Xác_định các bên thống_nhất hợp_đồng điều_chỉnh giá hợp_đồng xây_dựng
Điều 13 . Điều_chỉnh hợp_đồng 1 . Điều_chỉnh khối_lượng công_việc 
 a ) Đối_với hợp_đồng trọn_gói : Trường_hợp chủ đầu_tư có yêu_cầu thay_đổi phạm_vi công_việc ( tăng , giảm ) trong Hợp_đồng thì đối_với khối_lượng công_việc này các bên thỏa_thuận Điều_chỉnh tương_ứng . 
 b ) Đối_với hợp_đồng theo đơn_giá cố_định và đơn_giá Điều_chỉnh : Những khối_lượng công_việc bổ_sung hợp_lý chưa có đơn_giá trong Hợp_đồng thì chủ đầu_tư và nhà_thầu phải thống_nhất đơn_giá của các công_việc này trước khi thực_hiện ; các khối_lượng công_việc đã có đơn_giá trong Hợp_đồng được xác_định theo khối_lượng hoàn_thành_thực_tế ( tăng hoặc giảm so với khối_lượng trong Hợp_đồng ) được nghiệm_thu . 
 c ) Đối_với khối_lượng phát_sinh ngoài phạm_vi hợp_đồng tư_vấn xây_dựng đã ký_kết mà chưa có đơn_giá trong hợp_đồng thì được xác_định trên cơ_sở thỏa_thuận hợp_đồng và quy_định pháp_luật về quản_lý chi_phí đầu_tư xây_dựng công_trình . Các bên phải ký_kết phụ_lục hợp_đồng làm cơ_sở cho việc thanh_toán , quyết_toán hợp_đồng . 
 2 . Điều_chỉnh tiến_độ thực_hiện hợp_đồng 
 a ) Trường_hợp_thời_hạn hoàn_thành_công_việc tư_vấn chậm so với tiến_độ công_việc của Hợp_đồng do lỗi của nhà_thầu thì nhà_thầu phải có giải_pháp khắc_phục để bảo_đảm tiến_độ hợp_đồng . Nếu tiến_độ thực_hiện hợp_đồng bị kéo_dài so với tiến_độ hợp_đồng đã ký thì nhà_thầu phải kiến_nghị chủ đầu_tư gia_hạn thời_gian thực_hiện hợp_đồng . Trường_hợp phát_sinh chi_phí thì nhà_thầu phải khắc_phục bằng chi_phí của mình . Nếu gây thiệt_hại cho chủ đầu_tư thì nhà_thầu phải bồi_thường . 
 b ) Trường_hợp_thời_hạn hoàn_thành hợp_đồng tư_vấn chậm so với tiến_độ của Hợp_đồng do lỗi của chủ đầu_tư thì chủ đầu_tư phải gia_hạn thời_gian thực_hiện hợp_đồng . Trường_hợp gây thiệt_hại cho nhà_thầu thì phải bồi_thường . 
 3 . Điều_chỉnh giá hợp_đồng : Thực_hiện theo Thông_tư hướng_dẫn về Điều_chỉnh giá hợp_đồng xây_dựng của Bộ Xây_dựng . 
 4 . Điều_chỉnh các nội_dung khác của Hợp_đồng này thì các bên thống_nhất Điều_chỉnh trên cơ_sở các thỏa_thuận trong Hợp_đồng và quy_định của pháp_luật có liên_quan .
Điều 2 . Nguyên_tắc Điều_chỉnh giá hợp_đồng xây_dựng 1 . Việc Điều_chỉnh giá hợp_đồng chỉ áp_dụng trong thời_gian thực_hiện hợp_đồng , bao_gồm cả thời_gian được gia_hạn theo thỏa_thuận của hợp_đồng . 
 2 . Giá hợp_đồng sau Điều_chỉnh ( bao_gồm cả khối_lượng công_việc phát_sinh hợp_lý ngoài phạm_vi hợp_đồng đã ký ) không vượt giá gói_thầu được phê_duyệt ( bao_gồm cả chi_phí dự_phòng của gói_thầu đó ) thì Chủ đầu_tư được quyền quyết_định Điều_chỉnh ; trường_hợp vượt giá gói_thầu được phê_duyệt thì phải được Người có thẩm_quyền quyết_định đầu_tư chấp_thuận trước khi Điều_chỉnh . 
 3 . Khi ký_kết phụ_lục bổ_sung hợp_đồng , các bên cần xác_định rõ khối_lượng công_việc bổ_sung , phát_sinh và đơn_giá áp_dụng . Khối_lượng công_việc bổ_sung , phát_sinh phải được các bên thống_nhất trước khi thực_hiện . 
 4 . Không Điều_chỉnh giá hợp_đồng đối_với phần giá_trị hợp_đồng tương_ứng với mức tạm_ứng hợp_đồng vượt mức tạm_ứng tối_thiểu ( quy_định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị_định số 37 / 2015 / NĐ - CP ) kể từ thời Điểm tạm_ứng ; đối_với khối_lượng công_việc phát_sinh tăng do lỗi chủ_quan của nhà_thầu gây ra . 
 5 . Không thực_hiện Điều_chỉnh giá hợp_đồng theo những quy_định của Thông_tư này cho những nội_dung thuộc trách_nhiệm bồi_thường của đơn_vị bảo_hiểm . 
 6 . Việc Điều_chỉnh giá hợp_đồng phải được các bên thỏa_thuận và quy_định cụ_thể trong hợp_đồng về các trường_hợp được Điều_chỉnh giá , thủ_tục , trình_tự , thời_gian , phạm_vi , Điều_kiện Điều_chỉnh , phương_pháp và căn_cứ Điều_chỉnh giá hợp_đồng . Phương_pháp Điều_chỉnh giá hợp_đồng phải phù_hợp với loại giá hợp_đồng , tính_chất công_việc của hợp_đồng . Các nội_dung khác ( nếu có ) mà các bên thỏa_thuận được Điều_chỉnh trong hợp_đồng không được trái với những quy_định của Thông_tư này và các quy_định pháp_luật có liên_quan về hợp_đồng xây_dựng .