Thẩm_định thiết_kế sơ_bộ , đề_cương dự_án đầu_mối căn_cứ là gì ?
Điều 9 . Trình_tự thẩm_định dự_án 1 . Thẩm_định thiết_kế sơ_bộ , đề_cương dự_án 
 a ) Chủ đầu_tư hoặc Đơn_vị đầu_mối thẩm_định dự_án gửi 02 bộ hồ_sơ ( quy_định tại Điểm a , b , Khoản 1 Điều 8 ) trực_tiếp hoặc qua đường bưu_điện đến đơn_vị thẩm_định . Trường_hợp hồ_sơ không đầy_đủ , hợp_lệ theo quy_định , trong thời_hạn 05 ngày làm_việc kể từ ngày nhận được hồ_sơ , cơ_quan thẩm_định thông_báo bằng văn_bản yêu_cầu Chủ đầu_tư bổ_sung , hoàn_thiện hồ_sơ . 
 b ) Trong thời_hạn 05 ngày làm_việc kể ngày nhận được đầy_đủ hồ_sơ hợp_lệ , cơ_quan thẩm_định thành_lập Hội_đồng thẩm_định , tổ kỹ_thuật hoặc giao đơn_vị trực_thuộc có đủ năng_lực tiến_hành thẩm_định theo quy_định . 
 c ) Trong thời_hạn 30 ngày làm_việc ( đối_với dự_án nhóm A ) , 15 ngày làm_việc ( đối_với dự_án nhóm B ) , 10 ngày làm_việc ( đối_với dự_án nhóm C ) kể từ ngày nhận được hồ_sơ hợp_lệ , cơ_quan thẩm_định thông_báo kết_quả thẩm_định . Trường_hợp chưa đạt yêu_cầu , cơ_quan thẩm_định thông_báo , yêu_cầu Chủ đầu_tư giải_trình , sửa_đổi , bổ_sung nội_dung dự_án . Trường_hợp đạt yêu_cầu , đơn_vị thẩm_định lập Báo_cáo kết_quả thẩm_định thiết_kế sơ_bộ theo Mẫu 1.02 - Phụ_lục 1 hoặc Báo_cáo kết_quả thẩm_định_đề_cương theo Mẫu 1.05 - Phụ_lục 1 gửi Chủ đầu_tư hoặc Đơn_vị đầu_mối thẩm_định dự_án . 
 2 . Thẩm_định chung dự_án 
 Chủ đầu_tư dự_án hoặc Đơn_vị đầu_mối căn_cứ kết_quả thẩm_định ở Khoản 1 Điều này , tổ_chức thẩm_định chung dự_án và lập Báo_cáo kết_quả thẩm_định chung dự_án theo Mẫu 1.03 - Phụ_lục 1 hoặc Báo_cáo kết_quả thẩm_định dự_án theo Mẫu 1.06 - Phụ_lục 1 để trình cấp có thẩm_quyền phê_duyệt dự_án .
Điều 4 . Xác_định , thẩm_định , phê_duyệt sơ_bộ tổng mức đầu_tư xây_dựng 1 . Sơ_bộ tổng mức đầu_tư xây_dựng là ước_tính chi_phí đầu_tư xây_dựng của dự_án trong Báo_cáo nghiên_cứu tiền khả_thi đầu_tư xây_dựng . Nội_dung sơ_bộ tổng mức đầu_tư , gồm : chi_phí bồi_thường , hỗ_trợ và tái_định_cư ( nếu có ) ; chi_phí xây_dựng ; chi_phí thiết_bị ; chi_phí quản_lý dự_án ; chi_phí tư_vấn đầu_tư xây_dựng ; chi_phí khác ; chi_phí dự_phòng . 
 2 . Sơ_bộ tổng mức đầu_tư xây_dựng được ước_tính trên cơ_sở quy_mô , công_suất hoặc năng_lực phục_vụ theo phương_án thiết_kế sơ_bộ của dự_án và suất_vốn đầu_tư xây_dựng hoặc dữ_liệu chi_phí của các dự_án tương_tự về loại , cấp công_trình , quy_mô , công_suất hoặc năng_lực phục_vụ , tính_chất dự_án đã thực_hiện , có sự phân_tích , đánh_giá để điều_chỉnh quy_đổi về mặt_bằng giá thị_trường phù_hợp với địa_điểm xây_dựng , bổ_sung những chi_phí cần_thiết khác của dự_án . 
 3 . Việc thẩm_định , phê_duyệt sơ_bộ tổng mức đầu_tư xây_dựng thực_hiện đồng_thời với việc thẩm_định , phê_duyệt Báo_cáo nghiên_cứu tiền khả_thi đầu_tư xây_dựng theo quy_định của pháp_luật về đầu_tư công , đầu_tư theo phương_thức đối_tác công tư , quản_lý , sử_dụng vốn nhà_nước vào sản_xuất , kinh_doanh tại doanh_nghiệp và pháp_luật khác có liên_quan .