Trách_nhiệm của Chủ đầu_tư đối_với dự_án thương_mại được quy_định như thế_nào ?
Điều 18 . Quản_lý tiến_độ thi_công xây_dựng 1 . Công_trình xây_dựng trước khi triển_khai thi_công phải được nhà_thầu lập tiến_độ thi_công xây_dựng phù_hợp với thời_gian thực_hiện hợp_đồng và tiến_độ tổng_thể của dự_án , được chủ đầu_tư chấp_thuận . 
 2 . Đối_với công_trình xây_dựng có quy_mô lớn và thời_gian thi_công kéo_dài thì tiến_độ xây_dựng công_trình được lập cho từng giai_đoạn theo tháng , quý , năm . 
 3 . Chủ đầu_tư , bộ_phận giám_sát thi_công xây_dựng của chủ đầu_tư , nhà_thầu thi_công xây_dựng và các bên có liên_quan có trách_nhiệm theo_dõi , giám_sát tiến_độ thi_công xây_dựng công_trình và điều_chỉnh tiến_độ trong trường_hợp tiến_độ thi_công xây_dựng ở một_số giai_đoạn bị kéo_dài nhưng không được làm ảnh_hưởng đến tiến_độ tổng_thể của dự_án . 
 4 . Trường_hợp xét thấy tiến_độ thi_công xây_dựng tổng_thể của công_trình bị kéo_dài thì chủ đầu_tư phải báo_cáo người quyết_định đầu_tư quyết_định điều_chỉnh tiến_độ tổng_thể .
Điều 20 . Trách_nhiệm trong công_tác đánh_giá dự_án đầu_tư Chủ đầu_tư phải tổ_chức thực_hiện đánh_giá ban_đầu , giữa kỳ và kết_thúc dự_án đầu_tư theo quy_định tại Điều 81 Luật Đầu_tư công . 
 Trường_hợp chủ đầu_tư đồng_thời là chủ sử_dụng phải tổ_chức đánh_giá tác_động khi được người quyết_định đầu_tư giao . Nội_dung đánh_giá tác_động thực_hiện theo quy_định tại Khoản 4 Điều 81 Luật Đầu_tư công . 
 Chủ đầu_tư phải cung_cấp các loại tài_liệu hợp_lệ làm cơ_sở cho việc đánh_giá dự_án đầu_tư khi có yêu_cầu của Bộ Quốc_phòng , người quyết_định đầu_tư , người được ủy quyền quyết_định đầu_tư , cơ_quan giám_sát , đánh_giá đầu_tư của Bộ Quốc_phòng , cơ_quan giám_sát , đánh_giá đầu_tư của đơn_vị đầu_mối theo quy_định tại Phụ_lục I ban_hành kèm theo Thông_tư này .