Xác_định khái_quát về hiện_trạng tư_liệu có liên_quan đến dự_án , gồm những công_việc nào ?
Điều 11 . Lập đề_cương dự_án và dự_toán kinh_phí thực_hiện dự_án 1 . Xác_định sự cần_thiết của dự_án , gồm : 
 a ) Xác_định những căn_cứ pháp_lý và cơ_sở xây_dựng dự_án ; 
 b ) Xác_định thời_gian thực_hiện dự_án , chủ đầu_tư , chủ_quản đầu_tư , đơn_vị lập dự_án , đơn_vị thực_hiện dự_án , đơn_vị phối_hợp thực_hiện dự_án . 
 2 . Đánh_giá khái_quát về hiện_trạng tư_liệu có liên_quan đến dự_án , gồm : 
 a ) Đánh_giá thực_trạng các tư_liệu , những công_việc đã làm có liên_quan đến điều_tra , đánh_giá đất_đai ; 
 b ) Đánh_giá mức_độ sử_dụng các tư_liệu đã có cho dự_án . 
 3 . Xác_định nội_dung , phương_pháp thực_hiện và sản_phẩm của dự_án , gồm : 
 a ) Xác_định nội_dung của từng bước công_việc thực_hiện ; 
 b ) Xác_định những phương_pháp , giải_pháp kỹ_thuật - công_nghệ để thực_hiện ; 
 c ) Xác_định sản_phẩm của dự_án và thời_gian hoàn_thành . 
 4 . Lập dự_toán kinh_phí dự_án , gồm : 
 a ) Xác_định căn_cứ lập dự_toán kinh_phí ; 
 b ) Xác_định tổng_dự_toán kinh_phí của dự_án ; 
 c ) Xác_định dự_toán chi_tiết cho từng hạng_mục công_việc của dự_án . 
 5 . Xây_dựng kế_hoạch , tổ_chức thực_hiện dự_án , gồm : 
 a ) Công_tác tổ_chức và chỉ_đạo thực_hiện dự_án ; 
 b ) Xây_dựng tiến_độ chung và tiến_độ thực_hiện từng nội_dung công_việc ; 
 c ) Dự_kiến tiến_độ cấp_phát kinh_phí để thực_hiện các công_việc của dự_án . 
 6 . Tổng_hợp , xây_dựng dự_án . 
 7 . Trình_duyệt dự_án .
Điều 13 . Tiến_độ dự_án và thời_gian thực_hiện hợp_đồng dự_án 1 . Trình_bày kế_hoạch tổng_thể thực_hiện dự_án ( lập biểu tiến_độ dự_án ) , trong đó nêu rõ các mốc thời_gian bắt_đầu và kết_thúc đối_với các công_việc chính của dự_án như : lập báo_cáo NCKT , phê_duyệt đầu_tư dự_án , đấu_thầu lựa_chọn nhà đầu_tư , ký hợp_đồng dự_án , giai_đoạn xây_dựng , giai_đoạn vận_hành , thời_hạn chuyển_giao , các mốc thời_gian khác ( nếu có ) . Kế_hoạch được xây_dựng phải phù_hợp với thực_tế để đảm_bảo tiến_độ thực_hiện dự_án . 
 2 . Đối_với dự_án có cấu phần xây_dựng : lập tiến_độ thi_công tổng_thể căn_cứ vào khối_lượng xây_dựng và điều_kiện địa_hình , địa_chất , đặc_điểm thời_tiết khu_vực dự_án làm cơ_sở xác_định thời_gian giai_đoạn thực_hiện dự_án và tính_toán kinh_phí , phân_bổ vốn đầu_tư . 
 3 . Thời_gian kinh_doanh , khai_thác dự_án : được xác_định từ khi đưa công_trình , dự_án vào khai_thác sử_dụng hoặc từ khi nhận bàn_giao từ cơ_quan quản_lý ( đối_với dự_án thực_hiện theo hợp_đồng O & M ) đến khi hết thời_gian kinh_doanh , khai_thác dự_án theo phương_án tài_chính ; thời_gian này phải được tính đến đơn_vị là ngày .