Điều_kiện lập tiến_độ dự_án trong thực_hiện dự_án o & m được quy_định như thế_nào ?
Điều 13 . Tiến_độ dự_án và thời_gian thực_hiện hợp_đồng dự_án 1 . Trình_bày kế_hoạch tổng_thể thực_hiện dự_án ( lập biểu tiến_độ dự_án ) , trong đó nêu rõ các mốc thời_gian bắt_đầu và kết_thúc đối_với các công_việc chính của dự_án như : lập báo_cáo NCKT , phê_duyệt đầu_tư dự_án , đấu_thầu lựa_chọn nhà đầu_tư , ký hợp_đồng dự_án , giai_đoạn xây_dựng , giai_đoạn vận_hành , thời_hạn chuyển_giao , các mốc thời_gian khác ( nếu có ) . Kế_hoạch được xây_dựng phải phù_hợp với thực_tế để đảm_bảo tiến_độ thực_hiện dự_án . 
 2 . Đối_với dự_án có cấu phần xây_dựng : lập tiến_độ thi_công tổng_thể căn_cứ vào khối_lượng xây_dựng và điều_kiện địa_hình , địa_chất , đặc_điểm thời_tiết khu_vực dự_án làm cơ_sở xác_định thời_gian giai_đoạn thực_hiện dự_án và tính_toán kinh_phí , phân_bổ vốn đầu_tư . 
 3 . Thời_gian kinh_doanh , khai_thác dự_án : được xác_định từ khi đưa công_trình , dự_án vào khai_thác sử_dụng hoặc từ khi nhận bàn_giao từ cơ_quan quản_lý ( đối_với dự_án thực_hiện theo hợp_đồng O & M ) đến khi hết thời_gian kinh_doanh , khai_thác dự_án theo phương_án tài_chính ; thời_gian này phải được tính đến đơn_vị là ngày .
Điều 39 . Điều_kiện triển_khai và lựa_chọn nhà_thầu thực_hiện dự_án 1 . Dự_án được triển_khai sau khi hợp_đồng dự_án được ký_kết và thực_hiện đầy_đủ các thủ_tục về môi_trường , khai_thác tài_nguyên và các thủ_tục khác theo quy_định . 
 2 . Nhà đầu_tư ban_hành quy_chế lựa_chọn nhà_thầu tư_vấn , thi_công và nhà_thầu khác trên cơ_sở bảo_đảm công_bằng , minh_bạch , hiệu_quả kinh_tế để áp_dụng thống_nhất trong quá_trình thực_hiện dự_án .