ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» - PDF\nΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»\nDownload "ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»"\n1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» της ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΣΕΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012\n2 Στην Άννα, την Ελένη, την Τατιάνα, τον Γιώργο και τον Pluto για την υποστήριξή τους και την αγάπη τους και στην οικογένειά µου που χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα.\n3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και γενικότερα την οικογένειά µου για την πολύ σηµαντική στήριξη που µου παρείχε κατά τη διάρκεια των σπουδών µου. Ευχαριστώ πολύ την 8 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τη θέση εργασίας που µου προσφέρει, καθώς επίσης και για τα στοιχεία που χρειάστηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας. Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τον κ. Κουσενίδη ηµήτρη για την ανάθεση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας διπλωµατικής εργασίας και τέλος να ευχαριστήσω τους φίλους µου για την συµπαράσταση που µου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. 3\n4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο αυτής της εργασίας είναι η κοστολόγηση του έργου «Αποκατάσταση Εξωτερικών Τειχών Κάστρου Ιωαννίνων». Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις δαπάνες, ώστε να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής µιας υπηρεσίας. Το έργο αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του επενδυτικού προγράµµατος ΕΣΠΑ. Πρόκειται για ένα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που διαθέτει κονδύλια για την Ελλάδα την συγκεκριµένη χρονική περίοδο Ο προϋπολογισµός του έργου, µετά τον υπολογισµό των µισθοδοσιών, των προµηθειών, τις αναθέσεις σε τρίτους, τα οικοδοµικά υλικά, τα εργαλεία ή τα µηχανήµατα που θα χρειαστούν στο έργο, ανέρχεται στο Το έργο θα απασχολήσει 24 άτοµα, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό για την τοπική αγορά και ευρύτερα για την χώρα µας γιατί µειώνεται το ποσοστό ανεργίας και αποδίδονται φόροι στο κράτος µέσω της κυκλοφορίας του χρήµατος. 4\n5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT ΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΠΑ ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ...24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ\n6 3.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ- ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ...67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ\n7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ...41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑ/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ...43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ...44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ...44 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ...46 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ...47 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ...49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΗ...50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ TOY ΕΡΓΟY...60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ...62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...66 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ\n8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Harvey Maylor 2003, ιαχείριση έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθµος Γεώργιος Βενιέρης 2004, Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Pela Ioannidou Publishing Κωνσταντίνος Κηρυτόπουλος 2006, Εγχειρίδιο διαχείρισης κινδύνων έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθµος Ιωάννης Μπέης 2008, Οικονοµικά για µηχανικούς, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. Βαρβάρα Παπαδοπούλου (επιµέλεια) 2009, Το Κάστρο των Ιωαννίνων, εκδόσεις ΥΠ.ΠΟ 8 η ΕΒΑ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ INTERNET (τελευταία επίσκεψη 17/09/2012) 8\n9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η διαχείριση έργων είχε παρατηρηθεί ακόµη από την αρχαιότητα µε τα πρώτα δείγµατα ύπαρξης πολιτισµού. Σύµφωνα µε ιστορικούς κατά την περίοδο της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας όπου οι προσδοκίες ήτανε λιγότερες, οι χρονικοί ορίζοντες πιο µικροί αλλά και οι απαιτήσεις για πόρους περισσότερες για την ολοκλήρωση ενός έργου, µόνη λύση ήτανε η κατάκτηση µιας ολόκληρης περιοχής που θα παρείχε τους κατάλληλους πόρους. Μέχρι το 1900 η διαχείριση των έργων των πολιτικών µηχανικών γινόταν από φιλόδοξους αρχιτέκτονες ή και µηχανικούς, όπως ο Βιτρούβιος (1ος αιώνα π.χ.), ο Cristopher Wren ( ), o Thomas Telford ( ) και ο Isambard Uingdom Brunel ( ), οι οποίοι είχαν να κάνουν µόνο µε τον κατασκευαστικό τοµέα. Πατέρας του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων, του προγραµµατισµού και του τεχνικού ελέγχου θεωρείται o Henry Gantt, ο οποίος και δηµιούργησε και το διάγραµµα Gantt (Gantt chart), ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο στον τοµέα διαχείρισης έργου. 9\n10 Henry Gantt ( ) Ο Henry Fayol είναι γνωστός για τη δηµιουργία των 5 λειτουργιών διαχείρισης, που θεωρούνται η βάση για τις γνώσεις που σχετίζονται µε τα έργα και τη διαχείριση προγραµµάτων. Henry Fayol ( ) 10\n11 Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι δύο ήτανε φοιτητές του Frederich Winslow Taylor, ο οποίος είχε εισάγει τις θεωρίες της επιστηµονικής διαχείρισης (Taylor system). Το έργο του αποτελεί πρόδροµο των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης έργων. Η διαχείριση έργων έγινε ένα διακριτό γνωστικό αντικείµενο αλλά και επάγγελµα από τις σύγχρονες αρχές της διαχείρισης έργων οι οποίες αναπτύχθηκαν την δεκαετία του Στις Η.Π.Α. πριν το 1950 χρησιµοποιούσαν κυρίως τα διαγράµµατα Gantt και διάφορες άλλες άτυπες τεχνικές και εργαλεία. Τη δεκαετία αυτή αποτέλεσαν σταθµό στη διαχείριση έργων δύο βασικά µαθηµατικά µοντέλα χρονοπρογραµµατισµού δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν: οι µέθοδοι PERT και CMP. Η εταιρεία κατασκευής χηµικών προϊόντων Du Pont Corporation καθώς επίσης και η Remington Rand Corporation ήταν αυτές που ανέπτυξαν τη µέθοδο κρίσιµου διαδροµής (Critical Path Method),CPM), που είχε σαν σκοπό την παύση των εργασιών στο εργοστάσιο µε σκοπό να γίνουν εργασίες συντήρησης. Την ίδια χρονική περίοδο η εταιρεία Remington Corporation που προµήθευε αµυντικό υλικό, επινόησε την Τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγραµµάτων (Program Evaluation and Review Technique, Pert). Οι δύο αυτές τεχνικές διαδόθηκαν γρήγορα και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις. Ενώ τα µοντέλα προγραµµατισµού των έργων αναπτύσσονταν, την ίδια χρονική περίοδο άρχιζε και η εξέλιξη για την εκτίµηση του κόστους των έργων, για την τεχνολογία και τη διαχείριση του κόστους τους µέσα από την πρωτοποριακή εργασία του Hans Lang και άλλων. Σήµερα ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγµένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στον ιδιωτικό, δηµόσιο τοµέα όσο και στην ακαδηµαϊκή κοινότητα. Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων διεθνών οργανισµών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της διαχείρισης έργων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι International Project Management Association (IPMA), η Ε Ε και το Project Management Institute. 11\n12 1.2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Σκόπιµο είναι να δοθεί αρχικά ο ορισµός του έργου. Έργο είναι ένα προσωρινό εγχείρηµα που στοχεύει στη δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό σηµαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισµένο τέλος Μοναδικό σηµαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα παρόµοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Στη διαχείριση των έργων το πρώτο πράγµα που αντιµετωπίζουµε είναι να εξασφαλίσουµε ότι το έργο εκτελείται και παραδίδεται λαµβάνοντας υπόψη καθορισµένους περιορισµούς π.χ. ανεπαρκής διαθέσιµος χρόνος, περιορισµένος προϋπολογισµός κ.α., δεύτερον είναι η βελτιστοποίηση που απαιτείται σε όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση ενός έργου. Εποµένως, ένα έργο είναι ένα προσεκτικά επιλεγµένο σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη χρήση των πόρων (χρόνος, χρήµατα, άνθρωποι, υλικά, µηχανήµατα, χώρος κ.α.) µε απώτερο σκοπό την επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων του έργου. Έτσι θα µπορούσε ο ορισµός του έργου να διατυπωθεί ως εξής : έργο είναι ένα εγχείρηµα κατά το οποίο ανθρώπινοι πόροι, µηχανές, οικονοµικοί πόροι και πρώτες ύλες οργανώνονται κατά καινοφανή τρόπο, µε στόχο την ανάληψη συγκεκριµένου αντικειµένου εργασιών που έχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και υπόκεινται σε δεδοµένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισµούς, ώστε να παραχθεί µια επωφελής µεταβολή η οποία ορίζεται µέσω ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. Βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου: Απαιτείται σχεδιασµός ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Το τελικό αποτέλεσµα είναι µοναδικό. Αποτελείται από µη επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες οι οποίες στη γενική περίπτωση µπορούν να περιγραφούν από τον κύκλο ζωής λογισµικού. Η εκτέλεση του απαιτεί την ύπαρξη οµάδας. 12\n13 Έχει έναρξη και λήξη. Υπόκειται σε περιορισµούς διαφόρων ειδών ( χρόνου, κόστους κ.α.). Είναι µεγάλα και πολύπλοκα. Οι διαθέσιµοι πόροι είναι περιορισµένοι. Κάθε έργο ακολουθεί µια σειρά διαδικασιών και φάσεων προκειµένου να γίνει πιο εύκολη η υλοποίηση του. Αυτά τα βήµατα είναι τα ακόλουθα: Αρχικά κατά τη διάρκεια της εκκίνησης γίνεται η έναρξη των εργασιών του έργου, αφού πρώτα θα έχουν βρεθεί και γίνει αποδεκτές οι ανάγκες του έργου και θα έχει γίνει η δέσµευση στους στόχους. Ακολουθεί ο σχεδιασµός κατά τον οποίο σχεδιάζεται το πλαίσιο γύρω από το οποίο θα κινηθεί οργανωτικά το έργο, γίνεται η ανάλυση των πόρων, η επίλυση διαφορών και η αιτιολόγηση. 13\n14 Στη συνέχεια, στο στάδιο της εκτέλεσης, επέρχεται συντονισµός των ανθρώπων αλλά και των υπολοίπων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου. Στο στάδιο αυτό τα βασικά θέµατα που απασχολούν είναι η οργάνωση, ο έλεγχος, η ηγεσία και η λήψη αποφάσεων. Με την ολοκλήρωση έπειτα του έργου ακολουθεί έλεγχος ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και πραγµατοποιούνται τυχόν αλλαγές που είναι απαραίτητες. Η τελευταία ενέργεια που λαµβάνει χώρα είναι το κλείσιµο όπου γίνεται και η επίσηµη παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κανένα από τα παραπάνω στάδια δεν είναι πιο σηµαντικό από τα υπόλοιπα, αφού όλα συνδέονται αποτελώντας αλυσίδα µεταξύ τους, ενώ ο διαχειριστής του έργου πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες για τη διεκπεραίωση όλων των βηµάτων. Επιπρόσθετα µεγάλη βαρύτητα φέρει η στρατηγική κατά την οποία εξετάζονται οι στόχοι και οι απαιτήσεις του έργου καθώς επίσης και τα µέσα για την επίτευξή τους. Άλλο στοιχείο, είναι η δοµή του οργανισµού που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και το στυλ, δηλαδή η µέθοδος που θα συνεργαστεί η οµάδα. Αξιοσηµείωτες είναι οι δεξιότητες, δηλαδή όλα τα εργαλεία είτε είναι τεχνικά είτε είναι διαχειριστικά που µπορούν να τεθούν στη διάθεση του διαχειριστή του έργου και των υπολοίπων εµπλεκοµένων. Επίσης οι οµάδες συµφερόντων, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον για το αποτέλεσµα του έργου. Τέλος τα συστήµατα, δηλαδή οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου. 1.3 ΙΑΓΡΑΜΜΑ GANTT Τα διαγράµµατα Gantt είναι πολύ σηµαντικά εργαλεία. Η βασικότερη χρήση τους είναι η παρακολούθηση της προόδου ενός έργου και γενικότερα η χρονική µελέτη του έργου. 14\n15 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Πιο συγκεκριµένα βρίσκουν χρήση στον προγραµµατισµό µελλοντικών ενεργειών σε ένα έργο, στη διάθεση πόρων και στη διαχείριση της πορείας ενός έργου από την άποψη της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσής του. Ένα διάγραµµα Gantt κατασκευάζεται µε έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήµατα (π.χ. ηµέρες, εβδοµάδες, µήνες ) και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που αποτελούν το έργο. Έτσι θα πρέπει αρχικά να απαριθµηθούν όλες οι δραστηριότητες του έργου και οι αντίστοιχες διάρκειές του. Τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης τεχνικής είναι ότι χαράσσεται εύκολα και είναι πολύ κατανοητό ακόµα και σε άτοµα µη εξειδικευµένα µε το αντικείµενο. Έχει διαπιστωθεί ότι είναι χρήσιµα για στατικά περιβάλλοντα, βοηθάνε στη διαδικασία της επισκόπησης των δραστηριοτήτων ενός έργου και τέλος τα περισσότερα προϊόντα λογισµικού υπολογιστών τα έχουν σαν βάση για τη διασύνδεση γραφικών. Από την άλλη µεριά τα διαγράµµατα Gantt δεν έχουν µεγάλες δυνατότητες πληροφόρησης όπως να εξισώνουν το χρόνο µε το κόστος του έργου. Ακόµη εµφανίζουν δυσκολία στη αναπροσαρµογή τους όταν παρουσιάζονται µεταβολές στη χρονική διάρκεια εκτέλεσης κάποιων δράσεων ή δραστηριοτήτων και στο να εφαρµοστούν σε έργα µε µεγάλο αριθµό δράσεων. 15\n16 1.4 ΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT Αξιοσηµείωτη είναι η µεθοδολογία αξιολόγησης και παρακολούθησης του έργου µέσα από τα διαγράµµατα Pert ( Project Evaluation & Review Technique). Όταν χωριστεί το έργο στις απαιτούµενες δραστηριότητές του, στη συνέχεια τίθεται χρονοδιάγραµµα έναρξης και περάτωσης της κάθε φάσης και των διασυνδέσεών τους. Το έργο απεικονίζεται σε µορφή δικτύου όπου η κάθε δραστηριότητα απεικονίζεται από έναν κλάδο. Ο κάθε κόµβος αποτελεί ένα γεγονός και συµβολίζει επίσης το σηµείο εκκίνησης και ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων που αρχίζουν και τελειώνουν εκεί. Τα στάδια για να σχεδιαστεί σωστά το δίκτυο είναι τα εξής : Αναλύεται το έργο σε δραστηριότητες, οι οποίες οµαδοποιούνται σε κατηγορίες, και φτιάχνεται ο αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων. Σχεδιάζεται ένα πρόχειρο δίκτυο µε τη φυσιολογική σειρά των δραστηριοτήτων µε βάση τον πίνακα των αλληλεξαρτήσεων. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου υπάρχει και το ενδεχόµενο να προκύψουν τυχόν βελτιώσεις του δικτύου µε µεγαλύτερη ανάλυση πιο σύνθετων δραστηριοτήτων. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο λάθος σχεδίασης πρέπει να έχουν λυθεί τα ερωτήµατα Ποιες δραστηριότητες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν αρχίσει η τρέχουσα. Ποιες δραστηριότητες µπορούν να αρχίσουν µε το που τελειώσει η τρέχουσα. Ποιες δραστηριότητες είναι ανεξάρτητες και έχουν τη δυνατότητα να αρχίσουν παράλληλα µε την τρέχουσα. Κατά το τελικό στάδιο ανασυντάσσεται το δίκτυο, βελτιώνεται η σχεδίαση, αριθµούνται τα γεγονότα, συντάσσεται ο τελικός πίνακας δραστηριοτήτων και ο χρονικός πίνακας που προκύπτει µέσα σε αυτόν. Αφού σχεδιαστεί το διάγραµµα Pert µπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τη χρονική διάρκεια του έργου. 16\n17 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 PERT 1.5 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Από τους σηµαντικότερους στόχους σε ένα έργο είναι η οικονοµία χρόνου στο µικρότερο κόστος. Κόστος είναι η µέτρηση των οικονοµικών πόρων που θυσιάστηκαν ή θα θυσιαστούν για να επιτευχθεί κάποιος αντικειµενικός σκοπός. Έτσι θα πρέπει να κάνουν σωστή διαχείριση του κόστους. Στον τοµέα της διαχείρισης κόστους υπάγονται όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά του έργου και έχουν σαν σκοπό την τήρηση του προϋπολογισµού σε όλες τις φάσεις του έργου. Οι χρηµατοοικονοµικές ροές, οι απαιτήσεις σε πόρους, οι τιµολογιακές πολιτικές, το οικονοµικό σχέδιο, τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους είναι αποτελέσµατα της διαχείρισης κόστους. Μετά την ολοκλήρωση του χρονοδιαγράµµατος φάσεων ενός έργου συντάσσεται το πρόγραµµα κόστους του έργου. Υπάρχουν δύο είδη κοστολόγησης Η αναλυτική κοστολόγηση όπου ανάλογα µε το χρηµατικό ποσό που είναι διαθέσιµο κατανέµεται και το αντίστοιχο κόστος της κάθε φάσης 17\n18 Η συνθετική κοστολόγηση όπου προστίθενται οι εκτιµήσεις κόστους κάθε φάσης. Τα εξής βήµατα θα πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει το πρόγραµµα κόστους. Προσδιορισµός και εκτίµηση των στοιχείων κόστους. Αυτά είναι τα εξής: Το κόστος πόρων, στο οποίο περιλαµβάνονται το κόστος των ανθρώπινων πόρων (µισθοί αµοιβές και άλλα), το κόστος του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων (αγορά µίσθωση εξοπλισµού/ µηχανηµάτων, λειτουργία και συντήρηση τους) και το κόστος των υλικών (αγορά και χρήση υλικών). Το κόστος ταξιδιών, στο οποίο υπάγονται όλες οι µετακινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο του έργου (αεροπορικά εισιτήρια, καύσιµα, διαµονή, διατροφή και άλλα). Το διοικητικό κόστος, το οποίο αποτελείται από τα έξοδα των διοικητικών και συντονιστικών φάσεων (είδη γραφείου, ταχυδροµικά έξοδα, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ ΑΠ, µισθοί διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, νοµικοί σύµβουλοι, και άλλα) Τα απρόβλεπτα κόστη. Το είδος αυτό συναντάτε συχνά, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να εκτιµηθεί κατά τη διάρκεια που δηµιουργείται το πρόγραµµα κόστους. Κάποιοι από τους λόγους που δηµιουργείται το κόστος αυτό είναι ατελείς σχεδιασµοί, έκτακτες συνθήκες. Το κόστος αυτό συµπεριλαµβάνεται πάντα στο πρόγραµµα κόστους για να µειωθεί ο κίνδυνος υπέρβασης του προϋπολογισµού του έργου. Κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος κόστους. Αφού εκτιµηθούν τα κόστη, πρέπει να εκτιµηθεί και το πότε αναµένεται να εµφανιστούν. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από το χρονοδιάγραµµα κόστους (Cost Schedule). Η χρονική στιγµή που θα εµφανιστεί το κόστος πόρων εξάγεται από το χρονοδιάγραµµα χρήσης πόρων. Εάν χρησιµοποιείται το MS Project, το χρονοδιάγραµµα αυτό δηµιουργείται βάσει του χρονοδιαγράµµατος που υπάρχει ήδη 18\n19 για τη χρήση των πόρων και της ανάθεσης πόρων σε κάποιες συγκεκριµένες φάσεις. Εποµένως το µόνο που µένει να γίνει είναι να οριστεί το µοναδιαίο κόστος, το κόστος ανά χρήση για τον κάθε πόρο και η χρονική στιγµή που προκύπτει κάθε κόστος. Η χρονική στιγµή που θα προκύψει το κάθε κόστος µπορεί να είναι είτε κατά την έναρξη µίας εργασίας, είτε κατά τη λήξη της, είτε µπορεί να γίνει αναλογικά, δηλαδή το κόστος να κατανέµεται κατά τη διάρκεια όλου του έργου, ανάλογα µε το ποσοστό ολοκλήρωσης του. Το κόστος ανά χρήση εντοπίζεται πάντα κατά την έναρξη της εργασίας. Τα παραπάνω αφορούν την περίπτωση που η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο χρησιµοποιεί εξειδικευµένο λογισµικό. Το σταθερό κόστος βρίσκεται σε συνάρτηση µε το χρονοδιάγραµµα των φάσεων στις οποίες ανατίθεται. Αν για παράδειγµα είναι αναγκαίο ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια κάποιου έργου, το κόστος του θα προκύψει κατά τη διάρκεια της φάσης µέσα στην οποία θα γίνει. Και εδώ το κόστος αυτό µπορεί να εισάγεται είτε στην αρχή µίας εργασίας, είτε στο τέλος της, είτε αναλογικά. Το διοικητικό κόστος εισάγεται οµοιόµορφα σε όλη τη διάρκεια του έργου. Τέλος όσον αφορά τα απρόβλεπτα κόστη, η χρονική στιγµή κατά την οποία θα εµφανιστούν δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα και έτσι το κόστος αυτό εισάγεται µέσα στις υπόλοιπες κατηγορίες κόστους. Μόλις σχεδιαστεί το χρονοδιάγραµµα κόστους, στη συνέχεια χαράσσεται το γράφηµα κόστους βάσης (Cost Baseline Graph), το οποίο χρησιµοποιείται για την µελέτη της απόδοσης κόστους κατά τη διάρκεια του έργου αυτού. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, το γράφηµα αυτό έχει καµπύλη σχήµατος S 19\n20 Γράφηµα κόστους βάσης Εκτίµηση κόστους ανά φάση / εργασία. Μετά την εκτίµηση των διαφόρων κοστών που ίσως προκύψουν, θα πρέπει να εκτιµηθεί και το κόστος ανάληψης της κάθε φάσης / εργασίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων. Η παραπάνω διαδικασία µπορεί και εδώ να γίνει ευκολότερα µέσω του MS Project. Μόλις τελειώσει η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει τον προϋπολογισµό. 1.6 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η επιτυχία του έργου στηρίζεται στη σωστή διαχείριση του χρόνου, του κόστους και της ποιότητας. Η διαχείριση της ποιότητας αφορά ένα σχέδιο ποιότητας µέσα στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα και η µέθοδος που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου. Για να γίνει σωστό ένα σχέδιο πρώτα πρώτα θα ξεκινήσει µε τον ορισµό των προς επίτευξη κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται η ποιότητα που απαιτείται για τα προϊόντα του έργου. Αρχικά γίνεται ο ορισµός των στόχων για κάθε παραδοτέο έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του πελάτη. 20\n21 Έτσι οι στόχοι ποιότητας µπορούν να οριστούν µε διάφορους τρόπους: Περιγράφοντας αναλυτικά το προϊόν ή την υπηρεσία έτσι ώστε να παρασχεθεί ένα οδηγός που θα πρέπει να ακολουθηθεί και ένα σηµείο αναφοράς για να µπορεί να γίνει σύγκριση µεταξύ του των αποτελεσµάτων και του σηµείου αυτού. ηλώνοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας, µέσω της ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών του, όπως αξιοπιστία, πρακτικότητα, απόδοση, ηµεροµηνία υλοποίησης και άλλα. Εξετάζοντας οποιαδήποτε πρότυπα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει το έργο Το δεύτερο στάδιο είναι η διαµόρφωση διεργασιών και τεχνικών ελέγχου ποιότητας. Αφού οριστούν οι στόχοι ποιότητας και ο πελάτης προετοιµάσει τις ενέργειες ελέγχου της ποιότητας θα πρέπει να επαληθευτούν οι στόχοι από το σχέδιο ποιότητας, µε τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή. η πιο γνωστή τεχνική για τη διασφάλιση ποιότητας είναι η επισκόπηση. Κατά την επισκόπηση γίνονται διάφοροι έλεγχοι, όπως µετρήσεις και δοκιµές προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ο όρος ΕΣΠΑ εκφράζει το σύνολο των κονδυλίων (εθνικών και κοινοτικών) που θα διατεθούν τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για το Κοινοτικό Πλαίσιο 21\n22 Στήριξης της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Η διατύπωση της πρότασης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο και ο συντονισµός των διαδικασιών εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ). Το ΕΣΠΑ διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τα καθ ύλην αρµόδια Υπουργεία, τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και σε διαβούλευση µε την ΕΕ, στο πλαίσιο µιας ενδυναµωµένης σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο εταιρικής σχέσης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισµού των ιαρθρωτικών Ταµείων. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας Στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδροµή από τα Ταµεία συµβαδίζει µε τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσµο µεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράµµατος µεταρρυθµίσεων αφετέρου». 2.2 ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο στρατηγικός σχεδιασµός της χώρας για την περίοδο υλοποιείται µέσω κάποιων Ταµειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Περιφερειακών Επιχειρ. Προγραµµάτων αλλά και Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Οι φορείς αυτοί έχουν σαν σκοπό να αναλαµβάνουν αυτές τις αρµοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 προσδιορίζονται στο Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». Στον ίδιο νόµο προσδιορίζονται οι κανονιστικές αποφάσεις µε τις οποίες εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και η οργανωτική δοµή των εµπλεκόµενων αρχών, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθµίσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και µια σειρά µέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 22\n23 2.3 ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του εκεµβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανοµής των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο , η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δισ. ευρώ (τρέχουσες τιµές). Με τους πόρους αυτούς θα χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ταµείου Συνοχής. Σε αντίθεση µε την προγραµµατική περίοδο , όπου το σύνολο των ελληνικών Περιφερειών ήταν επιλέξιµες στον αµιγή στόχο 1, στη νέα προγραµµατική περίοδο πέντε ελληνικές Περιφέρειες, που ξεπέρασαν προκαθορισµένα επίπεδα ανάπτυξης, εισέρχονται σε καθεστώς µεταβατικής στήριξης. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων αλλά και η ετήσια κατανοµή τους ορίζονται µε διακριτό τρόπο για κάθε τύπο Περιφερειών. Έτσι, στις 8 Περιφέρειες του αµιγούς Στόχου 1 κατανέµονται συνολικά 9,4 δισ. ευρώ. Στις 3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Αττική, Κεντρική και υτική Μακεδονία) κατανέµονται 6,5 δισ. ευρώ ενώ στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) αντιστοιχούν 0,63 δισ. ευρώ. Επίσης, για τα προγράµµατα του Στόχου 3 διατίθενται κοινοτικά κονδύλια ύψους 0,21 δισ. ευρώ. Όπως ορίστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το σύνολο των επιµέρους ανωτέρω ποσών (16,7 δισ. ευρώ) 12,36 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα νέα Επιχειρησιακά Προγράµµατα µέσω του ΕΤΠΑ ενώ 4,36 µέσω του ΕΚΤ. Επιπλέον, µέσω του Ταµείου Συνοχής θα διατεθούν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Τέλος, πόροι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ) -τα οποία είναι πλέον εκτός ιαρθρωτικών Ταµείων- συνολικού ύψους 3,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις ελληνικές περιφέρειες, µέσω των Προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 23\n24 2.4 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι δικαιούχοι είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρµόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν µεµονωµένο έργο και λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση. 24\n25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Το Κάστρο των Ιωαννίνων βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίµνης Παµβώτιδας. Οικοδοµείται από µεγάλους κυρτούς ασβεστόλιθους για να προστατεύσει τη Βυζαντινή πόλη, η ύπαρξη της οποίας αναφέρεται ήδη από τον 9 ο αιώνα µ.χ. Αργότερα στα χρόνια του Αλή Πασά ανοικοδοµείται ριζικά. Η εξωτερική τειχοποιεία αποτελείται από ορθογώνιους ασβεστόλιθους συνεκτικά συναρµολογιµένους, ενώ στο άνω µέρος κάτω από τα στηθαία του περίδροµου διαµορφώνεται γείσο. Στο πάχος των τειχών δηµιουργούνται θολωτές στοές. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου 19ου και κατά τον 20ο αιώνα το τείχος υπέστη φθορές και δέχθηκε αρκετές επεµβάσεις που εξυπηρετούσαν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Έτσι ανοίχτηκαν νέες προσβάσεις για οχήµατα, µε καταστροφές τµηµάτων των τειχών, οι στοές διαµορφώθηκαν από τον ελληνικό στρατό σε καταφύγια ή αποθηκευτικούς χώρους, επιχωµατώθηκε η τάφρος. Το Κάστρο εντάχθηκε στη λειτουργία της σύγχρονης πόλης, της οποία αποτελεί ζωντανό τµήµα και περισφύχθηκε εντονότερα από τη συνεχώς αναπτυσσόµενη γύρω του πόλη. 3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σκοπός της διαδικασίας είναι η εκπόνηση και η έγκριση της µελέτης που είναι απαραίτητη για την εκκίνηση του αρχαιολογικού έργου. Στο έργο Εξωτερικά Τείχη Κάστρου Ιωαννίνων είναι η ακόλουθη: Υπάρχουσα Κατάσταση Παθολογία. 25\n26 1. Τα τείχη Τα τείχη παρουσιάζουν σηµαντικές φθορές, αποτέλεσµα των φυσικών συνθηκών, της παρόδου του χρόνου και της συνακόλουθης γήρανσης και φθοράς των υλικών. Σε πολλά σηµεία έχουν αποκολληθεί λίθοι τόσο από το σώµα της τειχοποιίας όσο και από την στέψη της. Σε ορισµένα σηµεία παρατηρείται ετοιµορροπία λίθων µε κίνδυνο για τους περαστικούς, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη στερέωσης των τµηµάτων αυτών. Στις όψεις των τειχών δεν παρατηρούνται οριζόντιες ρωγµές, δείγµα ότι δεν υπάρχουν διαφορικές καθιζήσεις. Ωστόσο, κατακόρυφες και διαγώνιες ρωγµές περιορισµένης έκτασης µε µικρό άνοιγµα χρήζουν άµεσης αποκατάστασης. Επίσης, φθορές στην τειχοποιία προκαλούν τα αυτοφυή φυτά. Στο µεγαλύτερο µέρος των τειχών παρατηρείται ήπια βλάστηση η οποία καταστρέφει το συνδετικό κονίαµα της τειχοποιίας. Σε ορισµένα σηµεία υπάρχουν µεγαλύτερα φυτά, κυρίως 26\n27 συκιές, τα οποία προκαλούν σαφώς σηµαντικότερα προβλήµατα αφού αναπτύσσουν ισχυρό ριζικό σύστηµα και καταστρέφουν την τειχοποιία. Σηµαντικό πρόβληµα του µνηµείου αποτελεί η υγρασία, καθώς ευνοεί την ανάπτυξη της βλάστησης και φθείρει τα κονιάµατα. 2. Ο περίδροµος Στον περίδροµο του τείχους υπάρχουν, επίσης, πολλές φθορές. Στο µεγαλύτερο τµήµα του φέρει επίστρωση µε σκυρόδεµα και τσιµεντοκονία. Η τσιµεντοκονία σε πολλά σηµεία έχει αποσαρθρωθεί και η πλάκα σκυροδέµατος έχει φθαρεί. Εκεί που δεν υπάρχει σκυρόδεµα έχει αναπτυχθεί πολύ πυκνή βλάστηση (ακόµα και δέντρα) που καθιστούν αδύνατη και τη διέλευση των πεζών. 3. Οι στοές Ιδιαίτερο πρόβληµα στεγάνωσης αντιµετωπίζουν οι στοές στο δυτικό τµήµα του τείχους. Το νερό εισδύει από τον περίδροµο και τους θόλους των στοών σε µεγάλη ποσότητα και τις καθιστά µη λειτουργικές για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση τους. Ενώ το νοτιότερο τµήµα των δυτικών στοών έχει αποκατασταθεί, το βορειότερο τµήµα τους βρίσκεται σε κατάσταση εγκατάλειψης. Στο τµήµα αυτό έχουν γίνει πολλές επεµβάσεις από τον Ελληνικό Στρατό. Το δάπεδο τους είναι κατασκευασµένο από gross beton σε άσχηµη κατάσταση διατήρησης. Οι ενδιάµεσοι τοίχοι από πλινθοδοµή επίσης διατηρούνται σε κακή κατάσταση. Κάποιες πόρτες είναι φραγµένες µε τοιχοποιία µε αποτέλεσµα η πρόσβαση σε ορισµένα δωµάτια να είναι αδύνατη. Στο εσωτερικό των στοών έχουν συσσωρευτεί αδρανή υλικά, µπάζα και σκουπίδια. 4. Οι θύρες Οι θύρες των πυλών (της κεντρικής και δίπλα στον πύργο του µώλου) είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης, δεν είναι σε καµία περίπτωση λειτουργικές και καθώς είναι εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες χρήζουν άµεσης συντήρησης προκειµένου να µην διαλυθούν. 27\n28 5. Τα βυζαντινά τµήµατα Τα βυζαντινά τµήµατα των τειχών (πύργος Θωµά, πύργος και πύλη ΒΑ ακρόπολης) δεν αντιµετωπίζουν στατικά προβλήµατα καθώς δεν διαπιστώνεται η παρουσία ρωγµών. Αντιµετωπίζουν πρόβληµα µερικής αποσάθρωσης του συνδετικού υλικού και κυρίως πρόβληµα µεγάλης ανάπτυξης φυτικών. Το εσωτερικό του πύργου της Β.Α. ακρόπολης είναι επιχωµένο, ενώ παρατηρείται και έντονη εισροή υδάτων από το θόλο. Τέλος, ο περιβάλλον χώρος του απαιτεί καθαρισµό από το φυτικά. 3.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τείχη-Περίδροµος Το µεγαλύτερο µέρος των προτεινόµενων εργασιών αφορά σε συντήρηση και αποκατάσταση των τειχών του Κάστρου και των στοών. Το τµήµα των τειχών στα οποία θα γίνουν εργασίες αναλυτικά. Στερέωση τοιχοποιών α. Αρµολόγηµα Στο µεγαλύτερο µέρος των τειχών τα κονιάµατα έχουν αποσαρθρωθεί. Συνεπώς, βασική εργασία στερέωσης της τειχοποιίας είναι το αρµολόγηµα της. Το αρµολόγηµα θα πρέπει να γίνει µε προσοχή, µε σεβασµό στο µνηµείο και σε συνεννόηση µε την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σε κάποια τµήµατα του Κάστρου που τα κονιάµατα βρίσκονται σε καλή κατάσταση δεν θα γίνει αρµολόγηµα έτσι ώστε να παραµείνει ένα δείγµα της αρχικής µορφής του µνηµείου. Αναλυτικότερα, προβλέπεται καθαρισµός ολόκληρης της επιφάνειας των τειχών από το παλιό αποσαρθρωµένο κονίαµα σε βάθος 4-8 εκ. µε εφαρµογή υδροβολής και άλλων ήπιων µέσων καθαρισµού (χέρι, µεταλλικά άγκιστρα, βελόνια, 28\n29 ελαφριά σφυριά, αέρας υπό πίεση) για την αποφυγή της τράχυνσης της επιφάνειας των λίθων. Μετά τον καθαρισµό ακολουθεί αρµολόγηµα εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση της συνάφειας των λίθων. Αρχικά βρέχονται οι αρµοί των τειχοποιιών µε αρκετό νερό, προκειµένου οι λιθοδοµές να παραµείνουν υγρές για κάποιες µέρες, ώστε να αποφευχθεί η απότοµη ξήρανση του παλιού κονιάµατος και να διασφαλιστεί η καλύτερη συνοχή του. Στη συνέχεια γίνεται η εφαρµογή του νέου υλικού αρµολογήµατος, το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά αραιό κατά τη διάρκεια της εργασίας, ώστε να δύναται να εισχωρήσει και να γεµίσει τα κενά που υπάρχουν στη λιθοδοµή χωρίς να προκαλέσει διατάραξη στον καταπονηµένο οργανισµό. Όσον αφορά τη σύστασή του, αυτή θα πρέπει να καθοριστεί, αφού ληφθούν υπόψη οι φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες των συστατικών της προς στερέωση λιθοδοµής, η γεωµετρία της, τα διαθέσιµα υλικά στην περιοχή και το εµπόριο. Κατά τη διάρκεια της πήξης του, θα πρέπει να µειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα σχηµατισµού διαλυτών αλάτων να αποφευχθεί κατά το δυνατό η συστολή ξήρανσης για να µη δηµιουργηθούν µικρορωγµές και να εµποδιστεί η απώλεια νερού. Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη συρραφή των ρωγµών και για την αρµολόγηση των όψεων θα είναι δύο τύπων, ώστε να διαχωρίζονται τα βυζαντινά από τα οθωµανικά τµήµατα τειχοποιίας. Οι δύο τύποι κονιαµάτων θα έχουν µόνο µικρές διαφορές στη σύνθεση (µε την προσθήκη µικρού ποσοστού κεραµιδόσκονης στο κονίαµα που θα εφαρµοστεί στα βυζαντινά τµήµατα), ώστε να προκληθεί µικρή χρωµατική διαφοροποίηση. Συγκεκριµένα τα κονιάµατα θα έχουν την παρακάτω σύνθεση: 1. Κονίαµα βυζαντινών τειχοποιιών: 2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης + 1 µέρος υδράσβεστου + 1 µέρος τσιµέντου λευκού + βελτιωτικό πλαστικοποιητικό κονιαµάτων + ελάχιστο νερό + 1/8 µέρος κεραµιδόσκονη 2. Κονίαµα οθωµανικών τειχοποιιών: 2 µέρη άµµου ποταµίσιας κοσκινισµένης + 1 µέρος υδράσβεστου + 1 µέρος τσιµέντου λευκού + βελτιωτικό πλαστικοποιητικό κονιαµάτων + ελάχιστο νερό. 29\n30 β. Ρωγµές Σε γενική γραµµές τα εξωτερικά τείχη δεν παρουσιάζουν στατικά προβλήµατα. Ασφαλώς παρατηρούνται κατά τόπους ρωγµές, µικρού εύρους οι οποίες χρήζουν επέµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές θα γίνει αρχικά βαθύ αρµολόγηµα, αφαίρεση των χαλαρών λίθων και του κονιάµατος και επανατοποθέτηση τους. γ. Συµπλήρωση της στέψης των τειχών Στη στέψη της περιµέτρου του περιβόλου παρατηρείται εκτεταµένη αποσάρθρωση. Προτείνουµε ανακατασκευή των τµηµάτων της στέψης, που έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταρρεύσει. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν µε προσοχή και τα παλαιά τµήµατα θα πρέπει να διακρίνονται από τα ανακατασκευασµένα µε την τοποθέτηση φύλλων µόλυβδου. Τα υλικά (λίθοι, κονίαµα) και η µορφή της ανακτηµένης τειχοποιίας θα ακολουθούν τη µορφή των υφιστάµενων τµηµάτων. Υγροµόνωση λόγους. Οι φθορές των τειχών από την υγρασία οφείλονται σε δύο διαφορετικούς Στη διείσδυση της υγρασίας από τα δώµατα-περίδροµο. Στη διείσδυση της υγρασίας από τις όψεις των τειχών. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προβλέπονται τα εξής: α. Υγροµόνωση περίδροµου Προτείνεται υγροµόνωση στα τµήµατα εκείνα που καλύπτουν τις στοές, την κεντρική πύλη και τον πύργο του Θωµά. Στα τµήµατα αυτά διακρίνονται τρεις περιοχές µε διαφορετικές επιστρώσεις η κάθε µια. Η πρώτη είναι η πρόσφατα ανακαινισθείσα και έχει πλακόστρωση, µε συνέπεια να µην υπάρχει ανάγκη 30\n31 περαιτέρω επέµβασης. Η δεύτερη είναι αυτή που έχει επικάλυψη από µπετόν αρµέ και η τρίτη είναι η περιοχή µε χωµάτινη επικάλυψη. Οι µονώσεις είναι δύο τύπων: Μόνωση τύπου Μ1, που αφορά πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος και µόνωση τύπου Μ2, που τοποθετείται στα τµήµατα της στέψης που καλύπτονται από χώµα και σήµερα έχουν αυτοφυή βλάστηση. Μόνωση τύπου Μ1 Εκτελούνται κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες: Προσεκτική αφαίρεση της υφιστάµενης τσιµεντοκονίας Καθαρισµός της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος (η καθαίρεση της πλάκας απορρίπτεται, καθώς µια τέτοια εργασία θα καταπονήσει κατά πολύ το µνηµείο) ιάστρωση ελαφροµπετόν ρύσεων ελάχιστου πάχους 5 εκ. και µε κλίση 1.5% προς την παρειά του εσωτερικού τείχους. Προεπάλειψη της επιφανείας του ελαφροµπετόν µε αστάρι τύπου ISO- PRIMER. Επάλειψη της επιφάνειας µε ελαστοµερές υλικό τύπου ISOFLEX, µετά το στέγνωµα του ασταριού. Τοποθέτηση οπλισµού από λωρίδες υαλοπλέγµατος ή πολυεστερικού υφάσµατος (TRΕVIRA 90gr/m2 ), πλάτους 1,00 µ. και µε αλληλοεπικάλυψη 5-10 εκ. σε νωπή επιφάνεια. Οι εργασίες εκτελούνται διαδοχικά σε λωρίδες του 1.00 µ. ιπλή σταυρωτή επάλειψη της επιφανείας µε ελαστοµερές υλικό, χρώµατος γκρι µε µικρή ποσότητα κεραµιδιού. Για καθαρά αισθητικούς λόγους και για να αποκτήσει το επίπεδο της στέψης οπτική οµοιογένεια προτείνεται πάνω από το ελαστοµερές υλικό, διάστρωση γεωυφάσµατος 385gr/m2 και κάλυψη µε υδατοαπωθητικό χώµα ελάχιστου ύψους 15 εκ. 31\n32 Μόνωση τύπου Μ2 Εκτελούνται κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες: Προσεκτική αποψίλωση και αφαίρεση χώµατος τουλάχιστον 50 εκ. ιάστρωση καθαρού χώµατος µε ελάχιστο πάχος 5 εκ. συµπιεσµένου µε ελαφρά µηχανικά µέσα και δηµιουργία ρύσεων µε κλίση 1,5% προς την παρειά του εσωτερικού τείχους. ιάστρωση γεωυφάσµατος 385gr/m2 ιάστρωση στεγανωτικής µεµβράνης, πάχους 1,2 χιλ. ιάστρωση αποστραγγιστικού φίλτρου, πάχους 20 χιλ. ιάστρωση χαλαρής στρώσης σκύρων - 10 εκ. ιάστρωση γεωυφάσµατος 385gr/m2 ιάστρωση υδατοαπωθητικού χώµατος ελάχιστου πάχους 15 εκ. Τοποθέτηση καναλιού µε σχάρα στην εσωτερική παρειά του εσωτερικού τείχους. Εκτός της υγροµόνωσης που προτείνεται στα συγκεκριµένα τµήµατα της στέψης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η βόρεια παρειά της ένωσης του πλακόστρωτου µε το χωµάτινο τµήµα της στέψης στην περιοχή του νεότερου Πύργου του ρολογιού. Προτείνεται η τοποθέτηση καναλιού µε σχάρα κατά µήκος της ένωσης µε το χωµάτινο τµήµα της στέψης στην περιοχή του νεότερου πύργου του ρολογιού, η κατάλληλη προστασία της κάθετης παρειάς µε τσιµεντοειδές στεγανωτικό, καθώς και η αγκύρωση των στεγανωτικών υλικών της µόνωσης τύπου Μ2 σε ικανό ύψος. β. Υγροµόνωση όψεων τειχών Η κυριότερη επέµβαση που θα συµβάλει στην ουσιαστική προστασία των τειχών από την υγρασία είναι η αποµάκρυνση των αυτοφυών φυτών, όπως θα αναπτύξουµε παρακάτω, τα οποία έχουν δηµιουργήσει διαβρώσεις και αποκολλήσεις των αρµολογηµάτων ακόµη και ορισµένων λίθων. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπεί η εισροή των όµβριων στο εσωτερικό των τειχών. Μετά τον καθαρισµό της τειχοποιίας 32\n33 θα γίνει αρµολόγηµα του συνόλου των τειχών, εργασία που περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της στερέωσης τειχοποιιών. Προστασία από τα αυτοφυή φυτά Ένα από τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, που αφορούν την συντήρηση των τειχών είναι και η αποµάκρυνση όλων των αυτοφυών φυτών. Τα φυτά αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Τα µικρά, που συνήθως φύονται στις ξερολιθιές και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στα τµήµατα των τειχών µε τις µεγάλες εσωτερικές επιχωµατώσεις.β) Τα µεγάλα, κυρίως συκιές, που έχουν αναπτύξει ρίζωµα εντός του σώµατος των τειχών και έχουν µεγάλη διάµετρο κορµού και αρκετό φύλλωµα. α. Αφαίρεση µικρών φυτών Η αφαίρεση του φυτού πρέπει να γίνει προσεκτικά και εις βάθος, αφού προηγηθεί διαβροχή, µε στόχο κατά το δυνατόν να γίνει η αφαίρεση µαζί µε το ριζικό τους σύστηµα. 33\n34 Στη συνέχεια πρέπει να γίνει αποµάκρυνση, σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο βάθος, του χώµατος και των αποσαρθρωµένων κονιαµάτων. Το βάθος της αφαίρεσης εξαρτάται από το µέτωπο του κάθε αρµού. Τέλος, θα πρέπει να αρµολογηθεί τοπικά η σχισµή, το δε κονίαµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να έχει τέτοιες ιδιότητες ώστε να είναι µεν αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα να µπορεί να αναπνέει, ώστε να εκτονώνονται οι εσωτερικές υγρασίες που είναι φυσικό να έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό των τειχών. β. Αφαίρεση µεγάλων φυτών Ιδιαίτερη και πολύ προσεκτική εργασία πρέπει να γίνει για τις περιπτώσεις της αποµάκρυνσης των µεγάλων φυτών. Ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού πρέπει να γίνει προσεκτική αφαίρεση των λίθων του τείχους σε τέτοια έκταση, ώστε να είναι δυνατόν να αφαιρεθεί όλη η ρίζα του φυτού. Αυτοί οι λίθοι θα πρέπει να αριθµηθούν και να φωτογραφηθούν προ της αφαίρεσης, ώστε να είναι δυνατή η επανατοποθέτησή τους στις συγκεκριµένες θέσεις. Εν συνεχεία το δέντρο θα πρέπει να αφαιρεθεί µε όλο το ριζικό του τµήµα και µε την χρησιµοποίηση καταλλήλων φαρµάκων να υπάρξει πλήρης αποξήρανση αυτής της περιοχής. Στη συνέχεια η περιοχή πρέπει να γεµίσει µε χώµα, ώστε να µη µείνει κενό, το οποίο µελλοντικά θα δηµιουργήσει προβλήµατα, να επανατοποθετηθούν οι λίθοι µε την βοήθεια των φωτογραφιών και της αρίθµησης και να αρµολογηθούν µε κονίαµα διαπερατό σε υδρατµούς. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν προσεκτικά και συστηµατικά από ειδικούς τεχνίτες. Στοές στο εσωτερικό των τειχών Οι εσωτερικές στοές παράλληλα µε την οδό Καραµανλή, βόρεια της πύλης της οδού Φιλανθρωπινών, έχουν υποστεί σηµαντικές επεµβάσεις. Προτείνεται η αποξήλωση των δαπέδων από gross betοn, που κατασκευάστηκαν στη περίοδο του µεσοπολέµου, καθώς και τυχόν δικτύων αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισµού. 34\n35 Ωστόσο λόγω του διαφαινόµενου κινδύνου διατάραξης της στατικής ισορροπίας του µνηµείου, προτείνουµε τη διατήρηση των επεµβάσεων από σκυρόδεµα στις εγκάρσιες καµάρες που γεφυρώνουν τις πλευρές του τείχους καθώς και των τοίχων από πλινθοδοµή. Εξάλλου τα στοιχεία αυτά αποτελούν µέρος της ιστορίας του µνηµείου. Για τους τοίχους από πλινθοδοµή προτείνουµε να στερεωθούν και να επιχριστούν. Μεγάλο τµήµα του τείχους µέσα στις στοές είναι επιχρισµένο µε τσιµεντοκονίαµα. Τα επιχρίσµατα αυτά θα πρέπει να καθαιρεθούν για να αναδειχθεί η δοµή και οι οικοδοµικές φάσεις των τειχών. Η εργασία καθαίρεσης των τσιµεντοκονιαµάτων των βυζαντινών τµηµάτων θα πρέπει να γίνει µε µεγάλη προσοχή ώστε να µη θιγούν τα ευαίσθητα υλικά (κονίαµα-πλίνθοι). Προτείνεται επίσης η αποκατάσταση της επικοινωνίας των θαλάµων µε τη διάνοιξη των µεταξύ τους ανοιγµάτων και την αποµάκρυνση των αδρανών υλικών από το εσωτερικό. Όλοι οι θάλαµοι, καθώς και οι καγκελόπορτες των εισόδων, θα πρέπει να συντηρηθούν και να αναδειχθούν µε κατάλληλο φωτισµό, που θα τροφοδοτείται µε εξωτερικές διακριτικές καλωδιώσεις ώστε να µην καταπονηθεί το µνηµείο. Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση υαλόθυρων από κρύσταλλο τύπου Securit 10mm για την προστασία και ασφάλεια του χώρου των στοών. Επίστρωση δαπέδων Προτείνεται η επίστρωση των δαπέδων των στοών µε ορθογωνισµένες λιθόπλακες µέσου πάχους περίπου 5 εκ. προελεύσεως Γρίµποβου. Η επίστρωση των δαπέδων θα συµβάλει στην ανάδειξη των χώρων και θα δώσει τη δυνατότητα εγκιβωτισµού και απόκρυψης των καναλιών και των καλωδιώσεων των Η/Μ εργασιών. Θύρες Πυλών Προτείνουµε τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων θυρών των πυλών (της κεντρικής πύλης και της πύλης δίπλα από τον προµαχώνα του µώλου), οι οποίες σήµερα διατηρούνται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Οι εργασίες αυτές 35\n36 κρίνονται απαραίτητες και επείγουσες, καθώς οι εκτεταµένες φθορές των θυρών επιδεινώνονται συν τω χρόνο και είναι µη αναστρέψιµες. Για τη συντήρησή τους θα πρέπει να συνταχθεί ειδική τεχνική έκθεση από εξειδικευµένο συντηρητή. Βυζαντινός πύργος και πύλη ΒΑ Ακρόπολης Ο πύργος και η πύλη της βορειοανατολικής ακρόπολης, έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς ανήκουν στα λίγα τµήµατα που διασώζονται από την υστεροβυζαντινή φάση του τείχους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση και ανάδειξή τους. Για τη στερέωση και αρµολόγηση της τειχοποιία τους θα ακολουθηθούν τα όσα περιγράφηκαν στη σχετική παράγραφο για την αποκατάσταση των τειχών του κάστρου (αφαίρεση βλάστησης, αρµολογήµατα κτλ). Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην πληγούν τα ευαίσθητα υλικά δοµής (κονίαµα και πλίνθοι) και να µην καλυφθούν κατά το αρµολόγηµα οι πλίνθοι των αρµών. Στο εσωτερικό του πύργου προτείνεται να γίνει ανασκαφή για τη διερεύνηση ύπαρξης του αρχικού δαπέδου ή άλλων καταλοίπων. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής και ανάλογα µε τα αποτελέσµατά της προτείνουµε ή τη στερέωσησυµπλήρωση (µε υλικό ανάλογο του υπάρχοντος) και επιδιόρθωση του τυχόν προϋπάρχοντας δαπέδου ή την κατασκευή νέου πλακόστρωτου δαπέδου µε ορθογωνισµένες λιθόπλακες µέσου πάχους περίπου 5 εκ. προελεύσεως Γρίµποβου. Επίσης αναγκαία κρίνεται η υγροµόνωση του χώρου µε τις εξής εργασίες : α) αποχωµάτωση του θόλου του πύργου β) καθαρισµό και αρµολόγηµα του εξωρραχίου του γ) επάλειψη µε τσιµεντοειδή µονωτικά υλικά δ) εξοµάλυνση επιφάνειας µε διάστρωση υδατοαπωθητικού χώµατος. Στο εσωτερικό του πύργου, όπου επικρατεί σκοτάδι λόγω της µικρής εισόδου και της απουσίας παραθύρων, είναι απαραίτητος ο ηλεκτροφωτισµός. Τέλος προτείνεται η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε προηγούµενο τον καθαρισµό από την πυκνή βλάστηση, η οποία δυσκολεύει ακόµα και την είσοδο στον πύργο. 36\n37 Ανατολικό σκέλος τείχους, µεταξύ των δύο Ακροπόλεων Οι όψεις και η στέψη του τείχους στο σηµείο αυτό θα αποκατασταθούν όπως αναφέρεται στις γενικότερες προτάσεις αποκατάστασης των τειχών. Στον περίδροµο του τµήµατος, και όπου δεν υπάρχουν νεότερα οικοδοµήµατα, προτείνεται ανασκαφική διερεύνηση, από τα αποτελέσµατα της οποίας θα κριθεί η τελική διαµόρφωση του χώρου αυτού. Σπήλαια επί της οδού ιονυσίου Φιλοσόφου Επί της οδού ιονυσίου Φιλοσόφου υπάρχουν σπήλαια, που κατά την παράδοση αποτελούσαν χώρους φυλακών την περίοδο του Αλή Πασά. Σήµερα είναι εγκαταλελειµµένα και χωρίς πρόσβαση. Προτείνεται ο καθαρισµός και ο φωτισµός τους ώστε να αποτελέσουν επισκέψιµους χώρους και να βρεθεί κάποια λειτουργική χρήση τους. Χώροι Υγιεινής Επί της οδού ιονυσίου Φιλοσόφου στο ύψος της ΒΑ Ακρόπολης βρίσκονται οι δηµοτικές τουαλέτες, οι οποίες παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης και αποτελούν εστία µόλυνσης. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η αλλαγή χρήσης του χώρου. Προτείνεται ο καθαρισµός και η διαµόρφωσή του σε χώρο που θα µπορεί να φιλοξενήσει περιοδικές εκθέσεις. 3.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Όταν η µελέτη ολοκληρωθεί, οι επιβλέποντες υποβάλλουν Έκθεση Περαίωσης στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας.Ο Προϊστάµενος ελέγχει τα τελικά παραδοτέα και εάν κρίνει ότι αυτά ανταποκρίνονται στο αντικείµενο και στις προδιαγραφές της µελέτης, εκδίδει Βεβαίωση περαίωσης, την οποία αποστέλλει στην οικεία.α., στο Γραφείο Γ.Γ. ΥΠΠΟ και στην αρµόδια Κεντρική ιεύθυνση. Στη συνέχεια ακολουθείται η ακόλουθη έγκριση µελέτης : 37\n38 ΟΜΑ Α ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΚ ΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚ ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΥΠΠΟ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ- ΣΥΝΑΡΜΟ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΜΟ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 38\n39 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΟΡΘΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 39\n40 Ακριβώς αυτή τη διαδικασία ακολούθησε και το έργο που αναλύουµε και πήρε την έγκριση µελέτης. 3.5 Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ακολουθεί η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και των βεβαιώσεων από άλλους φορείς. Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξασφάλιση όλων των αδειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Π.Ο. ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟ ΙΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ Α ΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Γ.Γ. ΥΠΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟ Α; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Γ. ΥΠΠΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 40\n41 3.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία έναρξης του έργου και ηµεροµηνία λήξης Σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την έρευνα αγοράς βγαίνει ο προϋπολογισµός του έργου ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Αποψιλώσεις - καθαρισµοί 3000 m Αποχωµατώσεις 2500 m Πινακίδες σήµανσης και πληροφόρησης 3 Αρ Αρµολογήµατα & µικροστερεώσεις λιθοδοµών m Αναστηλωτικές εργασίες Αποκαταστάσεις Ανακτήσεις 100 %\n42 6 Ανακεραµώσεις Επισκευές στεγών 220 m Λοιπές εργασίες (υγροµονώσεις, διαµορφώσεις χώρων και προσβάσεων κ.α.) Ανασκαφικές εργασίες Σχεδιάσεις Αποτυπώσεις Φωτογραφική τεκµηρίωση Πληροφοριακό υλικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) Εκπαιδευτικά προγράµµατα Ηµερίδες - Συνέδρια ίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος 100 % % % % αρ αρ αρ % Λοιπές εργασίες 100 % Απρόβλεπτα 100 % ΣΥΝΟΛΟ\n43 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΤΗΣΙΑ/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ Α 0,00 Β ,00 Α ,00 Β , Α ,00 Β , Α ,00 Β , Α ,00 Β , Α ,00 Β ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 43\n44 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΕΤΟΣ Π..Ε. ΑΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ = ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0, ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1 Αποψιλώσεις - καθαρισµοί Πρόσληψη-προµήθεια 2 Αποχωµατώσεις Πρόσληψη-ανάθεση 3 Πινακίδες σήµανσης και πληροφόρησης Ανάθεση 4 Αρµολογήµατα & µικροστερεώσεις λιθοδοµών Πρόσληψη-προµήθεια 44\n45 5 Αναστηλωτικές εργασίες Αποκαταστάσεις Ανακτήσεις Πρόσληψη-προµήθεια 6 Ανακεραµώσεις Επισκευές στεγών Πρόσληψη-προµήθεια 7 Λοιπές εργασίες (υγροµονώσεις, διαµορφώσεις χώρων και προσβάσεων κ.α.) Πρόσληψη-προµήθειαανάθεση 8 Ανασκαφικές εργασίες Πρόσληψη 9 Σχεδιάσεις Αποτυπώσεις Πρόσληψη 10 Φωτογραφική τεκµηρίωση Ανάθεση 11 Πληροφοριακό υλικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) Ανάθεση 12 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Πρόσληψη 13 Ηµερίδες -Συνέδρια Πρόσληψη-προµήθεια 14 ίκτυα ηλεκτρικού ρεύµατος 15 Λοιπές εργασίες Πρόσληψη 16 Απρόβλεπτα 45\n46 Ανάλυση τρόπου εκτέλεσης : εν υπάρχει διακριτό τµήµα που να αναφέρεται µόνο στη µισθοδοσία προσωπικού. Η πρόσληψη του προσωπικού µερίζεται στα παραπάνω διακριτά. Μετά από προϋπολογισµό εργασιών καταλήξαµε ότι στο έργο χρειάζονται 3 αρχαιολόγοι οι οποίοι θα εργάζονται περιστασιακά στο έργο ανάλογα µε τις ανάγκες του συνολικά για 30 µήνες. 1 αρχιτέκτονας µηχανικός για διάστηµα συνολικά 30 µήνες 2 άτοµα υποστήριξης για διάστηµα 36 µήνες 18 εργατοτεχνίτες για συνολικό διάστηµα 24 µήνες (µετά από τον υπολογισµό ότι οι εργάτες δεν µπορούν να δουλεύουν µε άσχηµες καιρικές συνθήκεςχειµώνα λόγω ότι το έργο είναι στην ύπαιθρο) 3.7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Παίρνουµε ενδεικτικά κάποιον αρχαιολόγο µε δύο χρόνια προϋπηρεσία και δύο παιδιά. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Βασικός µισθός 1201 Επίδοµα παιδιών 70 Ίκα εργοδότη µε συντελεστή 28,56% 363 Ίκα ασφαλισµένου 16,5% 209,72 Φόρος εισοδήµατος 3% 38,13 46


the Greek CLOUD » Ένας Γατόπαρδος μπροστά μας\nΈνας Γατόπαρδος μπροστά μας\nΔεν είναι η πρώτη φορά, αλλά το ξαναγράφω: να προσέχετε την ρωγμή ανάμεσα στο υπάρχον και στο ποθούμενο. Είναι πολύ αποτελεσματική μέθοδος να εκλεγείτε, αλλά αλοί και τρισαλοί αν δοκιμάσετε να κυβερνήσετε με τις ιδέες που κουβανεί η γκλάβα του καθενός. Δάνειο παίρνεις, πρωθυπουργέ, και το κατανοώ. Αλλά τι το ήθελες το «πιέζουμε για τα εμβόλια» μπροστά στην Πρόεδρο; Μόνον μικρεμπόρους και μεταπράτες στις λαϊκές αγορές μπορείς να φοβίσεις, κι αυτό, ώσπου να αρχίσουν οι εξαπατήσεις τους. Μη σου τύχει ελληνικός λαός που πήρε χαμπάρι πως τον σώζουν οι παρατυπίες.\nΟι δεκάδες πανελληνίως άγνωστοι που μοιράζονται γραφεία της Εξουσίας, δίπλα σε Υπηρεσίες του Δημοσίου τιγκαρισμένες σε στελέχη, ΜΚΟ που ξεσάλωσαν χωρίς χαλινάρι και εντολές (όπως συναθροίσεις των 100 ατόμων) που χωράνε άμεση απόλυση, δίχως δικαστήρια, με καφεδάκι στο πόδι, με σχολεία υπό την μπότα μιας κυρίας υπό θεοτική και οραματική καταληψία, με ολοένα αυξανόμενη απειθαρχία και μια αντιπολίτευση που κάνει καθημερινό τρισάγιο καθώς λαβαίνει νέα από τις ενέργειές σας, αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι της προσκύνησης, των εμμονικών ιδεών και των δηλώσεων που σας κάνουν να μαζεύετε τις πομπές τους, είναι σκουριασμένα γρανάζια που δεν πρόκειται ποτέ να κινήσουνε τροχούς.\nΌσο για τις εξαγγελίες και τις διαδικασίες που διαφημίζετε σχεδόν κάθε πρωί, το γενικό κοινό δεν ξέρει τι να πρωτοπιστέψει και αρχίζει να σας θεωρεί απλές, εξελικτικές γλωσσοκοπάνες. Πρώτη σας υπόσχεση ήταν ένα ουρανοκατέβατο νούμερο, το 1018, που εγκαταλείψατε αυθωρεί και τώρα μπερδέψατε τα νοσοκομεία με άλλες υποσχέσεις που ΔΕΝ θα τηρήσετε εκ των πραγμάτων.\nΚαι καθώς στο οικόπεδό σας, φιλοξενήσατε δυο φυλές ηγεμονίσκων, τους Καραμάν και τους Σαμάρ, τοποθετώντας στη μονιά τους χαρακτηριστικά σκιάχτρα, ο πρώτος δεν θα φέρει λεωφορεία, την ρίζα κάθε ξεχειλώματος της πανδημίας και ο νους του σε έναν δίπατο περιφερειακό που οι Θεσσαλονικείς άρχισαν επιτέλους να ειρωνεύονται. Ενώ ο άλλος, έκρινε πως αρκετά παίξατε τσιγκολελέτα και προτείνει μπίκο, πινακωτή και κρυφτό.\nΑν το σύστημα μέσα σε δέκα χρόνια, δοκίμασε και δοκιμάστηκε με δεινό τρόπο, να καταλάβετε πως αρχίζει να σαλεύει και αν δεν σας ξήλωσε είναι επειδή ακόμη τσοντάρετε στη φτώχεια τους και να περιμένετε την Αστυνομία σας να ρετάρει, καθώς η μηχανή είναι βιαστική στη φρίκη και στην καταφρόνια, στον θάνατο και στη ζωή.\nΜαθαίνω πως εισροφώντας μάντιδα δάφνη κάποιας Πυθίας, σκοπεύετε εκλογές του φθινοπώρου. Ο Σύριζα σιγκοντάρει επειδή νομίζει πως με Τσίπρα θα μεγαλουργήσει, ενώ την έκατσε την βάρκα σαν τον Ατζεσιβάνο. Εκ των πραγμάτων μια μορφή Κέντρου θα δυναμώσει, ανκαι ανέτοιμο, και η Οικογένεια θα κληθεί να παίξει τον «Γατόπαρδο».\nΕτικέτες: εξαγγελίεςΠανδημία Covid-19πολιτική


ΟΙ ΓΕΝΙΕΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ - Β009\nΗ Αναστασία είναι ενθουσιασμένη με τα προξένια που πρόκειται να της στείλει ο Θεμιστοκλής και σκοπεύει να δεχτεί να τον παντρευτεί, ενώ η Άννα είναι πολύ συγκρατημένη και περιμένει να στείλουν πρώτα τα προξενιά και μετά να χαρεί. Οι γονείς του Θεμιστοκλή ρωτούν στο μεταλλείο για την Αναστασία. Η Χριστινού παρακολουθεί την κόρη της με σκοπό να δει τον αγαπημένο της καθώς είναι πεπεισμένη ότι είναι ο Λουκάς. Ο Στρατής επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στο χωριό και πηγαίνει στην Ξενού που στο μεταξύ έχει γεννήσει. Τόσο η μάνα του Στρατή, όσο και ο πεθερός του, προσπαθούν να τον πείσουν να αλλάξει τρόπο ζωής. Ο Λεωνίδας ευχαριστεί τον Άρκο και φεύγει από την καλύβα. Ο Κυριάκος συμβουλεύει τον Οδυσσέα να κλέψει εκείνην που θέλει, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να διστάζει να κάνει το πρώτο βήμα και να πλησιάσει την Άννα.\nΕΡΜΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΕΛΕΝΑ ΛΙΑΣΙΔΟΥ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ\nΧΑΛΚΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ - Β124 00:49:23\nΗ Φλόρικα έχει πέσει βαριά πληγωμένη έξω από την εκκλησία ακριβώς μετά την βάφτισή της. Ποιος την πυροβόλησε; Στο χωριό ο Μάρκινσον συνεχίζει τις έρευνες του για την δολοφονία του Πέρικλου και πιέζει την Στυλλού να του πει ό,τι ξέρει φοβερίζοντάς την πως αν του κρύβει κάτι θα καταδικαστεί κι αυτή για συνεργία. Ο Φωτούλης μπαίνει στο πανδοχείο θρηνώντας για την Φλόρικα μπροστά σε όλους. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από την ταυτότητα του επίδοξου δολοφόνου της; Ο Θεοτής κάνει …\nΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ - Α083 00:41:37\nΟ Ληόντας μιλά με τον Γιώργη για την πρόταση γάμου που θέλει να κάνει στην αδερφή του Ασημίνα. Πώς θ’ αντιδράσει ο Γιώργης; Η Βαλού απαιτεί να μάθει την αλήθεια από τον Αντρόνικο για το αν πλήρωσε τον Μαυρόλυκο να δολοφονήσει τον Ληόντα. Ο Νέστορας που έχει βρει την Αρσινόη να τρέχει απελπισμένη μέσα στην βροχή, την παίρνει στο φτωχικό της Ευτερπούς να την περιθάλψει. Ποια η πραγματική ταυτότητα της Αρσινόης; Ο Κυπριανός λέει στη Δεσποινού για την παρέμβαση του …


Τα Όμορφα και τα Αληθινά...: Ελεύθερο Λογισμικό και Ανοιχτός Κώδικας\nΑναρτήθηκε από SPantelaki στις 13:35\nκράτα σημειώσεις, κάμε ανάρτηση γιατί να έλθω από Ρέθυμνο, σα δύσκολο μου φαίνεται.\nΦωτεινούλα μου, χαθήκαμε...\nΔεν θα είμαι Χανιά, δυστυχώς αλλά έχουμε πηγή και θα μάθουμε περισσότερα...\n11 Σεπτεμβρίου 2008 - 11:31 μ.μ.\nεδώ θα βρείτε τα φυλλάδια που θα μοιραστούν στα Χανιά\nΌσοι τα καταφέρετε να έθετε θα περάσετε όμορφα πιστεύω και θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε κάποιο ανάμεσα στα 100ντάδες cd με διανομές linux , αλλά και εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού. φυσικά τα πάντα δωρεάν.\nυγ.μεταξύ μας ζητήστε το ubuntu linux\nπερισσότερες info σχετικά με το ελεύθερο λογισμικό: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.el.html\nκαι για το ubuntu: http://ubuntu.opengr.net/index.php\n14 Σεπτεμβρίου 2008 - 12:13 π.μ.\nΣτελλίτσα καλησπέρα !!\nΤελικά μετά από πολλές ημέρες κατάφερα να έχω ένα βιβλίο της Ομηρόλη και το διαβάζω ! το *Μοιραϊδα * μια μοίρα σαν νεράιδα , το έχεις διαβάσει ? Ποιό θεωρείς το καλύτερό της εσύ? Οταν το τελειώσω θα σου γράψω εντυπώσεις !\nΘα χαρώ αν έρθεις μια βόλτα στ όνειρο μαζί μου, ψάξε να με βρεις!!\nΑθηνά μου, χαίρομαι που ήρθες ξανά στην παρέα μας. Το έχω διαβάσει. Πολύ καλό. Τα καλύτερα της εγώ θεωρώ ότι είναι η τριλογία που προτείνω. Καταπληκτικά. Ειδικά Το ''Οι Αναλφάβητοι του Έρωτα''. Αλλά γενικά η Ομηρόλη μου αρέσει εμένα οπότε είναι υποκειμενική η εκτίμηση μου σίγουρα.\nΝα σαι καλά Αθηνά μου.\n21 Σεπτεμβρίου 2008 - 5:38 μ.μ.\nΝα μαι πάλι ! Στελλίτσα μου έχεις δίκιο, δεν είχα μπλογκόσπιτο, τώρα τελευταία απόκτησα το *ΒΟΛΤΑ ΣΤ ΟΝΕΙΡΟ* ! Μετά από την πρόσκληση της Αλίκης (Τ ΑΣΠΡΑ ΚΟΧΥΛΙΑ) άρχισα να το σκέπτομαι, ήθελα να με γνωρίσουν όσοι τους επισκεπτόμουνα, κι έτσι ... απλά ξεκίνησα , και βλέπουμε ... Οχι τίποτα σπουδαίο, απλά πράγματα για φιλικές επισκέψεις ! Είσαι ευπρόσδεκτη !!!! Καλή εβδομάδα\nΥΓ Στ ΑΣΠΡΑ ΚΟΧΥΛΙΑ γράφουμε πολλές φίλες μαζί , να μας επισκέπτεσαι , είναι ξένοιαστα και όμορφα !!


Προσωπική άποψη/επιμέλεια: Δελλή Χαρά\nΥποκινούμενη από ένστικτο και μόνο, υπέκυψα πάλι στην “πρωτοδοκιμαζόμενη” πένα ενός νεαρού παιδιού, ενός φοιτητή για να βουτήξω στο πώς βλέπει την κοινωνία, υπό το πρίσμα της οπτικής της, η νέα γενιά. Η γενιά όσων βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του σχολείου, η γενιά της οποίας οι γονείς βρίσκονται ή κοντεύουν στη σύνταξη, η γενιά που τώρα ετοιμάζεται ν’ ανοίξει τα φτερά της σε όσον ουρανό της έχουν αφήσει…\n"...Ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας μαθητής λυκείου, ο Παύλος, που αντιμετωπίζει προβλήματα στο σπίτι, στο σχολείο και γενικά στη ζωή του. Η αισιοδοξία έχει πάρει την κατιούσα, όταν εμφανίζεται στη ζωή του ο έρωτας , μία κοπέλα στην ίδια ηλικία με εκείνον από το καινούριο του σχολείο...Έτσι η ζωή του ανατρέπεται από εκεί που δεν το περίμενε..."\nBy ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ στις 4:13:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΣυνέντευξη με τον Γιάννης Κυζιρόπουλος\nΕπιτέλους! Μετά από συγχρονισμό πολλών πραγμάτων, λες και το σύμπαν συνωμότησε εναντίον μου, είμαι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσω στο blog των Θεματοφυλάκων Βιβλίων τον πρωτοεμφανιζόμενο και πολλά υποσχόμενο Γιάννη Κυζιρόπουλο με το βιβλίο του “Από μέσα πεθαμένοι”. Ας τον ανακρίνουμε παρέα!\nBy ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ στις 3:55:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΗ Κοσμογονία - Μαριαντώνης Πολίτης.\nΈνα απόγευμα παρακολουθούσα μια βιβλιοφιλική εκπομπή στην τηλεόραση. Άξαφνα παρουσιάστηκε ο νέος συγγραφέας- εκδότης, κύριος Πολίτης και το βιβλίο του: "Το τάγμα των Φτερωτών:Η Γέννηση". Τόσο η ευφράδεια λόγου του συγγραφέως, όσο η ροή της συνέντευξης μαγνήτισαν το ενδιαφέρον μου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν: Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας εξ' Αιγύπτου και την ριψοκίνδυνη, μα δημιουργική απόφαση να δημιουργήσει έναν εκδοτικό οίκο στους χαλεπούς καιρούς που περνά η χώρα μας. Είναι άξιος συγχαρητήριων! Οι λέξεις κλειδιά "Φτερωτοί, λογοτεχνία φαντασίας, και ο γρίφος ταυτότητας ενός ατρόμητου πολεμιστή, ο οποίος διαφυλάττει την ισορροπία του σύμπαντος" με οδήγησαν αν ψιθυρίσω: "Θέλω το βιβλίο του." Τελικά λίγους μήνες αργότερα, θέλεις τα παιχνίδια της μοίρας, το κατάλληλο timing ή διαβολική σύμπτωση; Τον συνάντησα από κοντά σε μια εκδήλωση της ομάδας μας. Ήταν κάτι απρόσμενα ευχάριστο και νιώθω τυχερή που δόθηκε η ευκαιρία μέσω μιας ανώτερης δύναμης.. Και για να μην τα πολυλογώ κάπως έτσι βρέθηκα αντιμέτωπη με το «Τάγμα των Φτερωτών: Η Γέννηση».\nBy Βασιλική Μπούζα στις 5:51:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΕτικέτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ\n"Ο Τόπος των Μυστικών" ... μέσα από τη δική μου ματιά ...\nΠόσο σκληροί μπορούν να γίνουν οι έφηβοι; Πόσο μεγεθύνονται τα συναισθήματά τους; Πόσο εύκολα μπορούν να φτάσουν στο έγκλημα για χάρη των συναισθημάτων αυτών; … Αυτά τα και πολλά άλλα ερωτήματα θέτει η Tana French με το βιβλίο της «Ο Τόπος των Μυστικών» … Ένα βιβλίο ψυχογράφημα της εφηβείας και των μυστικών – θανάσιμων πολλές φορές – που κρύβουν … Σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο ακούμε για εγκλήματα εφήβων και το bouling έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας «Ο Τόπος των Μυστικών» είναι πιο επίκαιρος από ποτέ …\nΟ αστυνόμος Στίβεν Μόραν περίμενε καιρό να του δοθεί η ευκαιρία να περάσει το κατώφλι του Τμήματος Ανθρωποκτονιών του Δουβλίνου και η επιθυμία του γίνεται πραγματικότητα όταν ένα πρωί η δεκαεξάχρονη Χόλι Μακέι τού φέρνει αυτή τη φωτογραφία. Τη βρήκε αναρτημένη στον Τόπο των Μυστικών, έναν πίνακα όπου τα κορίτσια του ιδιωτικού σχολείου Σεντ Κίλντα μπορούν να αναρτήσουν ανώνυμα τα μυστικά τους. Συνήθως πρόκειται για κουτσομπολιά και κακεντρεχή σχόλια, αλλά σήμερα κάποιος τον χρησιμοποίησε για να πυροδοτήσει εκ νέου την έρευνα για τη δολοφονία του όμορφου και δημοφιλούς Κρις Χάρπερ. Ο Στίβεν θα ενώσει τις δυνάμεις του με τη σκληροτράχηλη αστυνόμο Αντουανέτ Κόνγουεϊ για να βρει τη λύση. Όλα τα στοιχεία οδηγούν τους δύο ντετέκτιβ στην κλίκα της Χόλι και στην κλίκα των αντίζηλών τους καθώς και σε έναν περίπλοκο ιστό σχέσεων και μυστικών που δένουν όλα αυτά τα κορίτσια με τον νεκρό Κρις Χάρπερ. Σε κάθε τους βήμα η πίεση αυξάνεται. Ο κόσμος των έφηβων αυτών κοριτσιών θα αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνος απ’ ό,τι είχαν ποτέ φανταστεί οι δύο αστυνομικοί…(οπισθόφυλλο)\nΜε κεντρικές ηρωίδες δύο παρέες έφηβων κοριτσιών, οι οποίες είναι εσώκλειστες σε ένα αυστηρό και ακριβό σχολείο η Tana French παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο τον σκοτεινό, σκληρό και ταυτόχρονα τρυφερό κόσμο των εφήβων. Ένας κόσμος περίεργος, ένας κόσμος τόσο μακρινός σε εμάς, αλλά και τόσο κοντινός … Η εφηβική φιλία και το πέρασμα στην ενηλικίωση, η τυφλή υποταγή στην παρέα, η πίστη ότι για πάντα θα είναι όλες μαζί, αλλά και η σκληρή συνειδητοποίηση ότι η φιλία αυτή μπορεί εύκολα να σπάσει και τα μυστικά να εισχωρήσουν μέσα στον δυνατό αυτό δεσμό, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του βιβλίου και είναι τόσο ρεαλιστική η γραφή της Tana French ώστε η έρευνα του φόνου να περνά σε δεύτερο πλάνο. Με αμφίδρομη αφήγηση η Tana French παρουσιάζει την ψυχολογική εξέλιξη της παρέας της Χόλι Μακέι και της αντίζηλης παρέας. Και είναι από τις λίγες φορές που η ταυτόχρονη παρουσίαση του παρελθόντος και του παρόντος δεν σε μπερδεύει, δεν σε κουράζει, αλλά αντιθέτως σου κεντρίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον και σε κάνει να θες να ανακαλύψεις τα μυστικά των έφηβων κοριτσιών και των πιο σκοτεινών τους σκέψεων.\nΚαι οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι ενώ έχουν έρθει αντιμέτωποι με τόσους εγκληματίες, δείχνουν να τα χάνουν μπροστά στην ψυχρή, σκληρή και ειρωνική στάση των κοριτσιών, φαίνονται τόσο άπειροι μπροστά τους ώστε η παρουσία τους να περνά σχεδόν απαρατήρητη στον αναγνώστη. Μέσα στις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνονται διάφοροι χαρακτήρες, κορίτσια – ηγέτες, κορίτσια – ακόλουθοι, αγόρια νταήδες, αγόρια πιο συναισθηματικά … Αλλά πάνω από όλα έφηβοι με ψυχολογικές μεταπτώσεις.\nΟ Τόπος των Μυστικών σε βομβαρδίζει με σκέψεις μέσα από τον έντονο ρυθμό του, τη γρήγορη αφήγηση, την πλοκή, τις εξελίξεις και τις ανατροπές σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορείς ποτέ να πεις με σιγουριά ότι αυτός έκανε το φόνο και αυτό ήταν το κίνητρό του. Με σκληρή γλώσσα, ρεαλιστική παρουσίαση των χαρακτήρων η Tana French διεισδύει με τον καλύτερο τρόπο στην ψυχολογία των εφήβων. Ο Τόπος των Μυστικών είναι ένας τόπος που μας μυεί στον μαγικό, σκληρό, αλλά παράλληλα γεμάτο αγάπη - δοτική, αποκλειστική, παθιασμένη - κόσμο των νέων και μας ωθεί να γνωρίσουμε καλύτερα - αν αυτό είναι εφικτό - την ψυχολογία τους.\nBy Xrisi Anggelidou στις 8:00:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΠροσωπική άποψη Αγγελική Δρακάκη ... Τι Κρύβεις\nΠροσωπική άποψη: Αγγελική Δρακάκη\nΤο βιβλίο “ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ;” της Γιώτας Στεφάνου, για μένα προσωπικά, είναι ένα από τα διαμάντια που ανακάλυψα, καθώς ξεκίνησα να διαβάζω, εδώ και λίγα χρόνια Έλληνες συγγραφείς. Είναι ένα βιβλίο με μπόλικο μυστήριο και αγωνία που ξετυλίγονται σταδιακά σε κάθε σελίδα.\nΗ Εύα Καράλη, ένα πρώην πετυχημένο στέλεχος εταιρειών, καλείται να γυρίσει πίσω στην πόλη της, ώστε να φροντίσει τη θετή μητέρα της και τον ψυχικά ασταθή αδερφό της. Η επιστροφή της αυτή, στην πόλη, θα την φέρει αντιμέτωπη με τις παλιές της πληγές, που είχε κρύψει καλά μέσα της και ένα έγκλημα που είχε γίνει πριν τριάντα χρόνια στον ίδιο τόπο.\nΤο ξεκίνημα του βιβλίου αρχίζει με έναν άνδρα, κλεισμένο σε ένα δωμάτιο και στο δεύτερο κεφάλαιο με μια δίκη. Οι δυο αυτές αρχικές σκηνές κινδυνεύουν μπερδέψουν κάπως τον αναγνώστη. Καθώς όμως συνεχίζεις την ανάγνωση του βιβλίου και γίνεσαι πια κομμάτι της ιστορίας, ανακαλύπτεις πως ξεδιπλώνεται σαν το μίτο της Αριάδνης, ώστε να φτάσει στα αρχικά κεφάλαια και να καταλάβει ο αναγνώστης, από ποιό κομμάτι της ιστορίας προέρχονται.\nΤι κρύβεις;;; Αυτό το βιβλίο και μόνο από τον τίτλο σε προκαλεί να το διαβάσεις, ώστε να ανακαλύψεις τι κρύβει στο περιεχόμενό του. Η κυρία Στεφάνου, με πολύ έξυπνο τρόπο, δίνει ένα μικρούτσικο στοιχείο σε κάθε κεφάλαιο, ώστε να σε κάνει να αναρωτιέσαι τελικά τι κρύβεται καθώς εκτυλίσσεται η ροή της συγκεκριμένης ιστορίας. Ποιό είναι το μυστικό που υπάρχει εδώ; Ποιά είναι η αλήθεια που ελλοχεύει στις σελίδες; Με αυτό τον τρόπο κρατάει το πέπλο του μυστηρίου γύρω από την ιστορία και την αλήθεια που κρύβεται. Έτσι, σε κάνει να ξεφυλλίζεις τις σελίδες, διαβάζοντάς το και ανυπομονώντας να ανακαλύψεις όλα όσα κρύβονται στους κόλπους του. Υπάρχει διάχυτη αγωνία, που κάποια στιγμή κορυφώνεται μέσα στην ιστορία ,νομίζοντας ότι τώρα θα αποκαλυφτεί το μυστικό.\nΗ πρωταγωνίστρια του βιβλίου, η Εύα, είναι μία γυναίκα που προέρχεται από μια διαλυμένη οικογένεια. Πριν χρόνια, άλλαξε το όνομά της, ώστε να κάνει μια καινούργια αρχή, έγινε εργασιομανής για να σταματήσει να σκέφτεται, να θυμάται και να θάψει βαθιά μέσα της όλα όσα την πλήγωσαν από το παρελθόν. Με την επιστροφή της στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα ξυπνήσουν μέσα της όλα όσα έκρυβε εδώ και χρόνια και οι παλιές πληγές θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η Εύα είναι αποφασισμένη να βρει την αλήθεια γύρω από έναν φόνο που έγινε πριν τριάντα χρόνια στην πόλη της, με κάθε κόστος.\nΌταν, τελικά, η αλήθεια θα κάνει την πολυπόθητη εμφάνισή της, θα συγκλονίσει και θα σοκάρει. Και πάλι εδώ, η κυρία Στεφάνου με τον τρόπο που σου δίνει τα στοιχεία, σε θέτει σε θέση να υποψιάζεσαι τι κρύβεται και όταν είσαι πλέον σίγουρος γι’ αυτό, σου κάνει την ανατροπή και αυτή η ανατροπή, εμένα προσωπικά, ήταν κάτι που δεν μου είχε περάσει από το μυαλό.\nΕίναι ένα παιχνίδι ίντριγκας, ψευδαίσθησης και αυταπάτης, όπου η σκληράδα των ηρώων συγκρούεται με την ανάγκη τους για αγάπη. Αντέχετε;\nΠερίληψη οπισθόφυλλου: Τριάντα χρόνια πριν, ένα έγκλημα συγκλονίζει μια μικρή επαρχιακή πόλη και μια οικογένεια διαλύεται κάτω από το βάρος των κατηγοριών. Η Ευσταθία αλλάζει όνομα, αλλάζει πατρίδα και ρίχνει πέτρες λήθης πίσω της. Τώρα πια ως Εύα, πρώην πετυχημένο στέλεχος εταιρειών, καλείται να γυρίσει στα πάτρια εδάφη, προκειμένου να φροντίσει τη θετή μητέρα και τον ψυχικά ασταθή αδελφό της. Η επιστροφή την αναγκάζει να ψηλαφήσει τις παλιές πληγές και να αναβιώσει την προδοσία ενός ανθρώπου που την πλήγωσε ανεπανόρθωτα. Το παρελθόν, πιο ζωντανό από ποτέ, την παγιδεύει ξανά σε έναν λαβύρινθο μυστικών και ψεμάτων. Όλα μοιάζουν αποκαρδιωτικά και αναπόδραστα. Για να ξεφύγει, πρέπει να ανακαλύψει την αλήθεια… Ένα παιχνίδι ίντριγκας, ψευδαίσθησης και αυταπάτης, όπου η σκληράδα των ηρώων συγκρούεται με την ανάγκη τους για αγάπη. «Μου έλειπαν γεγονότα. Έλειπαν σκιρτήματα και συγκινήσεις. Έλειπε το πάνω κάτω ενός κύματος. Έλειπε το μυστήριο, ο έρωτας, η προδοσία, το κλάμα, το τσαλάκωμα. Χάλια ήμουν πριν, συνετός, αλλά χάλια. Η παρουσία σου −και η προδοσία σου, άλλωστε− ήταν ένα τρεμουλιαστό σοκ στη βαρετή ευθεία μου. Μετά από σένα, πήρα μπρος, πήρε φωτιά η ζωή μου».\nΗ Γιώτα Στεφάνου γεννήθηκε στη Λάρισα, σπούδασε Ιατρική στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα, όπου ασκεί την Παιδιατρική. Είναι μητέρα τριών παιδιών. Έχει γράψει τρία βιβλία, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Λιβάνη. Έρωτας που κυλάει δε χορταριάζει, Η κυνηγός, Ο κάμπος με τις κούκλες.\nΤΙΤΛΟΣ: ΤΙ ΚΡΥΒΕΙΣ;\nΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώτα Στεφάνου\nΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ\nΕπιμέλεια: Χαρά Δελλή\nΕπιμέλεια εικόνας: Παναγιώτα Γκουτζουρέλα\nBy Xrisi Anggelidou στις 5:00:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nBy Βασιλική Μπούζα στις 2:46:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΤο δέντρο του Άραϋ, Βιβλίο Β' - Πίστη.\nΑν το πρώτο συγγραφικό έργο της μεταφυσικής τριλογίας μυστηρίου «Το Δέντρο του ΑραΫ» του κ. Μανώλη Σιμιτσάκη σας άρεσε, είμαι σίγουρη πως το δεύτερο θα το λατρέψετε. Μιας και το «Συναίσθημα», όχι μόνο διατάραξε τις ισορροπίες στην Ελληνική φανταστική κοινότητα αλλά και η «Πίστη» εδραιώνει περίτρανα την πένα του συγγραφέα στην σκιαγράφηση άρτια δομημένων "ονειρικών" καταστάσεων.\nBy Βασιλική Μπούζα στις 3:12:00 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια:\nΕτικέτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ


Race of Champions: Οι «Σκανδιναβοί» νικούν τους Vettel και Schumacher [+video] | Drive\nRace of Champions: Οι «Σκανδιναβοί» νικούν τους Vettel και Schumacher [+video]\nH ομάδα “Nordic” των Κristensen και Kristoffersson πήρε το Κύπελλο Εθνών νικώντας τη Γερμανία.\nΚυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019 | Κλεάνθης Τριανταφυλλίδης Επικοινωνία\nΟ Tom Kristensen κέρδισε το Race Of Champions Nations Cup για την ομάδα Nordic, νικώντας τον Sebastian Vettel και στη συνέχεια τον Mick Schumacher στο tie-break «2 από 3».\nΗ ομάδα της Γερμανίας επιζητούσε έναν 9ο τίτλο στον φετινό αγώνα στο Μεξικό, όμως ο πιο πολύπειρος οδηγός της εκδήλωσης, ο 9 φορές νικητής του Le Mans, Kristensen, νίκησε τον «ρούκι» Mick Schumacher στην κόντρα με τα ΚΤΜ X-Bow για να κερδίσει με συνολική διαφορά 0,8”.\nO Vettel έχασε τον δικό του τελικό εναντίον του Kristensen αφού έξυσε τα διαφημιστικά πανό στην τελευταία στροφή κι ένα από αυτά τυλίχτηκε στον εμπρός αριστερό τροχό του RX Superlite του.\nΌμως ο Schumacher ξαναέβαλε τη Γερμανία στο παιχνίδι κερδίζοντας 2-0 τον πρωταθλητή World Rallycross, Johan Kristoffersson, με τα μεξικάνικα track day cars, τα Vuhl-5. Ήταν οι μόνες ήττες του Kristoffersson όλη την ημέρα.\nΑυτό έγινε μετά την πιο εντυπωσιακή επίδοση του Scumacher. Στον ημιτελικό, με την αδελφή του, Gina, ως επιβάτιδα στο RX Superlite, ο 19χρονος γιος του μεγάλου Michael απέκλεισε τον τρεις φορές νικητή στο Indy 500, τον Helio Castroneves της ομάδας της Βραζιλίας, με διαφορά 0,65”.\nH νίκη αυτή έβαλε τη Γερμανία στον τελικό με την πρώτη προσπάθεια, καθώς ο Vettel νίκησε τον πρώην πρωταθλητή Formula E, Lucas di Grassi, αφού ο Βραζιλιάνος χτύπησε την μπαριέρα στην τελευταία στροφή για να χάσει με ένα δευτερόλεπτο διαφορά.\nΑγώνας των Πρωταθλητών


Ο πρώτος αγώνας Ιστιοπλοΐας που διοργανώθηκε στην Πάφο και έληξε με πολλές επιτυχίες - Athlitika Press\nΟ πρώτος αγώνας Ιστιοπλοΐας που διοργανώθηκε στην Πάφο και έληξε με πολλές επιτυχίες\nΗ Πάφος για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν υστερεί σε τίποτα από άλλες πόλεις. Με μεγάλη επιτυχία έληξε ο φιλικός αγώνας Optimist που διοργάνωνε ο Ναυτικός Όμιλος Πάφου, το Σαββατοκύριακο 4-5 Μαΐου 2019 και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.\nΑυτός ήταν ο πρώτος αγώνας Ιστιοπλοΐας που διοργανώθηκε στην Πάφο μετά από πολλά χρόνια απραξίας. Έλαβε χώρο μπροστά από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ομίλου δίπλα από την Πλαζ ΚΟΤ Γεροσκήπου, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ παραλίας και των βραχονησίδων που ονομάζονται «Μουλιά».\nΟι συνθήκες ήταν δύσκολες και εναλλασσόμενες. Το Σάββατο 4 Μαΐου χαμηλής έντασης δυτικός άνεμος (9-11 Knots) με ψηλό κυματισμό, ενώ την δεύτερη ημέρα αρκετά μεγαλύτερης έντασης ανατολικός άνεμος (20-22 knots) πάλι με ψηλό κυματισμό . Οι μεγάλες εναλλαγές έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς αθλητές να δοκιμαστούν και κυρίως να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τους είναι χρήσιμες στη συνέχεια.\nΜαζί με τους μικρούς αθλητές δοκιμάστηκε και η δυνατότητα διοργάνωσης αγώνων από τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου (ΝΟΠ). Όλες οι ιστιοδρομίες διεξάχθηκαν με ασφάλεια και κυρίως όλα τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν χαρούμενα. Η βοήθεια στη διοργάνωση από παράγοντες της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και άλλων ναυτικών ομίλων ήταν καθοριστική και σίγουρα βοηθά στην μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον ΝΟΠ.\nΤο αποτέλεσμα ήταν επιτυχές, κάτι που χαροποίησε όλους στον όμιλο και ενίσχυσε τις ελπίδες για τη συνέχεια. Ο Ναυτικός όμιλος Πάφου Ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους μικρούς αθλητές που συμμετείχαν. Επιπλέον ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους της ιστιοπλοΐας που μας βοήθησαν στην διοργάνωση και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.\nΟι πρώτοι τρείς από κάθε κατηγορία ήταν οι ακόλουθοι:\n1. Παναγή Αλέξης (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n2. Κωνσταντίνου Αλέξης (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n3. Μαδιά Ευγενία (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n1. Μαδιά Ευγενία (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n2. Μαδιά Μαρία (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n3. Παπάζογλου Άντρεα (Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου)\n3. Γρηγορίου Δημήτρης (Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου)\n1. Μαδιά Μαρία (Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού)\n2. Παπάζογλου Άντρεα (Ναυτικός Όμιλος Αμμοχώστου)\n3. Χατζηπιέρα Μαρίνα (Ναυτικός όμιλος Πάφου)


Αλέξανδρος Μελισσηνός: Όπερα σκιών… για την «Επιστροφή του Καραγκιόζη στην πατρίδα»! | CultureNow.gr\nΑρχική Σελίδα » Παιδί » Συνεντεύξεις » Αλέξανδρος Μελισσηνός: Όπερα σκιών… για την «Επιστροφή του Καραγκιόζη στην πατρίδα»!\nΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΙΖΟΥ / 11-04-2018 / 11:32\nΟ Αλέξανδρος Μελισσηνός μιλά για την επιτυχημένη όπερα σκιών “Η επιστροφή του Καραγκιόζη στην πατρίδα” που παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.\nΟ Αλέξανδρος Μελισσηνός, γνώρισε τον κόσμο του Θεάτρου Σκιών από πολύ μικρός, τόσο λόγω του πατέρα του, επίσης καραγκιοζοπαίχτη, όσο και λόγω ευρύτερης τριβής με τα λαϊκά θεάματα των Επτανήσων. Εκεί ξεκίνησε και η δημιουργία της τελευταίας του παράστασης “Η Επιστροφή του Καραγκιόζη στην Πατρίδα“, μία ενδιαφέρουσα ιδέα που παντρεύει τους ήρωες του θεάτρου σκιών, με το μπαρόκ έργο του Μοντεβέρντι, “Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Πατρίδα“. Και όλα αυτά με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και τραγουδιού.\nΜε αφορμή λοιπόν, την παρουσίαση αυτής της πρωτότυπης… όπερας στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μιλήσαμε μαζί του για το συγκεκριμένο ανέβασμα, αλλά και την ευρύτερη ενασχόλησή του με το είδος.\n– Μια πρωτότυπη όπερα… σκιών παρουσιάζεται στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής. Πείτε μας αρχικά πώς προέκυψε αυτή η ενδιαφέρουσα συνεργασία.\nΗ ιδέα προέκυψε στην Κεφαλλονιά. Εκεί σπούδασα στο ΤΕΙ τεχνολογίας ήχου και εικόνας και γνώρισα το Θεόδωρο Κίτσο, καθηγητή και μουσικό. Ύστερα γνώρισα και τους υπολοίπους μουσικούς της ομάδας. Είχαμε γίνει μια παρέα και σιγά σιγά έμπαινε το μικρόβιο του πως θα συνδυάσουμε τις τέχνες μας. Μετά από καλοκαιρινές παραστάσεις στο νησί και μουσικές βραδιές, τελικά τον βρήκαμε τον τρόπο!\n– Με ποιον τρόπο παραλλάχθηκε η υπόθεση της επιστροφής του «Οδυσσέα» σε εκείνη του «Καραγκιόζη» και πώς παντρεύεται εν τέλει η μπαρόκ μουσική του Μοντεβέρντι με τις… οικείες φιγούρες του θεάτρου σκιών;\nΈγινε μια αριστοφανική διασκευή, η οποία όμως ξεκινάει στη Βενετιά. Ο Καραγκιόζης και ο Αρλεκίνος συναντιούνται και μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, φτάνουν στην Ομηρική Ιθάκη. Εκεί συναντάνε τους μνηστήρες, γνωστούς ήρωες του θεάτρου σκιών με τα μουσικά τους θέματα και όχι μόνο…\n– Τι δυνατότητες κρύβει για τον δημιουργό το θέατρο σκιών ως προς το να παραλλαχθεί και να σμίξει με διάφορα ακόμα είδη, όπως η όπερα; Θεωρείτε ότι είναι ανεξάντλητο;\nΠραγματικά κρύβει πολλές δυνατότητες. Είναι ένα όργανο ή καλύτερα ένα εργαλείο. Μπορείς να παίξεις με πάρα πολλά πράγματα: με το σχέδιο, το χρώμα, το σενάριο, τις φωνές και την κίνηση. Είναι μια τεχνοτροπία που σου δίνει την δυνατότητα να μάθεις πολλά πράγματα, αλλά και ένα μέσο εκπαίδευσης για τα παιδιά.\n– Πείτε μας λίγα λόγια και για την συνεισφορά των υπόλοιπων συντελεστών της παράστασης στο τελικό αποτέλεσμα.\nΟι συντελεστές της παράστασης είναι η τραγουδίστρια Έλενα Κρασάκη (υψίφωνος) και οι μουσικοί Θοδωρής Κίτσος (θεόρβη, μαντολίνο, μπουζούκι), Ιάσων Ιωάννου (μπαρόκ βιολοντσέλο, λαϊκή κιθάρα) και Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε, μαντολίνο). Ο καθένας με τον τρόπο του έχει συμβάλει στο σενάριο της παράστασης. Πολλοί από τους διαλόγους του έργου έχουν προκύψει την ώρα της πρόβας ή την ώρα που διασκεδάζουμε, αφού όλοι είμαστε μια χαρούμενη παρέα.\n– Μιλήστε μας για την ενασχόλησή σας με το συγκεκριμένο είδος. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε και πόσο συνέβαλε η επτανησιακή καταγωγή στην επαφή με τέτοιας κατηγορίας θεάματα;\nΗ ενασχόληση μου με το θέατρο σκιών άρχισε όταν ήμουν πολύ μικρός διότι ο πατέρας μου ήταν ερευνητής του θεάτρου σκιών (και έπειτα καραγκιοζοπαίχτης), όποτε βρισκόμουν συνέχεια ανάμεσα σε καραγκιοζοπαίχτες. Όμως, λόγω της καταγωγής και της κουλτούρας των Επτανήσων, άλλα και από την πλευρά της μαμάς (Ελληνοουγγαρέζα), η επαφή με την δυτική κουλτούρα ήταν επίσης πολύ μεγάλη. Ίσως έπαιζε το ρόλο του σε αυτήν την παράσταση…\n– Από πού εμπνέεστε κάθε φορά τις παραστάσεις που παρουσιάζετε;\nΈνα μεγάλο μέρος τον παραστάσεων το εμπνέομαι από την μυθολογία και την ιστορία, όπως επίσης και από τα παραμύθια. Όμως και η σημερινή εποχή είναι πηγή έμπνευσης. Όταν τα συνδυάζεις μεταξύ τους, τότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον.\n– Τι θα ακολουθήσει λοιπόν, μετά τη λήξη των παραστάσεων στην Εναλλακτική;\nΘα ακολουθήσει περιοδεία. Μείνετε συντονισμένοι.\nΗ επιστροφή του Καραγκιόζη στην πατρίδα: Όπερα σκιών στην ΕΛΣ


Και ο Κίερ προς Μιλάνο; - Sportsking.gr\nΚαι ο Κίερ προς Μιλάνο;\nΈντονο ενδιαφέρον για τον Κίερ της Φενέρ έχει εκφράσει η Μίλαν.\nΠολύ κοντά στον Σιμόν Κίερ της Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως βρίσκεται η Μίλαν σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου.\nΜε βάση τα εν λόγω ρεπορτάζ, οι «ροσονέρι» έχουν βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρό τους τον Δανό κεντρικό αμυντικό και αναμένεται να κινηθούν επίσημα για την απόκτησή του.\nΦυσικά, τίποτα ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί από τις δύο μεριές, με τη Φενέρμπαχτσε να θέλει να τον κρατήσει και τον Κίερ να μην αποκλείει την πιθανότητα να επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα, το οποίο και γνωρίζει λόγω του περάσματός του από τις Παλέρμο και Ρόμα.