Phương_pháp lập định mức dự_toán xây_dựng công_trình được quy_định như thế_nào ?
Điều 16 . Hệ_thống và phương_pháp lập định_mức xây_dựng 1 . Định_mức xây_dựng gồm định mức kinh_tế - kỹ_thuật và định mức chi_phí được quy_định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị_định số 32 / 2015 / NĐ - CP. 
 2 . Phương_pháp lập định mức dự_toán xây_dựng công_trình : 
 a ) Định_mức dự_toán xây_dựng công_trình được lập theo trình_tự sau : 
 - Lập danh Mục công_tác , công_việc hoặc kết_cấu xây_dựng của công_trình thể_hiện các yêu_cầu kỹ_thuật và công_nghệ , Điều_kiện thi_công , biện_pháp thi_công và xác_định đơn_vị tính phù_hợp . 
 - Xác_định thành_phần công_việc từ khi chuẩn_bị đến khi hoàn_thành_công_tác , công_việc hoặc kết_cấu xây_dựng của công_trình . 
 - Tính_toán xác_định hao_phí vật_liệu , nhân_công , máy và thiết_bị thi_công . 
 - Lập các Tiết định_mức trên cơ_sở tổng_hợp các hao_phí về vật_liệu , nhân_công , máy thi_công . 
 b ) Phương_pháp lập định mức dự_toán xây_dựng công_trình theo hướng_dẫn tại Phụ_lục số 5 của Thông_tư này . 
 3 . Định_mức chi_phí xác_định theo hướng_dẫn của Bộ Xây_dựng .
Điều 7 . Phương_pháp xây_dựng định mức kinh_tế - kỹ_thuật 1 . Phương_pháp thống_kê tổng_hợp 
 Căn_cứ số_liệu thống_kê hàng năm hoặc trong các kỳ báo_cáo ( số_liệu thống_kê phải đảm_bảo độ tin_cậy , pháp_lý trong thời_gian 03 năm liên_tục trước thời_điểm xây_dựng định mức kinh_tế - kỹ_thuật ) và dựa vào kinh_nghiệm hoặc các thông_số so_sánh để xây_dựng định mức kinh_tế - kỹ_thuật . 
 2 . Phương_pháp tiêu_chuẩn 
 Căn_cứ các tiêu_chuẩn , quy_định đã ban_hành để xác_định_mức tiêu_hao đối_với từng công_việc , trên cơ_sở đó tính_toán xây_dựng định mức kinh_tế - kỹ_thuật . 
 3 . Phương_pháp phân_tích thực_nghiệm 
 Trên_cơ_sở triển_khai khảo_sát , thực_nghiệm theo từng quy_trình , nội_dung công_việc để phân_tích , tính_toán từng yếu_tố cấu_thành định_mức ( lựa_chọn những công_việc không xác_định được qua hai phương_pháp trên hoặc xác_định được nhưng chưa chính_xác mà cần phải kiểm_nghiệm thực_tế ) .