MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND - PDF\nDownload "MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND"\n1 Juli 2015 MODULVOGNTOGSRUTE I BILLUND SBB Særlige betingelser og bestemmelser\n2 PROJEKT Modulvogntogsrute i Billund Særlige betingelser og bestemmelser Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af PIO Kontrolleret af WTM Godkendt af CWI NIRAS A/S Nupark Holstebro CVR-nr Tilsluttet FRI T: E:\n3 INDHOLD 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Alment Orientering Udbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbud Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 6 A. Aftalegrundlaget... 6 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring... 9 C. Entreprisens udførelse...10 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...16 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...17 F. Arbejdets aflevering...18 G. Mangler ved arbejdet...19 I. Særligt om ophævelse...20 J. Tvister SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ARBEJDSPLADS JORDARBEJDER AFVANDING BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS STABILT GRUS VARMTBLANDET ASFALT KØREBANEAFMÆRLNING BROLÆGNING AFMÆRKNINGSMATERIEL TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 67\n4 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1.1 Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 1.2 Orientering Entreprisen er benævnt Modulvogntogsrute i Billund og omfatter jord- og belægningsarbejder. Entreprisen er beliggende i, Vejle Kommune samt på Statsvejnettet. Arbejdet skal udføres i perioden ultimo august til ultimo november Udbud Udbudsform Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven. Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk Kontraktform Arbejdet udbydes i hovedentreprise Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud, BUT. Særlige betingelser, SB. Særlige arbejdsbeskrivelser, SAB. Tilbuds- og afregningsgrundlag, TAG. Tilbudsliste, TBL. Tegninger. Tegningsliste Udvælgelse Tro og Love erklæring Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger Tro- og Loveerklæring Tildeling Generelt Kriterium for tildeling er laveste pris. 2\n5 1.3.6 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt 1.4 Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren frem til d. 28. juli 2015 kl Alle henvendelser skal ske skriftligt via til (Pia Østergaard). Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse pr. mail hurtigst muligt. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet. Supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. Rettelsesblade udsendes senest 4. august Tilbud Alternative tilbud Alternative tilbud modtages ikke Forbehold Gennemførelse af projektet forudsætter, at tilbudssummen ligger inden for budgetrammen, samt at den gennemførte ekspropriation godkendes. Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås. 3\n6 1.5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud skal afleveres i 1 eksemplar. Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket Modulvogntog i Billund og kan afleveres personligt før deadline eller ved fremmøde til licitation. Tilbudsgiver er selv forpligtet til at sikre sig, at tilbuddet er modtaget. Postfremsendte tilbud modtages ikke. Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos: Teknik og Miljøforvaltningen Jorden Rundt Grindsted senest fredag d kl , hvor åbning finder sted i mødelokale B Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Evt. tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophører på licitationstidspunktet. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 1.6 Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet: Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt Tvister Tvister behandles som anført i AB 92 om tvister. Såfremt bygherren i anledning af entreprenørens udførelse af entreprisen sagsøges ved de almindelige domstole, kan bestemmelserne i AB 92 om tvister, medinddrage entreprenøren under sådant 4\n7 søgsmål. Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte bestemmelser også indgår i kontrakten med eventuelle underentreprenører Lovvalg Retsforholdet mellem bygherren og entreprenøren er underlagt dansk lov. 5\n8 2 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget Ad 1 Ad 1, stk. 1 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Ad 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. Ad 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for AB 92. Ad 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Ad 2 Ad 2, stk. 1 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. Ad 2, stk. 2 Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne arbejder. Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, brolægnings-, og afmærkningsarbejder på 8 mindre krydsombygninger i Billund i forbindelse med etablering af modulvognstogsruter til Billund. Der henvises i øvrigt til tegningsmaterialet. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: A. Entrepriseaftalen B. Entreprenørens tilbud. C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af juli E. Særlige betingelser (SB) af juli F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af juli G. Tegningsmaterialet af juli\n9 H. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, november 2007 AAB - Jordarbejder, juni 2006 AAB - Afvanding, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, november 2003 AAB - Stabilt grus, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, februar 2012 AAB - Brolægningsarbejder, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, september 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, maj 2011 Produktionsstyring af sand og grus til vejbygning, december 2005 I. AB 92 J. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. K. Håndbøger, vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, december Håndbøger, færdselstavler: Generelt, januar 2014 Advarselstavler, juni 2015 Vigepligtstavler, juli 2014 Forbudstavler, december 2013 Påbudstavler, juli 2013 Oplysningstavler, april 2014 Undertavler, juli 2013 Kant- og baggrundsafmærkning, juli 2013 Tavleoversigt, februar 2013 Oversigt over varianter, februar 2013 L. Håndbøger og instrukser for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012 Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, oktober 2013 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder. Anlæg og drift, oktober\n10 Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. Anlæg og drift, oktober 2013 Midlertidig vejafmærkning, juni 2015 Færdselsregulering, Vejvisning, hæfte 8 Kontrolplan. Vejledning. november 2007 M. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. juni 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011 Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere, 2010 Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på Ad 2, stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Der kan forventes, at der afholdes opstartsmøde tirsdag den 18. august Arbejdet i marken kan påbegyndes umiddelbart i forlængelse heraf. 2. Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 6. november Denne færdiggørelsesfrist er bodsbelagt med beløb som anført i SB 25, stk. 2. Ad 2, stk. 6 Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Ad 3 Entreprenørens tilbud Der ydes ikke betaling for vinterforanstaltninger. Antallet af forventelige spilddage på denne baggrund skal ligge til grund for entreprenørens tidsplan. Ad 3, stk. 1 Ad 3, stk. 3 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. 8\n11 Ad 3, stk. 4 Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Ved arbejdets overdragelse til entreprenøren overtager denne arealerne, således som de henligger. Ved at afgive tilbud bekræfter entreprenøren, at denne har kendskab til områdets beskaffenhed, adgangsmuligheder, terrænforhold, beplantning m.m. Ad 3, stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ad 5 Ad 5, stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren. Ad 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Ad 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Overdragelse af dele af arbejdet til underentreprenører, ud over de i tilbuddet anførte, kan kun ske med bygherrens samtykke. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Ad 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Ad 6, stk. 1 Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygherren. Der skal udarbejdes en sikkerhedsstillelse til bygherren. Ad 6, stk. 2 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Såfremt den samlede entreprise bliver større end kontraktsummen, skal der stilles supplerende sikkerhed. 9\n12 Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægsog fradragsarbejder. Ad 8 Ad 8, stk. 2 Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Ad 8, stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. Entreprenøren hæfter selv for en eventuel selvrisiko uanset antallet af skader. C. Entreprisens udførelse Ad 9 Ad 9, stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Ad 9, stk. 2 Ad 10 Ad 10, stk. 1 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Færdselsregulerende foranstaltninger Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på kr. ekskl. moms pr. påtale: Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning. 10\n13 Ad 10, stk. 2 Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren. Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren. Ad 11 Ad 11, stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB - Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Dokumentation og prøver skal ske i henhold til krav i udbudsmaterialet, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, som udføres hos underentreprenører og leverandører. Dokumentation skal afleveres i forbindelse med entreprisens aflevering som nærmere beskrevet i SAB Styring og samarbejde. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB. Ad 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol, under anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen. Ad 11, stk. 3 Bygherren skal indvarsles til at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. Ad 12 Ad 12, stk. 4 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed ud- 11\n14 færdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Ad 13 Ad 13, stk. 1 Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Ad 13, stk. 2 Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. Ad 14 Ad 14, stk. 2 Ændringer i arbejdet Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder. Ad 14, stk. 3 Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder (som defineret i TAG), og de angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser. Konkrete arbejder Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte post for post metode, som er beskrevet nedenfor. For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten. Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder. Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller 12\n15 entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede. Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. Fiktive arbejder Underposter, hvor arbejdet er fiktivt, er angivet i TAG. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. Ad 14, stk. 4 For mindre arbejder, for hvilke der ikke er aftalt enhedspriser, gælder følgende. Bygherren kan ud over de i 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer. Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i TBL. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A. B. Materialer Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. 13\n16 Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5%. C. Materiel Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end ,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser. Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. D. Underentreprenører Til de rene regningsbeløb lægges 5%. I tilfælde af, at arbejdet udføres af et konsortium, bortfalder salærdelen for sådanne regningsbeløb, hvor den enkelte deltager i konsortiet udfører ekstraarbejder som underentreprenør for dette. Ad 14, stk. 5 Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes post for post metoden, jf. ad 14, stk. 3, forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer. Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15% af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15% af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15% af kontraktsummen reguleres efter ad 14, stk. 3. Ad 17 Ad 17, stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af bygherren. Ad 17, stk. 3 Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Ad 17, stk. 4 Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. 14\n17 Ad 18 Ad 18, stk. 1 Entreprenørens arbejdsledelse Arbejdsledelse og arbejdsklausuler I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, lønog ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere). 15\n18 Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Ad 19 Ad 19, stk. 1 Byggemøder De i SAB Styring og samarbejde anførte møder med projektgennemgang er at sidestille med byggemøder. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med denne entreprise, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Ad 22 Betaling Ad 22, stk. 1 Bygherren modtager kun elektroniske fakturaer. Fakturaer fremsendes elektronisk til når tilsynet har accepteret entreprenørens udkast til faktura for acontobegæringer og slutregning. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den færdige à conto begæring er modtaget elektronisk hos bygherren. Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Ad 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Ad 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse. Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materia- 16\n19 le, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Ad 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Ad 22, stk. 10 Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for à conto betalinger, se ad 22 stk. 1. Ad 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Ad 24 Ad 24, stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene påberåbt i henhold til 24, stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet. Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse. Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til 17\n20 sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der ikke entreprenøren tidsfristforlængelse. Ad 24, stk. 1, nr. 4 Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI s) målestationer. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor: der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.), den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk, aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen og aktiviteten faktisk ikke kan udføres. I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal vejrligsdage: Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Vejrligsdage registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde. Ad 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Ad 25 Ad 25, stk. 2 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt kalenderdag, som følger: For færdiggørelsesfristen kr F. Arbejdets aflevering Ad 28 Afleveringsforretningen Ad 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, og forinden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. 18\n21 I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. Ad 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet. Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed. G. Mangler ved arbejdet Ad 30 Mangelbegrebet Ad 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Ad 31 Ad 31, stk. 1 Mangler påvist ved afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Ad 32 Ad 32, stk. 1 Ad 36 Ad 36, stk. 1 Mangler påvist efter afleveringen Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav. Mangelsansvarets ophør For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelser. Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og ret foretages besigtigelse af arbejdet, forinden sikkerhed frigives. Særlige forhold for varmblandet asfalt Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil 19\n22 Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med Års- DøgnTrafik pr. kørespor: Kørebaneafmærkning med mærkning med Kørebaneaf- lang holdbarhed kort holdbarhed (ekskl. gul for (ekskl. gul for midlertidig reguleringlering) midlertidig regu- 4 år 1 år Ingen 4 år Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år ÅDT < < ÅDT < år < ÅDT < år ÅDT > år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april 1. august. Ad 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen. I. Særligt om ophævelse Ad 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v. Ad 42, stk. 3 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse. J. Tvister Ad 47 Voldgift Ad 47, stk. 1 Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand 20\n23 Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse. 21\n24 3 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 3.1 Styring og samarbejde 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest ved opstartsmødet. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at trafikken på de berørte veje skal opretholdes i hele anlægsperioden, at trafikomlægninger på andre veje skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne, at der for kørebane med et kørespor skal være et frit rum på mindst 3,50 m bredde og med 2 spor en fri bredde på mindst 6,00 m, at trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde samt gravetilladelse hos vejmyndigheder skal bestilles hos vejmyndigheden senest 10 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet, at eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, at overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner, også i arbejdsområder, at vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele anlægsperioden, 22\n25 at asfaltbelægninger, som påføres trafik overholder krav til friktionskoefficient, Særlige miljømæssige bestemmelser at arbejder i almindelighed skal udføres på hverdage mellem kl og lørdage mellem kl , Kun nedenstående arbejder må udføres udenfor disse perioder: trafikomlægning og arbejder, der af tekniske årsager skal udføres kontinuerligt og har en varighed, der ikke kan rummes inden for ovenstående perioder, arbejder, der af hensyn til trafikken eller drift af ledninger og tekniske anlæg, skal udføres uden for tidsrummet hverdage kl , at der kun efter forudgående aftale med miljømyndigheden må arbejdes søn- og helligdage og på lørdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 14 samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 07 og kl. 18, at arbejderne er underlagt krav om begrænsning af støj og vibrationer som anført i SAB Arbejdsplads, afsnit 7, Særlige øvrige forhold at ledningsejerne skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entrepriseområdet, at øvrige entreprenører med ærinde inden for entrepriseområdet skal have adgang i entrepriseperioden, 3.2 Plan for Vinterforanstaltninger Der henvises til SB, ad Kontrol 4.1 Entreprenørens egenkontrol For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal entreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted. 4.2 Bygherrens kontrol Bygherren skal have min. 1 arbejdsdag til at gennemgå kontrolafsnit med tilhørende dokumentation inden entreprenøren må fortsætte arbejdet. 5. Dokumentation Al dokumentation for kontroller og registreringer skal være afleveret senest 10 arbejdsdage før aflevering. Aflevering af Som Udført -materialer aftales med tilsynet i forbindelse med aflevering af entreprisen. 23\n26 6. Kvalitets- og miljøledelse 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Kontrolplaner Styring af underentreprenører og leverandører Kvalitets- og miljøplan samt input (se bilag 1) til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) inkl. beredskabsplan skal forelægge for tilsynet senest 10 arbejdsdage før opstart af anlægsarbejdet. Arbejdsprocedure, metodebeskrivelser og entreprenørens kontrolplaner herfor skal forelægges tilsynet 10 arbejdsdage før igangsætning af en arbejdsopgave. 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Uddannelse og instruktion Særlige krav til kurser ud over lovgivningen: Vejen som arbejdsplads, se afsnit Entreprenørens ingeniører, formænd, chauffører og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet vil blive accepteret Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitets- og miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende. 24\n27 7. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator og koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsrundering erstattes med arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljørundering. 7.1 Alment AAB afsnit 7.1, 3. tekstblok, udgår og erstattes af: Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherre. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø. Entreprenørens input til bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) inkl. beredskabsplan skal forelægge for tilsynet senest 10 arbejdsdage før opstart af anlægsarbejdet Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker Tidsplan Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage. Entreprenøren skal aflevere en 4 ugers tidsplan med markering af de særlige farlige arbejder og oplysninger om bemanding inden det koordinerende arbejdsmiljømøde. Dette kan løbende indarbejdes i entreprenørens detaljerede tidsplan. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment AAB afsnit udgår og erstattes af: 25\n28 Entreprenøren varetager afgrænsning, koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Entreprenøren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator, hvis navn oplyses senest ved første byggemøde Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering, drift, vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- og velfærds foranstaltninger for egne og underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. Afgrænsning af og ansvar i fællesområderne skal fremgå yderligere af PSS Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) AAB afsnit 7.2.3, 1. og 5. tekstblok, udgår og erstattes af: Entreprenørens udpegede arbejdsmiljøkoordinator varetager ajourføring og vedligeholdelse af PSS i henhold til bekendtgørelse vedrørende bygherrens pligter. 7.3 Beredskabsplan Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med PSS en. Den ajourførte PSS skal foreligge som et selvstændigt dokument inden entreprisearbejdet kan påbegyndes samt i forbindelse med ændringer. Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold : Personskade Tingskade Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv Støj Vibrationer Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskursus. 8. Trafiksikkerhed og afvikling Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling. 26\n29 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighederne for projektet er: Vejle Kommune Vejdirektoratet Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse 10 arbejdsdage før arbejdets start ved vejmyndigheden. Entreprenøren skal underrette tilsynet, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jfr. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet Afmærkningsplaner for trafikafvikling Entreprenøren skal selv udarbejde trafikafviklingsplaner og indhente rådighedstilladelse ved vejmyndighederne. Der er i tegningsmaterialet vedlagt et forslag til trafikafviklingsplan for arbejdet i kryds 1, der er beliggende på statsvej. Dette forslag er ikke behandlet hos vejmyndigheder eller politi. Entreprenørens trafikafviklingsplaner skal for bygherrens kommentering som minimum omfatte følgende oplysninger: Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger under hensyntagen til trafikområde og arbejdsområde. Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse af den forudgående og efterfølgende aktivitet. Start og sluttidspunkt for dels rådighed over ansøgte arbejdsområde og dels det konkrete arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner for trafikafvikling. Placering af ind- og udkørsler til arbejdsområdet. Beskrivelse af hvilket arbejde der udføres bag afspærringen. Plan for arbejdsområdets indretning, jr. Bekendtgørelse om indretning af byggeplads og lignende arbejdssteder. Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes gennemført i marken. Perioden for bygherrens/tilsynets kommentering af en trafikafviklingsplan er højst 10 arbejdsdage. Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til bygherrens/tilsynets kommentering, vejmyndighedens behandling, samt tid til egen 27\n30 planlægning fra modtagelse af godkendt trafikplan til igangsætning af omlægningen. Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et arbejdsareal og varighed af samme skal overholdes. Givne perioder må ikke overskrides uden forudgående skriftlig aftale herom med vejmyndigheden. Senest 3 arbejdsdage inden en trafikomlægning ønskes påbegyndt, udarbejder og fremsender entreprenøren en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til bygherren. Entreprenøren skal til denne plan vedlægge de nødvendige godkendelser til rådighed over vejareal. 9. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere 9.1 Alment Tilladelser og godkendelser af betydning for entreprisens gennemførelse fremgår af udbudsgrundlaget jf. SB ad 2 stk Koordinering og ledningsmøder Entreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne. For koordinering af samarbejdet mellem entreprenør og ledningsejerne indkalder tilsynet til det første ledningsmøde. På baggrund af ovenstående ledningsmøde og nærværende projektmateriale skal entreprenøren tilrettelægge sit arbejde og koordinere ledningsarbejderne med de respektive ledningsejere. 10 Erstatningssager uden for kontraktforhold Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne 28


LB medstifter af ny tænketank LB Foreningen\nTænketanken der har fået navnet Demokratisk Erhverv blev lanceret den 25. april 2018.\n”Der sker noget specielt, når fællesskabstanken kobles med erhvervslivet; når virksomhedstankegangen møder civilsamfundet. Det er der LB Forsikring og andre medlemsejede virksomheder har deres udspring. På sin vis, er vi jo den originale deleøkonomi med den afgørende forskel, at vi har demokratisk repræsentation. Den erhvervsdemokratiske tilgang kan nogle ting, der er værd at værne om; vi tror på, at den indeholder svar på nogle af fremtidens udfordringer, og derfor er vi glade for at være medstiftere af tænketanken,” lyder det fra Carsten Mørck-Pedersen, formand i LB Forsikring.\n”I LB Forsikring tror vi på, at det betaler sig at stå sammen og deles om ansvaret. Vi har hverken aktionærer eller kunder. Til gengæld har vi medlemmer, der indgår i et fællesskab om at passe på hinanden. I erhvervsdemokratiske virksomheder står medlemmernes interesse i centrum, og det er medlemmerne og deres engagement, der har gjort LB Forsikring til det stærke forsikringsfællesskab, vi er i dag. Den medlemsejede model har måske mere end nogensinde sin berettigelse, og det vil vi gerne være med til at fastholde og udvikle sammen med de andre i tænketanken,” siger Anne Mette Toftegaard, administrerende direktør i LB Forsikring.\nDe fleste danskere er medlem af en eller flere demokratiske virksomheder. Coop har eksempelvis 1,7 mio. medlemmer, mens LB Forsikring har næsten 400.000 medlemmer samlet under Runa Forsikring, Bauta Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring. Og selvom LB Foreningen, der er hovedejer i LB Forsikring, havde stor valgdeltagelse på den seneste generalforsamling, er der mange, der ikke kender mulighederne for indflydelse i de danske erhvervsdemokratiske virksomheder. Det skal tænketanken være med til at ændre.\nArla, Boligforeningen 3B, Coop, Dansk Energi, Danske Vandværker, Demokratisk Erhvervsnetværk, Eniig, GF Forsikring, KAB, KnowledgeWorker, Kooperationen, LB Foreningen, Logik & Co, Merkur Andelskasse, NRGi, Rabotnik, Thorupstrand Kystfiskerlaug, UBSbolig, Analyse & Tal\nCSR-chef, Mikkel Klausen, mikl@lb.dk


FORSIDE | Global Hope Denmark\nI Global Hope Denmark arbejder og brænder vi for, at hjælpe gadebørn i Kenya. Vi har med egne øjne set, hvilket uværdigt og barskt liv mange gadebørn i Kenya lever. Børn, som uforskyldt er havnet på gaden, men stadig fortjener et værdigt liv, hvor de ikke bliver slået, afvist og set ned på hele tiden. Derfor ønsker vi at gøre en forskel for disse børn ved at række ud til dem og visse dem barmhjertighed.\nHelt konkret samarbejder vi med kenyaneren Joseph Njoroge, som driver et hjem for tidligere gadedrenge. Hjemmet hedder Global Hope Rescue and Rehablitation Center og ligger i Ngong i udkanten af hovedstaden Nairobi. Vores vision er, at give Global Hope Rescue and Rehabilitation Center en økonomisk håndsrækning og støtte, som gør dem i stand til bedre at kunne hjælpe de udsatte børn og unge.\nVi gør meget ud af at holde vores medlemmer opdaterede, så de føler sig en del af projektet. Dette er ikke bare vores sag, men vi ønsker at smitte andre med vores engangement og passion. Derfor håber vi også meget, at netop du har lyst til at melde dig ind i vores forening.\nKLIK HER, FOR AT LÆSE MERE OM PROJEKTET


Dansk Corona-bistand gik til terrortilknyttede palæstinensiske organisationer - MIFF Danmark\nForside Dansk bistand til palæstinenserne Dansk Corona-bistand gik til terrortilknyttede palæstinensiske organisationer\nFN rejste mange millioner dollars for at bekæmpe Corona i de palæstinensiske områder. Mange af midlerne gik til organisationer med bånd til terror. Indtil videre er der kun tre Corona-ofre i de palæstinensiske områder. Her viser sundhedspersonale på Hugo Chaves Hospital uden for Ramallah respekt for et af Corona-ofrene. (Foto: PA)\nMange millioner kroner i international bistand, som skulle hjælpe palæstinenserne med at bekæmpe Corona, er gået til organisationer med terrorforbindelser, skriver organisationen NGO Monitor.\nIndsamlingen blev koordineret af World Health Organization (WHO) og United Nations office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).\nNGO Monitor har gennemgået de ikke-statslige organisationer som har modtaget penge og afdækket at flere af organisationerne er tilknyttet The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), som står på listen over terrororganisationer i Israel, EU, USA og Canada. I december 2019 blev flere PFLP medlemmer pågrebet og tiltalt for drabet på den 17-årige israelske pige Rina Schnerb.\nSchnerb blev dræbt ved et terrorangreb i august 2019. Det er ikke første gang organisationer med tilknytning til hendes drabsmænd får penge fra Danmark.\nBlandt partnerorganisationer med OCHA som har tilknytning til PFLP finder vi Health Work Committees (HWC), Union of Health Work Committees (UHWC), Union of Agricultural Work Committees (UAWC), Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) og Palestinian Center for Human Rights (PCHR).\nDen finansielle- og administrative direktør i HWC, Waleed Hanatsheh, har bidraget med penge til PFLP, som dræbte 17-årige Schnerb. Hanatsheh er en af dem som er tiltalt for drabet på den israelske pige. Det er også Samer Arbid, som er finansdirektør i UACW. USAID definerer UHWC som «PFLPs sundhedsorganisation». Alligevel får de international bistand.\nNGO Monitors gennemgang viser desuden at ikke alle bistandsmidlerne er gået til «at adressere de umiddelbare humanitære konsekvenser af Corona-pandemien», som det ellers var intentionen. Flere af aktiviteterne som er blevet finansieret ser i det hele taget ikke ud til at være livsvigtige eller livreddende. Tvært imod er mange af midlerne gået til ren anti-israelsk virksomhed, som ikke har noget med Corona-pandemien at gøre, ifølge NGO Monitor.\n– Vores rapport giver et øjebliksbillede af hvordan humanitær hjælp faktisk ser ud i en krisesituation, og hvilken brist der er i systemet. Der ser ud til det vigtigste for OCHA er målet om at samle penge ind til sine allierede organisationer og «fylde statistikken», ikke at sørge for kritisk humanitær hjælp, sier professor Gerald Steinberg, præsident i NGO Monitor.\nPræsident i NGO Monitor, Gerald Steinberg. (Foto: NGO Monitor)\nMIFF har flere gange skrevet om, hvordan dansk bistand som burde gå til palæstinenserne ender som indirekte finansiering af terror mod israelere. Læs mere om det her.\nHvis du også synes det er på tide at dine skattekroner IKKE går til finansiering af terrorangreb mod israelere så meld dig ind i MIFF NU og vær med til at stoppe galskaben.\nKlik her for at blive medlem og modtag bogen Ta jøden som tak!\nTidligere artikelFem ting det er værd at vide om retssagen mod Netanyahu\nNæste artikelHvad vil en annektering af Jordan-dalen betyde for dem som bor der?\nSkal Danmark standse bistand til de palæstinensiske myndigheder? Se debatten fra Folketinget


Har du kort på din hund? by Dansk Hunderegister - Issuu\nAlle hunde ska\nEr din hund registreret? Alle hunde skal være registreret i Dansk Hunderegister. Det er lovpligtigt, at alle hunde i Danmark er registreret via chipnummer eller øretatovering. Mærkning og registrering skal ske inden hunden er otte uger gammel. Det er også lovpligtigt for danske hunde at bære hundetegn med ejerens navn og adresse. Du kan få en bøde fra politiet, hvis din hund ikke er registreret i Dansk Hunderegister. Uanset om du køber en hvalp eller en ældre hund, skal den være mærket, inden du overtager den. Du vil automatisk få en registreringsattest tilsendt via mail, når du er registreret som ejer, eller via post hvis du ikke har adgang til mail.\nal registreres Ejerskifte online Det er dit ansvar som hundeejer at f책 hunden registreret i Dansk Hunderegister. Skifter hunden ejer, skal ejerskiftet ogs책 registreres i registret.\nHusk at registrere og ejerskifte din hund i Dansk Hunderegister\nHundeejere kan lave ejerskifter online p책 deres hunde ved at logge ind p책 deres side via NemID og angive oplysninger for den nye ejer.\nKøber logger herefter ind på et link, de modtager via mail og bekræfter ejerskiftet. På den måde er hunden ejerskiftet og vil blive slettet i registeret fra den hidtidige ejer og ført over til den nye ejer. Du vil altid have registreringsattesten ved hånden – enten på din mail eller på hundens stamkort.\nHvis din hund løber væk Hvis din hund løber væk, er det en fordel, at den er registreret i Dansk Hunderegister. Når din hund er mærket og registreret, vil politi, redningskorps, brandvæsen eller dyreinternater, hurtigt kunne finde frem til dig som ejer. Bliver din hund væk i et EU-medlemsland er der et fælleseuropæisk register – European Pet Network, EPN – som Dansk Hunderegister er medlem af.\nSkal du melde flytning? Dansk Hunderegister er koblet op til CPR-registeret og får derfor oplysninger om adresseændringer derfra. Ændringer sker automatisk, så det eneste du skal sørge for, er at din mail og telefonnummer står korrekt. Alle oplysninger i Dansk Hunderegister er hostet af en sikker server hos Itadel (tidligere TDC-hosting) i Danmark.\nNår din hund dør Uanset om din hund dør en naturlig død eller skal aflives, er det vigtigt, at hunden skal afmeldes i Dansk Hunderegister. Selvom det er følsomt at miste din hund, så er det dit ansvar at få den afmeldt. Du kan selv melde hunden død på www.hunderegister.dk. Du vil ofte også kunne få hjælp af din dyrlæge til at slette hunden i registret. Alle hunde slettes automatisk efter 25 år i registret.\nSådan foregår registreringen af din hund Hvis din hund ikke er mærket og registreret, skal du kontakte en dyrlæge eller en anden registreret autoriseret ID-mærker. Du kan finde navne og adresser på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside www.ddd.dk. Registreringsattesten skal indeholde dit navn, CPR-nummer, mailadresse og telefonnummer samt hundens navn, køn, farve, fødselsdato og ID-mærke. Du vil modtage registreringsattesten via mail eller via post, hvis du ikke har adgang til mail. Mail er den primære kommunikationsform. Dansk Hunderegister vil ikke længere sende ejerskifteog registreringsattester ud med posten. Disse vil blive sendt via mails og lagt på hundens stamkort. Har du ikke adgang til mail, så hjælper vi selvfølgelig fortsat med registrering og ejerskifte.\nTekst og layout: JJ Kommunikation\nKampagnen er støttet af Dyrefondet\nDansk Hunderegister Dansk Hunderegister fører på vegne af Fødevarestyrelsen det offentlige landsdækkende register over hunde i Danmark. Det har vi gjort siden 1993, hvor Dansk Hunderegister blev stiftet af Dyrenes Beskyttelse, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrenes Dag Komité og Dansk Kennel Klub. På hundens side kan du ejerskife online, ændre telefonnummer og mailadresse samt melde hunden død. Du kan få mere at vide om Dansk Hunderegister ved at kontakte sekretariatet alle hverdage mellem kl. 10 og 14. Hav gerne hundenummer og chipnummer parat, når du ringer.\nKontakt Dansk Hunderegister på telefon\nDansk Hunderegister Lyngbyvej 11 2100 København Ø dansk@hunderegister.dk www.hunderegister.dk


Du og de andre 28 MyHomes familier modtager et personligt login til brugersiden. Når du er logget ind, kan du finde information om alt, der vedrører dine 5 boliger og selvfølgelig foretage din online booking af boligerne. Du kan altid se, hvor mange point du har brugt, og hvor mange du har tilbage.\nAlle detaljer omhandlende frigivelse af point og regler for hvor langt frem i tiden du kan booke, fremgår af vores detaljerede materiale og af samejeaftalen, som du kan finde her.\nMed udgangspunkt i flere tusinde bookinger kan vi konstatere, at det aldrig er et problem at få det antal uger, man gerne vil, og man kan næsten altid få opfyldt sine højeste prioriteter. Helt præcis svarer 93% af ejerne i MyHomes at de har fået de uger, de gik efter. Så snart man deler med andre, er man logisk nok afhængig af andres ønsker, men der er et stort udvalg af uger at tage af, og for langt de fleste familier er ni uger i gennemsnit rigeligt til at opfylde det årlige feriebehov.\nPointene tildeles i klumper således, at alle har en fair chance for at få de uger, man har prioriteret. Tilsvarene har vi udviklet en ventelistefunktion som betyder, at man automatisk får besked, hvis en anden ejer aflyser en booking. På den måde sikres et andet grundprincip: At boligerne ikke står unødigt tomme.


OnePlus 10 Pro smartphone unboxing (video) - Gearkassen.nu\nOnePlus 10 Pro smartphone unboxing (video): Det rygtes at blive lanceret i USA, Europa og andre lande engang i marts. Nu tilbydes vi et sneak peak af OnePlus 10 Pro i en ny Unboxing-video fra Unbox Therapy, i videoen.\nSom en reminder kommer OnePlus 10 Pro med den nye Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mobilprocessor, sammen med enten 8 GB eller 12 GB RAM og option mellem 128 GB eller 256 GB lagerplads. Enheden har ikke en microSD kortplads. Se OnePlus 10 Pro smartphone unboxing videoen herunder:\nOnePlus 10 Pro er udstyret med en 6,7 tommer AMOLED skærm, der kommer med en opløsning på 3216 x 1440 pixels. Telefonen kommer også med ColorOS 12.1, som er baseret på Googles Android 12 OS, og den har et 5000 mAh batteri 80W kablet opladning og 50W trådløs opladning.\nOnePlus 10 Pro har en række kameraer, herunder et 32 megapixel kamera, der er designet til at tage Selfies og til at foretage videoopkald. På bagsiden af enheden finder vi et 48 megapixel vidvinkelkamera, et 8-megapixel telefotokamera og et 50 megapixel ultrawide kamera.\nSå snart vi får flere detaljer om, hvornår den lanceres uden for Kina, opdaterer vi artiklen.\nKilde & Billedkredit: Unbox Therapy


Bagsiden i front Levinsen & Abies A/S - Nåledrys nr. 89 - Danske Juletræer\nBagsiden i front Levinsen & Abies A/S\nForfatter(e): Lars Bo Pedersen & Claus Jerram Christensen\nPublikation: Nåledrys nr. 89\nFrø, frø og atter frø. Vi har ikke fået en tudse galt i halsen, men det er fristende at sige, at her ligger spiren til alt godt indenfor branchen! Men Levinsen & Abies arbejder mere bredt end bare med at sikre frø til den danske juletræsproduktion. De arbejder internationalt og også med frø til klippegrønt-, skov-, buskplanter og vildtplantning.\nAxiendo Syngenta beskytter dine træer mod en bred vifte af skadedyr


Casino | Udbetaling: Brug en anden betalingsmetode end den, som banken automatisk vælger\nUdbetaling: Brug en anden betalingsmetode end den, som banken automatisk vælger\nAf sikkerhedsmæssige årsager, og når det er muligt, sendes udbetalinger tilbage til de indbetalingsmetoder, som du har brugt til at indbetale på din konto i de sidste 12 måneder – fra den ældste indbetaling til den nyeste.\nHvis du bliver bedt om at udbetale dine penge til en specifik betalingsmulighed, og du gerne vil sende din udbetaling til en anden, skal vi fjerne den tidligere betalingsmetode fra din brugerkonto.\nNår vi fjerner en specifik betalingskonto, kan du ikke bruge den til at ind- eller udbetale i fremtiden, og vi kan ikke indsætte den igen på et senere tidspunkt.\nKontakt os, hvis du vil have os til at fjerne en eller flere betalingsmetoder fra din konto. Fortæl os, hvilken betalingsmetode du vil fjerne, og angiv de sidste fire cifre for den pågældende betalingskonto (hvis det er relevant).\nInd- og udbetaling: kundeservice\nSlet/opdater dine kortoplysninger\nDirect Bank Transfers: Bekræftelse af udbetaling til NemKonto (Danmark)\nManglende udbetaling: tidsramme for modtagelse af penge\nKort: udbetalingsinstrukser (Visa/Mastercard)


Manden bag kødfri måltidskasser overdriver danskernes kødforbrug | Tjekdet\nFaktatjek 12. okt 2018 - 17:28 6 min læsetid\nSkrevet af: Rasmus Kerrn-Jespersen Nikolaj Rodkjær Kristensen Martin Breindahl Kruse\n"Hvis vi tager det faktum, at 500 gram kød (om ugen, red.) er den officielle anbefaling. Vi spiser over to kilo kød (om ugen, red.) i gennemsnit som dansker," siger Jakob Jønck.\nDer er bare ét problem med påstanden om danskernes kødindtag. Det er nemlig "helt sort" at vi skulle spise 300 gram kød om dagen - svarende til to kilo om ugen - siger Sisse Fagt, der er seniorrådgiver og fødevareforsker ved Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).\n"Vores undersøgelse viste, at kvinderne spiste 99 gram kød om dagen og mænd 172 gram," siger Sisse Fagt, men understreger, at selvom tallene ligger et godt stykke under de 300 gram om dagen, som Jakob Jønck taler om, er de stadig langt over Fødevarestyrelsens officielle kostråd.\n"Konklusionen må være, at danskerne spiser mere kød end de behøver. Så langt har Jakob Jønck ret. Men vi spiser ikke 300 gram kød om dagen. Det gør vi altså ikke," slår Sisse Fagt fast.\n"Vi forventer at se et fald i tallene, og jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi ikke spiser så meget kød nu som tidligere. Fra midt i 00’erne og frem steg danskerne kødforbrug på grund af de her atkins- og palæokure og en relativ proteinhype i befolkningen i det hele taget. Men nu er der kommet ny viden, som viser, at man ikke bør spise for meget rødt kød og forarbejdet kød, og sammen med klimadebatten er vi blevet mere bevidste om, at vi skal spise mindre kød," siger Sisse Fagt.\n"Når vi siger, at danskere spiser 300 gram kød om dagen, er det et gennemsnit af de tal, vi har fået fra DST (Danmarks Statistik, red.), DN (Danmarks Naturfredningsforening, red.), FAO (FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, red.) og World Resources Institute," siger Jakob Jønck til Landbrugsavisen.\nDa Jakob Jønck har afvist at medvirke, kan vi ikke vide med sikkerhed, hvilke tal han her refererer til. Vi har dog fundet beregninger og rapporter om kødforbrug fra hver af de fire organisationer, han henviser til. Men ingen af dem kan bruges til at sige noget om, hvor meget kød danskerne spiser. De medregner nemlig alle sammen i større eller mindre grad slagtedyrenes hud, hår, knogler og haler - altså en hel masse "kød", der hverken ender på danskernes tallerkener eller i deres maver.\nDanmarks Statistik opgjorde frem til 2012 danskernes fødevareforbrug og herunder også kødforbruget. Med den fremgangsmåde, der er brugt til beregningerne, forsøger man at fraregne både grisehoveder, ben og brusk. Alligevel anfører Danmarks Statistik: "Ved denne fremgangsmåde, kan det faktiske fødevareforbrug ikke beregnes, dette søges belyst i kostundersøgelser o.l." (s. 2). De skriver videre, at det kød, der opgøres, må betragtes som den mængde, der er til rådighed for forbrugerne.


Axelhus Bodega ApS som arbejdsplads | Jobindex\nAxelhus Bodega ApS\nEr du – eller har du været – ansat hos Axelhus Bodega ApS?\nAxelhus Bodega ApS som arbejdsplads\nEr du eller har du været ansat hos Axelhus Bodega ApS?\nSom nuværende eller tidligere ansat kan du også fortælle, hvad du synes om at arbejde hos Axelhus Bodega ApS.\nAnnoncestatistik for Axelhus Bodega ApS\nHer kan du danne dig et overblik over jobannoncer fra Axelhus Bodega ApS. Du kan se hvilke kanaler og regioner annoncerne var placeret i og hvordan antallet af indrykkede jobannoncer har ændret sig fra kvartal til kvartal.\nEr du fra Axelhus Bodega ApS? Så kan du oprette en profil der beskriver virksomheden for de jobsøgende.


Nuits Saint Georges Archives - Vinblog - Vinkreutzer i glasset\nTag: Nuits Saint Georges\nBesøg hos Robert Chevillon\nJeg har netop været en tur i Bourgogne med arbejdet, Otto Suenson Vin. Den næste tid vil der komme indlæg, med små noter fra nogle af de vine vi smagte hos de enkelte producenter.\nFørste besøg var hos Domaine Robert Chevillon i Nuits-Saint Georges. 2015 årgangen blev smagt fra flere forskellige marker på dette intensive besøg. Bertrand Chevillon tog sig rigtig godt af os og vi fik en god snak om hvordan han ser både 2015 og 2016 årgangene. …\n1999 Bourgogne, 15 år efter\nBourgogne med 15 år på bagen og fra gode producenter, det bringer i den grad forventninger op i mit hoved. 1999 er en årgang der altid har været talt og skrevet positivt om. En årgang hvor vejret opførte sig eksemplarisk i det lille smukke Bourgogne, så det var nemt for producenterne at fremstille en god vin. Denne aften endte med at give mig en noget diffus opfattelse af årgangen. Der var vine i meget forskellige ender af de nkvalitative skala, men også vine med deres egen karakter. Tydeligt var det at mærke at vinproducenter i Bourgogne kan blive meget glade, når de han sådan en årgang med ekstrem moden frugt. Det er min klare opfattelse at en vin efter 15 år bør fremstå rimelig i balanceret, for nogensinde at blive bedre end på nuværende tidspunkt. Tanken om at vine der er helt ubalancerede kan vende rundt og finde finesse, kølig ren frugt og ende i balance, den er svær for mig.\nVinene denne aften var hovedsageligt fra den yderst generøse værts samling og blevet serveret åbent. Der blev ikke dekanteret, blot pop-and-pour. …\nKlasse Crozes-Hermitage & Riedel Bourgogne glas\nVine fra det nordlige Rhone falder altid godt i min smag. Her er der som i mange andre regioner klassiske og moderne producenter. Forskellen står og falder ofte med holdningen til brug af nye hårdtristede egetræsfade. Ligeledes kan det komme til udtryk i om producenten afstilker alle sine druer og hvor lang tid han lader druerne ligge med skallerne under gæringen, for at trække smagsintensitet og tannin ud. For mig er det ofte de producenter der ligger i det bløde mellemleje, som smager bedst. I det nordlige Rhone, hvor Syrah druen er kongen, er der både gode vine i den moderne saftige stil og flotte klassiske mere rustikke vine. En producent jeg nyder at vende tilbage til er Allain Graillot, som ligger i en meget flot stil. Han er endt som referencepunkt for de fleste af områdets producenter. Idéen er lave udbytter fra økologisk dyrkede druer, sen høst og en lang udblødning af mosten ingen selve gæringen. Alt sammen noget der peger i den moderne retning, men derefter lagrer han på brugte fade, gerne fra Bourgogne. Kombinationen af dette, giver en flot komplet stil i flasken, som bare smager godt.\n2010 Allain Graillot, Crozes-Hermitage – helt purpur rød …\n| Bourgogne, Fuld middag, Mad og vin, Mosel\n2000 Viña Tondonia, Rosé, Gran Reserva, Rioja – suspekt farve,…\nRestaurant ET, Aarhus – en stærk anbefaling\n| Bourgogne, Champagne, Restaurant, Rhone\nEt besøg i smilets by; Aarhus, gav anledning til et godt restaurantbesøg. Restaurant ET var absolut den der fik flest varme anbefalinger da jeg spurgte ud på Fjæsbogen. Tak for alle for Jeres idéer,input, jeg må tilbage til Aarhus og indtage flere gode måltider.\nAt gå på restaurant alene kan ofte være en svær disciplin, og med mulighed for at kede sig. Det skete ikke denne aften.…\nCorton 1969 og et par store Riesling. En Eventyrlig Aften på Frederiksberg part 2\nRød Bourgogne var toppunktet på denne smagning, og vi startede bagfra. En del af disse gamle flasker er indkøbt på eBay.fr af værten i de senere år. Det er lidt en lykkepose at åbne for, da man ikke kender noget til opbevaring osv.\nTror at vi endnu engang må overveje om denne type store vine, bare er meget holdbare? En ting er sikkert, man laver ikke længere vin efter denne formel. Vi startede langt tilbage:…\nWTF It’s Burgundy!\n| Bourgogne, Champagne, Mosel\nSå skete det endnu engang, jeg blev blæst omkuld af en flaske Bourgogne. For mig er det en af de få vine som kan rive mig rundt, få mig til at stå stille, blive glad, få våde øjne – ja åbne hele sanseapparatet på den vildeste måde. Når den rammer ”bullseye”, så piller det helt dybt nede i følelsesregisteret. Det oplever jeg bare ikke rigtig på samme måde med andre vinområder. Gad vide om jeg burde flytte til Bourgogne i de næste 50 år, blot for at forstå hvad der sker? Denne aften var det den første røde vin, som satte skabet på plads.\n1971 Pousse d’Or, Clos de la Bousse d’Or, Volnay 1’er Cru, Bourgogne – transparent i glasset med den smukkeste røde teglfarve. Kan man male sine vægge i den farve? En duft så stor og forførende at man kunne nøjes med at sidde med emhætten nede i koppen hele aftenen, hvis det var det. Noter af alt fra trøfler, våd maling, søde små kirsebær og orangeskal. Den vilde Burgundiske jordbær vildskab, som ikke findes andre steder.…


Jobopslag: Senior IT-konsulent til driftsopfølgning\nKan du lide detektivarbejdet i at pille et IT-teknisk problem fra hinanden og finde frem til kerneindholdet – og derefter sætte det helt rigtige hold til løse opgaven?\nOg trives du som dén, der bevarer overblikket og faciliterer fremdriften i udbedringen af alt fra mindre sager til alvorlige driftsfejl, der kan have konsekvenser for hundredetusind af vores kunders kunder?\nSå er du måske lige den samlende person, dygtige kommunikatør og teknisk erfarne profil, vi søger som koordinerende bindeled mellem IT, forretning og leverandører.\nVi arbejder for kvalitet i driften\nTræd ind i vores Driftsopfølgningsteam i Fredericia. Vi er 5 erfarne og hjælpsomme kolleger, som sørger for, at kvaliteten af den IT-drift, vi leverer til vores kunder, er i top. Det sikrer vi gennem både proaktivt arbejde samt opfølgning, hvis de målinger og rapporter, vi udsender, giver udtryk for manglende kvalitet. Derfor er vores indsats som styrende og koordinerende bindeled på disse opgaver afgørende for den samlede driftskvalitet, vores kunder skal opleve.\nDu leder opgaverne og interessenterne fra A til Z\n… og du kan forvente en høj grad af frihed til selv at planlægge og udføre dine opgaver, som vil være koordineringsopgaver med teknisk kompleksitet. Opgaverne løser du som oftest i samarbejde med kolleger fra dit eget team, Bankdatas udviklingsteams samt underleverandører. Specifikt kommer du til at:\nafklare og tilrettelægge opgaver, der skal løses af andre, og varetage styringen af interessenter\nkoordinere underleverandører i forhold til driftsleverancer\nstyre og følge op på problemsager, fx performanceforbedringer\ntilrettelægge overordnede testforløb ved større ændringer\nfacilitere og styre implementeringsopgaver, der teknisk udføres af andre\nhåndtere kriser ved alvorlige driftsfejl.\nDerudover kan du komme til at arbejde med driftsvurderinger af nye systemer, alle typer Service Level Reporting, som vores kunder efterspørger, beredskabsøvelser samt udarbejdelse og implementering af procesbeskrivelser og -optimeringer.\nInvolverende og gennemslagskraftig med solid faglig ballast\nAt skabe strukturer, planlægge og følge op er blandt dine kernekompetencer, og du er vedholdende og kan drive opgaverne frem, også når en sag griber om sig. Derudover behersker du forandringsledelse og støtter og involverer de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.\nDu kan have en uddannelsesbaggrund som IT-/teknisk projektleder, datamatiker eller lign.\nDu har minimum nogle års erfaring fra en lignende stilling, hvor du har styret og koordineret større opgaver, projekter og/eller teams med høj IT-teknisk kompleksitet.\nDu har solid teknisk indsigt og erfaring med ITIL-driftsdiscipliner.\nDu har erfaring med at styre outsourcing partnere/underleverandører.\nDu kan gøre tekniske emner forståelige for ikke-teknikere og kommunikere forretningens behov, så de giver mening for teknikere.\nDu har gerne erfaring med Service Level Reporting.


Du tror måske, at al hvile hører under samme kategori. Du føler dig træt - du sover eller hviler dig, står op og gentager for evigt. Men hvis du nogensinde er vågnet udmattet, har du sikkert gættet, at ikke al hvile er skabt lige, og søvn er kun en del af ligningen. Hvis ikke du balancerer de rigtige typer hvile, vil du sandsynligvis ende med at føle dig slidt og ufokuseret det meste af tiden.\nLæs videre for at opdage kraften i at hvile...\n1. Fysisk hvile\nDu ved, hvornår din krop er fysisk udmattet. Dine lemmer føles tunge, dine øjne begynder at lukker sig, og din krop fortæller dig, at du har brug for at slappe af et stykke tid. Søvn er den mest effektive måde at få fysisk hvile på, men genoprettende, langsomme fysiske aktiviteter som yoga eller udstrækning kan også hjælpe dig med at genoplade.\n2. Mental hvile\nHar du nogensinde følt, at din hjerne er ved at være fyldt til bristepunktet? Du kan føle, at du har prøvet at skrive den samme e-mail ti gange, eller at du har stirret på et regneark for evigt for at prøve at forstå det. Dette er et tegn på, at du har brug for en mental pause, tid væk fra din skærm eller arbejdsplads for bare at være. Et par minutters gang udenfor eller at sidde uforstyret er gode måder at genoplade mentalt. Pas på med stimulanser som kaffe, der måske giver dig mulighed for at skubbe den mentale hvile til side i et stykke tid, men det vil kun forværre det i sidste ende.\n3. Sensorisk hvile\nComputerskærme. Skarpt lys. Baggrundsstøj. Trafik. Vi lever i en verden, hvor vi ofte bliver overvældet af indtryk, og det kan være udmattende for vores hjerner. Tag fat på den sensoriske hvile i løbet af dagen ved blot at lukke øjnene i et stykke tid, og sørg for at have en time eller to væk fra skærmen om aftenen for at genoplade helt.\n4. Kreativ hvile\nHvis du er en person, der løser problemer eller skaber noget i dit daglige arbejde, så er kreativ hvile virkelig vigtigt. Naturen er en af de bedste måder at nulstille din kreativitet på, uanset om det er en gåtur rundt i din baghave eller en mere ambitiøs vandretur. Kunst, litteratur og andre kreative aktiviteter kan også vække din inspiration på ny.\n5. Følelsesmæssig hvile\nEr du en naturlig people pleaser? En person der ofte gør det ekstra for at sikre, at andre har alt, hvad de har brug for. Selvom venlighed og empati er vigtige værdier, er det afgørende, at du har plads til at udtrykke dine følelser og være dit eget autentiske jeg. Følelsesmæssig hvile kan bare betyde lidt alene tid, men det kan også være at vælge at være mere ærlig i dine interaktioner og direkte om de behov, som du også har.\n6. Social hvile\nFølelsesmæssig hvile er ofte forbundet med social hvile. Tænk på de mennesker du vælger at bruge tid med og prøv at finde ud af, om de dræner dig, eller giver dig energi. At omgive dig med positive og støttende mennesker kan hjælpe med at genoplade dit sociale energiniveau og øge din lykke.\n7. Åndelig hvile\nHvad er dit formål? Åndelig hvile handler om at se ud over det fysiske og mentale for at finde en dyb følelse af tilhørsforhold eller formål. Nogle får dette fra religion, andre fra at støtte deres samfund eller meditation. Der er ikke én vej til åndelig hvile, men en følelse af selvaccept og selvværd er afgørende for at føle sig fuldt udhvilet og tilfreds.\nSøvn er vigtig. Men det er ikke den eneste form for hvile, som du har brug for. Tænk på de forskellige typer hvile der kan forbedre dit liv. Hvilken form for hvile er vigtigst for dig?


Pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx | Børne– og Undervisningsministeriet\nUdvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig skal tilbyde elever fra hhx og stx at komme på udvekslingsophold i Frankrig.\nObs: Ansøgningsfristen for puljemidler udløb den 8. juni 2018, og puljen kan derfor ikke længere søges.\nAlle udbydere af de gymnasiale uddannelser hhx og stx.\nUdvekslingsprogrammet mellem Danmark og Frankrig skal tilbyde elever fra hhx og stx at komme på udvekslingsophold i Frankrig. Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og kulturel forståelse og indsigt og gøre eleverne klogere på både det danske og franske samfund.\nUdvekslingsprogrammet giver omfatter mulighed for støtte til at gennemføre kort ophold af cirka 10 dages varighed eller længerevarende ophold af 3-4 ugers varighed.\nSom led i udviklingsprogrammet vil der blive etableret partnerskaber mellem hver af de deltagende danske skoler og skoler i Frankrig. Udvekslingsopholdene i Frankrig skal finde sted i efterårssemester 2018.\nTilskud må anvendes til dækning af rejse- og opholdsudgifter forbundet med udvekslingsopholdet i Frankrig.\nLæs ”Vejledning om pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx” om ansøgningsprocedure, krav og vilkår for ansøgning og tilskud samt kriterier for prioritering af ansøgningen. Vejledningen findes under Ansøgningsmateriale, hvor I også kan finde den ansøgningsskabelon, som skal anvendes.\nDer er afsat 1,25 millioner kroner til puljen. Der gives ikke tilsagn om tilskud på over 60.000 kroner per skole.\nFrist for indsendelse af ansøgning er fredag den 8. juni 2018 klokken 12.00.\nHvis du har indholdsmæssige spørgsmål, skal du rette henvendelse til Anne Sophie Callesen, e-mail: anne.sophie.callesen@stukuvm.dk.\nVejledning om pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx (pdf)\nAnsøgning til pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram for hhx og stx (ansøgningsblanket) (docx)\nRapportskabelon pulje til dansk-fransk udvekslingsprogram (docx)


Bedste flydende påfyldningsmaskine til salg - TopFillers\nHjem / Påfyldningsmaskiner / Liquid Filling Machine\nNPACK fremstiller en række standard flydende påfyldningsmaskiner, der passer til en lang række væsker, flaskestørrelser og produktionsudgang. For virksomheder lige fra SMV'er til store multinationale virksomheder kan vores maskiner bruges til et bredt spektrum af applikationer.\nVores flydende påfyldningsmaskiner spænder fra enkle manuelt betjente påfyldningsmaskiner med et hoved, til fuldautomatiske flerhovedsfyldesystemer ved hjælp af enten vakuumniveaupåfyldning eller volumetrisk stempelfyldningsteknologi. Hvis du ikke kan finde en passende maskine i vores standardsortiment, bedes du kontakte os for at diskutere dine individuelle behov - vores teknikerteam er til rådighed for at diskutere ændringer eller endda skræddersyede maskindesignløsninger.\nMed over 20 år i erhvervslivet og en verdensomspændende kundebase er vi stolte af at sige, at næsten 60% af vores ordrer er gentagne forretninger fra eksisterende kunder, der er afhængige af NPACK for at give dem førsteklasses support og hjælpe dem med at vokse deres forretning.\nNPACK er den førende leverandør af inline flydende påfyldningsmaskiner og flydende emballeringsmaskiner, der tilbyder en bred vifte af fyldstoffer med manuelle, halvautomatiske og fuldautomatiske funktioner. Vi har både gravimetriske og volumetriske flydende fyldstoffer til rådighed for forskellige industrier fra fødevare- og drikkevareproduktion til industriel og ætsende produktionsproduktion.\nTyngdekraft- og trykfyldstoffer\nTyngdekraften og tryk / tyngdekraftfyldstofferne er velegnede til at tappe næsten enhver vandtynd til medium konsistent viskositetsvæske. Tyngdekraftsfyldstoffer er ideelt egnet til tynde, skummende produkter, hvor tryk / tyngdekraftfyldere håndterer tungere viskositetsprodukter.\nNPACK tilbyder flere forskellige typer pumpefyldere til at rumme en bred vifte af produkter. De tilvejebringer en nøjagtig og alsidig metode til fyldning af væsker med lav, medium og høj viskositet i en lang række containere. E-PAK bruger en række forskellige pumper, inklusive progressive hulrumspumper, gearpumper, lobpumper, rotorpumper, eller hvad der er bedst til applikationen. Vi samarbejder med hver kunde om at vælge de rigtige pumper, ventiler og fittings til hver applikation.\nFyldstoffer til tyngdekraft, tryk & vakuumoverløb\nOverløbsfyldstoffer giver det samme kosmetiske fyldniveau, hvilket gør dem ideelle til at fylde gennemsigtige containere, der skal have et ensartet fyldningsniveau. Tyngdekraft og trykoverløbsfyldere er designet til at håndtere tynde til mellemviske viskositetsprodukter. E-PAK Vacuum Overflow Filler bruges til specialpåfyldningsanvendelser og bruges typisk til at fylde små beholdere af glasbeholdere med væsker med lav viskositet.\nStempelfyldere er en anden stor mulighed for emballering af væsker. De tilbyder hurtige og præcise påfyldningshastigheder, alsidighed med evnen til at håndtere mange forskellige typer produkter, og de er blide for produkter. De er ideelle til tyktflydende væsker, inklusive slagter, saucer, pastaer, glasur, chunky fyld og visse luftede produkter. Generelt bruges disse flydende pakningsmaskiner til at fylde væsker, der presses gennem konditorposer eller lignende emballage.\nNettofyldevæskesystemer er fremragende til at sikre, at hver beholder, du fylder, indeholder den samme mængde produkt. De er især effektive til emballering af bulkmængder af produkter sammen med produkter, der er af høj værdi og kræver den største nøjagtighed, når de vejes for at undgå tabt overskud.\nFlydende påfyldningsmaskiner bruges i mange brancher. NPACK hjælper dig med at tage det rigtige valg af flydende fyldstoffer baseret på applikationer, produktionsegenskaber og mål for flydende fyldstof. NPACK leder industrien med flydende påfyldningsmaskiner med de mest innovative og bedst ydede inline væskefyldesystemer.\nVores automatiske påfyldningsmaskiner spænder i størrelse fra bærbare bordplader til flydende emballagesystemer i industriel størrelse - hvad der er nødvendigt for at få dit job gjort. Tøv ikke med at kontakte os for mere information om vores produkter.\nOpvaskemiddel Flydende påfyldningsmaskine\nPåfyldningsmaskiner, Flydende påfyldningsmaskine\nSpecifikationer Opvaskemaskine med opvaskemaskine 1.Med CE-certifikat, opfylder GMP 2.Materiale: 304or316 Rustfrit stål 3.Betaling: T/T,L/C Beskrivelse CE i EU ISO9001 Opfylder kravene til GMP lang levetid for service, lav vedligeholdelsesfrekvens Hovedfunktion Maskinen er avanceret påfyldningsmaskine med høj præcision, der automatisk kan gennemføre flasketælling, påfyldning og afdækningsproces. Funktioner 1. Kompakt struktureret, flot, let at betjene og meget automatiseret. 2. Komponenternes kontakt med materiale er lavet af rustfrit stål, let at rengøre. 3. Påfyldningsvolumen styres med filmventiler for at sikre nøjagtighed. 4. Højhastigheds og meget nøjagtige påfyldningsventiler sikrer ingen lækage. 5. Det er udstyret med ...\n6 hoved automatisk flydende påfyldningsmaskine til olivenolie / sirup / apotek\nProduktbeskrivelse * Produkt introduktion af 6 hoved automatisk flydende påfyldningsmaskine til olivenolie / sirup / apotek Denne 6 hoved automatiske flydende påfyldningsmaskine til olivenolie / sirup / apotek er udstyret med PLC mikrocomputer kontrolpanel, der gør nøjagtigheden af maskinens top til 0,5%. Hele rustfrit stålmaterialer, holdbart og smukt. Denne maskine er velegnet til væskeudfyldning i store doser, påfyldningsområdet er 200 ~ 5000 ml. Denne maskine kan tilpasse alle slags flasker. Denne maskine er velegnet til væske med høj korrosionsbestandighed, viskøs væske, pesticid, flydende gødning, kemisk flydende produkt, vand, te, vin, andre drikkevarer og så videre. Fire hoveder af ...\nPåfyldningsudstyr Type Oral flydende påfyldningsmaskine til lav pris\nIntroducer Oral Filling-maskinen er et højteknologisk produkt, der er undersøgt og udviklet af vores virksomhed. Det er velegnet til produkter med væske, såsom oral væske, flydende kemikalie osv. Det anvendes bredt til påfyldning af produkter inden for fødevarer, kosmetik, medicin, fedt, daglig kemisk industri, vaskemiddel, pesticid og kemisk industri osv. Karakteristisk 1 . Kontaktmaterialet er SUS316L rustfrit stål og andre er SUS304 rustfrit stål 2.Maskinen inkluderer flaske-drejebord, vask, tør, påfyldning, afdækning, mærkning, udskrivningsdato, containermaskine osv. 3.Det har intuitiv og praktisk betjening, måling nøjagtig, positioneringsnøjagtighed 4. I fuld overensstemmelse med GMP ...\nKina Produkter Priser Leverandør af lille flaske flydende fyldemaskine\nAnvendelse: hovedsageligt brugt til lav til medium viskositet og pastafyldning i mad og drikke, daglig kemisk, farmakutisk, pesticider og andre specielle industrier, såsom olie, drikkevand af mineralvand, honning, tandpasta og så videre. Specifikation påfyldningsdyse nr: 4 6 8 10 12 påfyldningspræcision: 0,5% mere eller mindre luftkompressor: 4-6Mpa strømforsyning: 220v50hz påfyldningsvolumen: 15-250ml 25-500ml 50-1000ml 500-5000ml Fordele ingen flaske ingen påfyldningsanlæg og automatisk stop det næste arbejde, når flasken ikke var i den rigtige position udstyret med dry kvalitetstæt påfyldningsdyser af høj kvalitet, efter fyldning, ingen dråber kraftig sus 304 rustfrit stål, høj kvalitet tig svejste rørramme og materiale kontaktet del er sus 316 rustfrit stål…\nKina leverandør automatisk honningflaske flydende påfyldningsmaskine\nSpecifikationer Kina Leverandør Automatisk Honningflaske Flydende Påfyldningsmaskine Høj nøjagtighed PLC Kina Leverandør Automatisk Honningflaske Flydende Påfyldningsmaskins introduktion Denne fyldemaskine er vidt brugt i emballagepipeline til medicin, fødevarer, pesticider og kemisk industri og så videre. det vedtager frekvens cotrolled drev, og transportudgangen er justerbar. så det kunne imødekomme forskellige anmodninger om rørledning til emballagemaskiner. Denne påfyldningsmaskine bruger PLC-programmerbar kontrol med 5,7 tommer berøringsskærm-menneske-maskine-interface-system, og bruger stempelregulerende flowmaterialestrøm til at imødekomme anmodningen om slags målefyldning. Struktur kompakt, brugt til både stor og lille flaske og ...\nDenne serie maskine anvender kombinationen af optisk, elektro, luft og PLC kontrol, kan automatisk udføre sådanne funktioner som fyldning af flaske, påfyldning, flaskeudladning osv. Anvend lineær atmosfærisk trykpåfyldning, opnå forskellige målinger ved at ændre påfyldningstiden. Det kræver ikke at udskifte delene til udfyldning af forskellige former for containere med femte kapacitet. Delene kommer i kontakt med rustfrit stål og korrosionshæmmende materialer. Det specielle fyldningshoved sikrer ingen lækage. Maskinen har høj effektivitet, nøjagtig påfyldning, bekvem justering og betjening. lang levetid, omkostningseffektiv og praktisk, ingen lækage og stærk tilpasningsevne osv. Det er vidt brugt til påfyldning ...\n500 ml-2L automatisk flydende vaskemiddelpåfyldningsmaskine / vaskemiddel til opvaskemiddel\nPåfyldningsprocessen er under kontrol af PLC. Alle operationer afsluttes på berøringsskærmen. Det vedtager stempelfyldningsmåden. Det passer til væske. udfyldning inden for kemisk, daglig kemisk, mad, kosmetik, medicin og pesticider osv., specielt passende til fyldning med højviskøse materialer. Det har enkel struktur, praktisk betjening. Det er et ret ideelt og økonomisk påfyldningsudstyr til fyldning med højviskøse materialer. Ydelsesfordele 1. Kontrolsystem ---- Schneider PLC-kontrolsystem, tilfældig minitrim-udfyldningsmåling 2. Kontrolpanel ---- 7in. farveskærm, let betjent, stabil og pålidelig 3. Funktionsforbedring ---- Fødningsdysen er udstyret med fyldeblokker (forhindrer læk, tab og træk). Denne maskine ...\nDette er et højteknologisk påfyldningsudstyr, der integrerer PLC-mikrocomputer-programmerbar styring og fotoelektrisk transduktions pneumatisk handling. Maskinen er især velegnet til fødevarer. For eksempel: white spirit, sojasovs, eddike, krydderier, vegetabilsk olie, sirup, mineralvand, spiselig væske samt kemisk væske. Det har nøjagtig fyldemåling; der er ikke boble og dråbe. Det passer til påfyldning af alle slags flasker (inklusive uregelmæssig flaske). Vigtigste egenskaber Denne tyngdekraftpåfyldningsmaskine, der er specielt designet til skummende produkter, såsom: glasrens, flydende sæbe og så videre. (1) PLC-kontrolleret, venlig berøringsskærmskontrol. (2) Berømt brand…\nAutomatisk stempelvæskepåfyldningsmaskine 50 ml til 1L\nHovedegenskaber Denne fyldemaskine er velegnet til væske uden kulsyreholdig, semifluid kvalitativ fyldning. Optælling af kvalitativ udfyldning af flaskeindløb, flaskeudløb sker automatisk. Især velegnet til SL, EC, SC, spiselig olie, smøreolie. Det er et ideelt udstyr til fødevareindustrien, medicinsk, kosmetisk, fint kemisk, pesticidindustri. 1. Det vedtager avanceret mekanisk og elektrisk integrationsteknologi. Enhver udfyldningsspecifikation kan let udføres ved at ændre parametre på berøringsskærmen. Ikke kun påfyldningsvolumen på 12 påfyldningshoder kan ændres væsentligt, men også hvert påfyldningshovedvolumen kan ændres fint. 2. Med berøringsskærmsteknologier, der gør ...\nFunktion: 1. Det er egnet til plast og kompositrør til tandpasta, kosmetik, medicin, mad og andre industrielle forsyninger. 2. Rørpåfyldnings- og tætningsmaskine er velegnet til påfyldning af alle former for pastaformigt og tyktflydende væske og materialerne både i plast- og kompositmetalrør og derefter internt til opvarmning af rør, forsegling og trykningsnummer. Det bruges inden for farmaceutiske produkter, fødevarer, kosmetiske og daglige kemikalier. Med Taiwans EVIEW-berøringsskærm og Siemens PLC-kontrolsystem anvendt, udføres komfort, visualiseret og realiserbar ikke-berøringsdrift af maskinen kompakt design og automatisk rørtilførsel. Vigtigste tekniske parametre Navn ...\nDobbelthovedet fuldautomatisk flydende påfyldningsmaskine af stempeltypen\nIntroduktion Denne maskine er velegnet til påfyldning af shampoo, flydende sæbe. Det vedtager servosystem med høj påfyldningshastighed og påfyldningsnøjagtighed. Operatøren kan justere påfyldningsvolumen direkte på berøringsskærmen, let betjening og spare tid. Påfyldningsdysen er specielt lavet til drypbestandig. Teknisk parameter Flaskespecifikationer 250ml-5L hastighed 3000 flasker / time (250 ml) Fejlområde ≤ ± 1% Standardbelastning Enkel maskinstøj ≤50dB Effekt 220 / 380V 50 / 60Hz 2,0-3,5Kw Tryklufttryk 0,6 ~ 0,8Mpa Hastighedskontrol Frekvensomformning Dimension L3500 * W850 * H1800 Vægt 1000 kg Hurtige detaljer Type: Påfyldningsmaskintilstand: Ny anvendelse: Kemisk emballagetype: Flasker Emballagemateriale: Træ Automatisk kvalitet: Automatisk Drevet type: Pneumatisk spænding: 380V Strøm: ...\nAutomatisk overløbsmasse med væskefylde\nIntroduktion Vores automatiske tyngdekraftspåfyldningsmaskiner er ideelle maskiner til at fylde vandtykke eller rige skumprodukter til kosmetik osv. Vores automatiske tyngdekraftspåfyldningsmaskiner er ideelle maskiner til at fylde vandtykke eller rige skumprodukter til kosmetik-, absterions- og madindustri . Påfyldningsvolumen reguleres ved at kontrollere den tid, produktet løber med en konstant hastighed gennem et standardstørrelse i beholderen. Vores AGF-serie med kompakt konfiguration, stabil ydelse er en af de mest overkommelige og økonomiske serier fra Saidone. Vi vælger fremragende komponenter af kendt brand over hele verden til AGF ...\nAutomatisk flydende påfyldningsmaskine med høj viskositet\nIntellektuel fyldemaskine med høj viskositet er den nye generations forbedrede volumetriske påfyldningsmaskine, der er velegnet til påfyldning af landbrugskemikalier EC, SC og materiale med høj viskositet. Hele maskinen bruger inline-strukturen, og den drives af servomotoren. Volumetrisk påfyldningsprincip kan realisere den høje præcision ved påfyldning. Det styres af PLC, menneskelig interface og let betjening. Maskinen er udstyret med et elektrisk vægt-feedback-system, der gør volumenjusteringen lettere. 1. Det styres af PLC og drives af servomotoren for at styre transmissionsstrukturen med dobbelt skrue, der kan realisere høj præcision ...\ner velegnet til pakning af ES, SC-materiale med god fluiditet. Den bruger lodret struktur med konstant væskestand og tid, der realiserer den nøjagtige fyldning. Det styres af PLC, menneskelig interface og let betjening. Maskinen er udstyret med et elektrisk vægt-feedback-system, der gør volumenjusteringen lettere. Funktionelle funktioner Hele systemet er sammensat af France Schneider, og de vigtigste elektriske dele er Schneiders. 1. Denne maskine er udstyret med vægtfeedback-system. Når du ændrer flaskestørrelse eller påfyldningsvolumen, skal du kun justere en tast på berøringsskærmen. Elektrisk skala ...\nDobbelthoveder Chilli Sauce Fyldemaskine med god kvalitet