Thời_gian thi_công xây_dựng được quy_định như thế_nào ?
Điều 17 . Quản_lý khối_lượng thi_công xây_dựng 1 . Việc thi_công xây_dựng công_trình phải được thực_hiện theo hồ_sơ thiết_kế được duyệt . 
 2 . Khối_lượng thi_công xây_dựng được tính_toán , xác_nhận giữa chủ đầu_tư , nhà_thầu thi_công xây_dựng , tư_vấn giám_sát theo thời_gian hoặc giai_đoạn thi_công và được đối_chiếu với khối_lượng thiết_kế được duyệt để làm cơ_sở nghiệm_thu , thanh_toán theo hợp_đồng . 
 3 . Khi có khối_lượng phát_sinh ngoài thiết_kế , dự_toán xây_dựng công_trình được duyệt thì chủ đầu_tư , giám_sát thi_công xây_dựng của chủ đầu_tư , tư_vấn thiết_kế và nhà_thầu thi_công xây_dựng phải xem_xét để xử_lý . Khối_lượng phát_sinh được chủ đầu_tư hoặc người quyết_định đầu_tư chấp_thuận , phê_duyệt là cơ_sở để thanh_toán , quyết_toán hợp_đồng thi_công xây_dựng công_trình . 
 4 . Nghiêm_cấm việc khai khống , khai tăng khối_lượng hoặc thông_đồng giữa các bên tham_gia dẫn đến làm sai khối_lượng thanh_toán .
Điều 18 . Quản_lý tiến_độ thi_công xây_dựng 1 . Công_trình xây_dựng trước khi triển_khai thi_công phải được nhà_thầu lập tiến_độ thi_công xây_dựng phù_hợp với thời_gian thực_hiện hợp_đồng và tiến_độ tổng_thể của dự_án , được chủ đầu_tư chấp_thuận . 
 2 . Đối_với công_trình xây_dựng có quy_mô lớn và thời_gian thi_công kéo_dài thì tiến_độ xây_dựng công_trình được lập cho từng giai_đoạn theo tháng , quý , năm . 
 3 . Chủ đầu_tư , bộ_phận giám_sát thi_công xây_dựng của chủ đầu_tư , nhà_thầu thi_công xây_dựng và các bên có liên_quan có trách_nhiệm theo_dõi , giám_sát tiến_độ thi_công xây_dựng công_trình và điều_chỉnh tiến_độ trong trường_hợp tiến_độ thi_công xây_dựng ở một_số giai_đoạn bị kéo_dài nhưng không được làm ảnh_hưởng đến tiến_độ tổng_thể của dự_án . 
 4 . Trường_hợp xét thấy tiến_độ thi_công xây_dựng tổng_thể của công_trình bị kéo_dài thì chủ đầu_tư phải báo_cáo người quyết_định đầu_tư quyết_định điều_chỉnh tiến_độ tổng_thể .