisse verstärken den Charme der Brunnen, Tunnel, Galerien und etruskischen Gräber, die eine andere Stadt unter der sichtbaren verbergen, die vielen noch unbekannt ist.\nEs gibt viele Tavernen, Trattorias und Restaurants, die traditionelle Gerichte und die typische Küche der Romagna anbieten.\nSie finden hier hausgemachte Gerichte und handgemachte Pasta, aber auch "kulturelle Aromen", die sich auf Tonino Guerra beziehen, den international bekannten Dichter, der im Dorf geboren wurde...\nIn der Romagna...\nFüllen Sie Ihre Lungen im wunderschönen Pinienwald von Cervia mit frischer Luft, genießen Sie einen guten Sangiovese am kleinen Hafen von Cesenatico, während Sie die prächtigen Boote bewundern, die dort vor Anker liegen.\nNoch höher hinaus geht es vom Balkon des Bertinoro, um das Meer aus einer anderen Perspektive zu sehen, und den Tag in einer ausgezeichneten Osteria in Santarcangelo inmitten der festlichen Gassen ausklingen zu lassen.\nUnsere Angebote sind Wau-Geprüft\nSpezialangebot Juni von der Sonne geküsst im wunderschönen Cesenatico\nViele Services nach Maß für Ihren vierbeinigen Liebling\nAngebot Juli: Badeurlaub in Cesenatico. Unterhaltung und Entspannung auch für Ihren vierbeinigen Liebling\nSecret Garden mit Whirlpool für Sie und einen Pool für Ihren Hund\nAb 95€ pro Tag pro Zimmer\nEs ist August: fliehen Sie vor der Hitze und relaxen Sie am Meer, ohne sich Sorgen um Ihren vierbeinigen Liebling machen zu müssen!\nTierfreundlicher Strand und Pool für Ihren vierbeinigen Liebling\nAb 115€ pro Tag pro Zimmer\nSonderangebot für Entspannung am Meer im September im 3-Sterne-Hotel in Cesenatico\n- 25% Rabatt vom 10. bis 30. September!\nAb 75€ pro Tag pro Zimmer\nWarum Sie sich für Kristalex entscheiden sollten\nVierbeiner aller Größen sind immer willkommen\nStrand mit 1 Sonnenschirm und 2 Liegen immer inklusive\nUnterhaltung am Strand mit Animation und Miniclub\nDer fabelhafte Secret Garden auf der Dachterrasse\nLounge Bar und Dog Bar\nYogastunden im Secret Garden\nFahrräder sind immer verfügbar mit Kindersitzen\nWir sind ein plastikfreies Hotel\nJacuzzi Sprudelbad auf dem Dach (gegen Aufpreis)\nWarum Fido Kristalex bevorzugt\nHundeauslaufgebiet in der Nähe des Hotels\nFido-Taxi (Fahrrad mit Tiertransport)\nLeckere Kroketten und spezielle Menüs\nzur individuellen Fütterung (auf Anfrage und gegen Aufpreis)\nPet-Set für Haustiere\nZwinger im Zimmer (auf Anfrage)\nPool reserviert für Tiere\nSteward zu ermäßigten Tarifen verfügbar\nBeauty Area, die dem Aussehen und der Pflege gewidmet ist\nDog Sitter (auf Anfrage und gegen Aufpreis)


Müntz - Sonntagskult(o)ur: Der „Dom“ auf dem Dorf im Wandel der Zeit\nSonntagskult(o)ur: Der „Dom“ auf dem Dorf im Wandel der Zeit\nLetzte Aktualisierung: 12. Mai 2015, 14:15 Uhr\nMüntz. „Wie kam es zu dieser großen Kirche“? Mit dieser rhetorischen Frage startete Willibert Goebbels seine Kirchenführung im Rahmen der Sonntagskult(o)ur-Reihe des Katholischen Bildungsforum im „Dom des Jülicher Landes“, nämlich in St. Peter in Müntz.\nWillibert Goebbels erklärte detailliert den Antwerpener Schnitzaltar der Müntzer Kirche St. Peter. Foto: Jagodzinska\nVor rund 30 Interessierten, darunter Bernd Rietfort vom Bildungsforum, bot Goebbels zwei alternative Antworten. Erstens „schaute im ausgehenden 19. Jahrhundert ganz Deutschland nach Köln“.\nAus Anlass der Eröffnung des Kölner Domes 1880 entstand aus der Gotikbegeisterung die Neugotik. Viele sakrale neugotische Bauten schuf der Kölner Kirchenbaumeister August Carl Lange, von 1875 bis 77 auch die Pfarrkirche in Müntz. Zweitens herrschte ein Kulturkampf zwischen dem preußischen Staat und der katholischen Kirche. „Um ihre Macht zu demonstrieren, bauten die Katholiken große Kirchen“.\nWie auch immer, trotz der vorhandenen, aus dem Jahre 1404 stammenden alten Kirche an Stelle des heutigen alten Friedhofs entschloss sich die Müntzer Kirchengemeinde zu einem Neubau und dem Abriss der alten Kirche. Wenig bekannt ist, was Hermann-Josef Raufuß aus belegten Quellen zu erzählen wusste: Die jüdische Gemeinde schenkte das Grundstück und lieh das Geld für den Kirchenbau.\nAuflage für den Neubau war, den Antwerpener Altar und die Glocken nicht zu verkaufen. Als der stolze Bau nach nur zweieinhalb Jahren gottesdienstlich genutzt werden konnte, wollten ihn viele Gemeindeangehörige wegen der Verschuldungshintergründe nicht betreten. Erst die Drohung, die Kirche an die jüdische Gemeinde zu verkaufen, ermöglichte schließlich die finanzielle Endabwicklung.\nBis Pfarrer Wilhelm Bergs 1983 nach Müntz kam, war die Kirche weiß gestrichen, ohne Verzierungen, Kreuzweg oder Seitenaltäre, die bunt gemalten Holzfiguren waren abgebeizt. Unter Bergs wurden Dach und Fenster saniert und der Innenraum wieder wie ursprünglich bunt ausgemalt. Unter der Besuchern befand sich auch die Glaskünstlerin Barbara Rütten, die beide Querschifffenster mit eucharistischen Symbolen geschaffen hatte. Alle anderen Fenster entwarf die Aachener Künstlerin Maria Katzgrau.\nAuf die Frage nach den Mitteln für die Sanierung antwortete Goebbels: „Die Angebundenheit an die Kirche war eine andere als heute, deswegen waren die Menschen spendenbereiter“. Längere Zeit verwandte Goebbels mit der Erklärung der biblischen Szenen im spätgotischen Antwerpener Schnitzaltar. In seiner Entstehungszeit um 1520 waren Antwerpener Retabel „Massenware“.\nBis auf drei bereits restaurierte Figuren steht der Hochaltar als letzte größere verbleibende Restaurierungsmaßnahme auf dem Plan. Ein größeres Thema war auch die 1843 von Orgelbauer Müller in Reifferscheid gebaute kostbare Orgel aus der alten Kirche. Sie wurde durch den Linnicher Orgelbaumeister Dauzenberg umgebaut, dann wegen starkes Verfalls in den 80er Jahren wieder ausgebaut und konserviert.\nVon 2000 bis 2004 wurde das Instrument durch die Orgelbaufirma Georges Heintz aus Schiltach/Schwarzwald restauriert und wieder eingebaut. Auch hier war zwischendurch angedacht, „die Orgel zu verkaufen“.\nLetzter großer Besichtigungsbereich war der dreigeschossige, in Stahl-Holz-Konstruktion gebaute, reich gegliederte Turm mit filigraner Maßwerkbrüstung und Schiefer-Pyramide, dessen markante Helmspitze 2010 Opfer des Orkantiefs Xynthia wurde. 2011 wurde sie in Anpassung an die ursprüngliche Gestaltung von Carl Lange neu errichtet. Heinz-Josef Hintzen führte die Besuchergruppe bis hinauf zur Kirchturmspitze.\nInteressenten für weitere Kirchenführungen durch St. Peter wenden sich an Willibert Goebbels, Telefon 02463/993518.


4. Clusterkonferenz 2021 – Pflegepraxiszentrum Hannover\nAm 16. und 17. September 2021 fand die vierte Clusterkonferenz „Zukunft der Pflege“ im Online-Format statt. Das verantwortliche Projektteam des Pflegepraxiszentrums (PPZ) Hannover blickt zurück.\nProjektleiterin Dr. Regina Schmeer eröffnet die 4. Clusterkonferenz\nUnter dem Motto „Gemeinsam forschen? Für technische Lösungen im pflegerischen Handeln“ lud das PPZ Hannover die Teilnehmenden der Clusterkonferenz ein, sich zwei Tage Zeit zu nehmen, um das Gemeinsame und seine vielseitigen Aspekte des schnell entwickelnden Forschungs- und Praxisfeldes Digitalisierung in der Pflege in den Mittelpunkt zu rücken. Das Fachpublikum aus Wissenschaft, Praxis, Politik, Forschungsförderung und Industrie erhielt so die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, welchen Stellenwert das Gemeinsame in der digitalen Transformation der Pflege einnimmt und einnehmen sollte und welche Rolle den Beteiligten dabei zukommt.\nDas Gemeinsame in der 4. Clusterkonferenz\nGemeinsam Nachdenken konnten die Teilnehmenden etwa in den drei Keynote-Präsentationen. Der erste Keynotesprecher, Prof. Frank Weidner, stellte seine Überlegungen zur digitalen Transformation der Pflege als einen soziotechnischen Prozess dar. Dieser beinhaltet das Potenzial, neue Technologie gemeinsam mit neuen Konzepten professioneller Pflege zu entwickeln und dabei sowohl das individuelle Fallverstehen als auch das wissenschaftliche Regelwissen im Pflegehandeln mit zu berücksichtigen und zu fördern. Patrick Weber stellte in einer zweiten Keynote Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Pflegedaten dar und konnte durch sein vielseitiges Engagement umfangreiche Einsichten in aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich wiedergeben. Die dritte Keynote hielt Manouchehr Shamsrizi, der seine Vorstellung einer Pflege in der nächsten Gesellschaft skizzierte. Diese seien eng mit dem spielerischen Charakter digitaler Anwendungen verbunden, wobei es unumgänglich ist, die Entwicklung digitaler Technologien zusammen mit den Anwendenden zu gestalten. Sonst bestehe die Gefahr, dass ein schlechter analoger Prozess ein schlechter digitaler Prozess wird, so Herr Shamsrizi. Die drei Keynote-Sprecher traten in einen unmittelbaren Austausch mit Dialogpartnerinnen aus der Pflegepraxis, die ihre Überlegungen und Erfahrungen mit dem Publikum teilten und mit den Keynote-Sprechern auf die Suche nach Gemeinsamkeiten ihrer Erfahrungen gingen. Wir danken den Keynote-Sprechern und den Dialogpartnerinnen Ute Bischoff-Schroeder, Julia Broszio und Iris Meyenburg-Altwarg für ihre wertvollen Beiträge.\nGemeinsam Austauschen zwischen Forschung, Praxis, Industrie und weiteren Akteur*innen hieß es in den zahlreichen Fachvorträgen und Poster-Präsentationen auf der Konferenz. So wurden in sieben Vortragseinheiten und drei Poster-Sessions die Themen Veränderung im Pflegehandeln durch technische Innovationen, Partizipation, Techniktransfer, Kompetenzförderung, integrierte Forschung sowie Evaluationsansätze in den Mittelpunkt gestellt. Insgesamt 33 Fachvorträge und 23 Poster boten den Teilnehmenden die Möglichkeit des Austausches mit den Referierenden sowie Reflexionen und Ideen mit Blick auf das eigene Tätigkeitsfeld.\nGemeinsam Forschen heißt es darüber hinaus für das Cluster „Zukunft der Pflege“, für das die jährlichen Clusterkonferenzen einen Raum zum Austausch bieten und eine Plattform zur Präsentation ihrer Ergebnisse (gegenüber der Fachöffentlichkeit). Die war etwa zu Beginn der Veranstaltungen möglich, als der aktuelle Arbeitsstand der Pflegepraxiszentren Berlin, Freiburg, Nürnberg und Hannover sowie des Pflegeinnovationszentrums vorgestellt wurden. Außerdem stellten die Cluster-Arbeitsgemeinschaften der ELSI-Forschung (ethische, rechtliche und soziale Implikationen in der Mensch-Technik-Interaktion), Kompetenzförderung sowie Evaluation ausgewählte Fragen und Themenkomplexe in Workshops vor und diskutierten diese gemeinsam mit dem Publikum.\nGemeinsam Entwickeln war die Divise der fünf Unternehmen, die im Innovationswettbewerb ihre aktuellen technischen Lösungen vorstellten. Um für ihren Favoriten in der anschließenden Umfrage zu stimmen – und so einen Sieger des Wettbewerbs zu finden –, wurden dem Publikum die Kriterien „Praxistauglichkeit“, „Innovationshöhe“ und das „Unterstützungs- bzw. Verbesserungspotenzialen“ vorgeschlagen. Das Projektteam des PPZ Hannover gratuliert allen Wettbewerber*innen zu ihren gelungenen Präsentationen und besonders der erstplatzierten Visseiro GmbH mit ihrem intelligenten Sitzkissen SmartSeat.\nGemeinsam Lernen wurde für Pflegeschüler*innen im Rahmenprogramm der Konferenz in einem Workshop ermöglicht, indem es galt, gemeinsam mit renommierten Expert*innen über den Einsatz von Robotern und interaktiven Technologien für eine Pflege der Zukunft zu diskutieren.\nDas Pflegepraxiszentrum Hannover dankt allen Beteiligten\nEin ganz besonderer Dank des PPZ Hannover gilt der EventClass GmbH und der CSi Hamburg GmbH, die durch ihre professionelle Begleitung des Projektteams und durch ihre technische und organisatorische Unterstützung den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gewährleisteten.\nZum Ende der Veranstaltungen reichte das PPZ Hannover den Staffelstab an das PPZ Freiburg weiter. Wir freuen uns sehr darauf, am 21. und 22. September 2022 die fünfte Clusterkonferenz besuchen zu können und mit zu diskutieren, wenn es dort heißen wird: Technologie bewegt Pflege.\nWir hoffen, wir konnten allen Teilnehmenden und Referierenden eine spannende, inspirierende sowie möglichst reibungslose Veranstaltung bieten und bedanken uns sehr bei Ihnen für die gemeinsame Konferenz.\nIhr Pflegepraxiszentrum Hannover


Sterilisation bei Männern – Kostenübernahme durch die Krankenkasse nur im Ausnahmefall\nDie gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für eine Sterilisation bei Männern nur dann, wenn dadurch schwere Gesundheitsschäden bei Schwangeren verhindert werden kann.\nEin eventueller Leistungsanspruch besteht aber nur in wenigen medizinischen Ausnahmefällen, zu denen beispielsweise Erbgutschäden nicht hinzugerechnet werden.\nIn einem aktuellen Urteilsspruch des Landessozialgerichtes in Celle lehnten die Richter die Klage eines Mittvierigers, der wegen Medikamenteneinnahme Veränderungen seines Erbgutes befürchtet und deswegen eine Sterilisation durchführen lassen möchte. Sowohl die Krankenkasse als auch die eingeschalteten Gerichte lehnten die Kostenübernahme ab.\nDie Ablehnung der Klage und der Berufung wurde damit begründet, dass der Kläger in der Lage sei, „physisch andere Verhütungsmethoden anzuwenden.“ Für eine akute Gesundheitsgefährdung der Partnerin gebe es keinen Anlass. Außerdem führe eine Sterilisation nicht zur Beseitigung oder Linderung einer Krankheit, weshalb die Kriterien für eine GKV-Kostenübernahme nach § 24b SGB V nicht gegeben seien.\nDie Richter am LSG beriefen sich in ihrer Argumentation ebenfalls auf einen Urteilsspruch des Bundessozialgerichtes aus dem Jahre 2010.\n(AZ: L 4 KR 184/11)\nSehhilfen Kostenerstattung Brillen Ausland FDP DIE GRÜNEN ästhetische Chirurgie Pflichtpraktikum PKV Kuren Kinderkrankengeld Lifting Krankenkassen Test Praktikum Zahnersatz Die LINKE Fristen Krankenkassentest Gesundheitsförderung