Thời_hạn hoàn_thành hồ_sơ kiểm_tra , nghiệm_thu hạng_mục , công_đoạn dự_án được quy_định như thế_nào ?
Điều 19 . Kế_hoạch và thời_hạn kiểm_tra , nghiệm_thu 1 . Lập , điều_chỉnh kế_hoạch 
 a ) Đơn_vị thi_công_lập kế_hoạch thi_công bao_gồm nội_dung kiểm_tra chất_lượng , nghiệm_thu khối_lượng hạng_mục , sản_phẩm của dự_án ( sau đây gọi là kế_hoạch thi_công ) theo quy_trình công_nghệ và kế_hoạch thi_công , báo_cáo Chủ đầu_tư chấp_thuận trước khi thi_công và tổ_chức thực_hiện theo đúng kế_hoạch đó . 
 b ) Chủ đầu_tư giao đơn_vị kiểm_tra hoàn_thành_lập kế_hoạch kiểm_tra , nghiệm_thu phù_hợp với kế_hoạch thi_công của đơn_vị thi_công đã được chấp_thuận trong thời_hạn không quá 15 ngày làm_việc . 
 c ) Đơn_vị kiểm_tra thông_báo cho đơn_vị thi_công và tổ_chức thực_hiện đúng kế_hoạch kiểm_tra , nghiệm_thu đã được Chủ đầu_tư phê_duyệt . 
 d ) Trong trường_hợp vì các lý_do bất_khả_kháng cần điều_chỉnh kế_hoạch kiểm_tra nghiệm_thu , đơn_vị thi_công và đơn_vị kiểm_tra chỉ được thực_hiện kế_hoạch đã điều_chỉnh khi được Chủ đầu_tư phê_duyệt . 
 2 . Thời_hạn hoàn_thành hồ_sơ kiểm_tra , nghiệm_thu theo niên độ và kết_thúc dự_án 
 a ) Đơn_vị thi_công hoàn_thành hồ_sơ kiểm_tra , nghiệm_thu của các hạng_mục , sản_phẩm hoặc toàn_bộ dự_án gửi Chủ đầu_tư hoặc đơn_vị kiểm_tra ( được Chủ đầu_tư ủy quyền ) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm ; 
 b ) Đơn_vị kiểm_tra hoàn_thành_lập hồ_sơ kiểm_tra , nghiệm hạng_mục , sản_phẩm dự_án và tổng_hợp hồ_sơ nghiệm_thu cấp chủ đầu_tư gửi Chủ đầu_tư trước ngày 15 tháng 12 năm kế_hoạch . 
 c ) Thời_hạn hoàn_thành hồ_sơ kiểm_tra , nghiệm theo hạng_mục , công_đoạn : Theo yêu_cầu của Chủ đầu_tư .
Điều 22 . Trình_tự , quy_trình kiểm_tra , nghiệm_thu 1 . Kiểm_tra , nghiệm_thu cấp đơn_vị thi_công được thực_hiện liên_tục trong quá_trình thi_công với toàn_bộ công_việc , hạng_mục , sản_phẩm của dự_án . 
 2 . Kiểm_tra , nghiệm_thu cấp chủ đầu_tư được thực_hiện phù_hợp với quy_trình thi_công , tiến_độ hoàn_thành các hạng_mục , sản_phẩm của dự_án của đơn_vị thi_công . 
 3 . Chủ_quản đầu_tư , tùy trường_hợp cụ_thể có_thể tổ_chức thẩm_định , thẩm_tra Hồ_sơ nghiệm_thu công_trình , sản_phẩm bao_gồm kiểm_tra tính đầy_đủ , hợp_lý , chính_xác . 
 4 . Quy_trình cụ_thể các bước kiểm_tra , nghiệm_thu quy_định tại Mục 2 Chương III của Thông_tư này .