Nội_dung thực_hiện giám_sát tác_giả của nhà_thầu thiết_kế xây_dựng công_trình được quy_định như thế_nào ?
Điều 20 . Giám_sát tác_giả của nhà_thầu thiết_kế trong thi_công xây_dựng công_trình 1 . Nhà_thầu lập thiết_kế xây_dựng công_trình có trách_nhiệm thực_hiện giám_sát tác_giả theo yêu_cầu của chủ đầu_tư và quy_định trong hợp_đồng xây_dựng . 
 2 . Nội_dung thực_hiện giám_sát tác_giả : 
 a ) Giải_thích và làm rõ các tài_liệu thiết_kế công_trình khi có yêu_cầu của chủ đầu_tư , nhà_thầu thi_công xây_dựng và nhà_thầu giám_sát thi_công xây_dựng công_trình ; 
 b ) Phối_hợp với chủ đầu_tư khi được yêu_cầu để giải_quyết các vướng_mắc , phát_sinh về thiết_kế trong quá_trình thi_công xây_dựng ; điều_chỉnh thiết_kế phù_hợp với thực_tế thi_công xây_dựng công_trình , xử_lý những bất hợp_lý trong thiết_kế theo yêu_cầu của chủ đầu_tư ; 
 c ) Thông_báo kịp_thời cho chủ đầu_tư và kiến_nghị biện_pháp xử_lý khi phát_hiện việc thi_công_sai với thiết_kế được duyệt của nhà_thầu thi_công xây_dựng ; 
 d ) Tham_gia nghiệm_thu công_trình xây_dựng khi có yêu_cầu của chủ đầu_tư . Trường_hợp phát_hiện hạng_mục công_trình , công_trình xây_dựng không đủ điều_kiện nghiệm_thu phải có ý_kiến kịp_thời bằng văn_bản gửi chủ đầu_tư .
Điều 8 . Nội_dung và khối_lượng công_việc tư_vấn giám_sát thi_công xây_dựng công_trình 1 . Nội_dung và khối_lượng công_việc nhà_thầu thực_hiện được thể_hiện cụ_thể trong Phụ_lục số ... [ Hồ_sơ mời_thầu ( hoặc hồ_sơ yêu_cầu ) của chủ đầu_tư ] và các thỏa_thuận tại các biên_bản đàm_phán hợp_đồng giữa các bên bao_gồm các công_việc chủ_yếu sau : 
 Nội_dung công_việc của hợp_đồng tư_vấn giám_sát thi_công xây_dựng công_trình bao_gồm giám_sát về chất_lượng , khối_lượng , tiến_độ , an_toàn lao_động và bảo_vệ môi_trường trong quá_trình thi_công . Nội_dung công_việc cụ_thể của giám_sát thi_công xây_dựng công_trình thực_hiện theo Khoản 1 Điều 26 Nghị_định số 46 / 2015 / NĐ - CP. 
 2 . Nhà_thầu phải lập và trình sản_phẩm của hợp_đồng tư_vấn giám_sát thi_công xây_dựng công_trình bao_gồm : 
 a ) Báo_cáo định_kỳ : Cung_cấp cho bên giao_thầu , nhà_thầu thi_công các Báo_cáo định_kỳ hàng tuần về các công_việc do bộ_phận thi_công đã và đang thực_hiện_tại công_trường , trong đó có báo_cáo các công_việc đã hoàn_thành và được nghiệm_thu trong kỳ báo_cáo , nhận_xét , đánh_giá của bộ_phận giám_sát thi_công về chất_lượng , khối_lượng , tiến_độ , an_toàn lao_động và bảo_vệ môi_trường . 
 b ) Báo_cáo nghiệm_thu từng hạng Mục : Sau mỗi công_đoạn thi_công phải thực_hiện công_tác nghiệm_thu bộ_phận , hạng Mục công_trình đã hoàn_thành để đánh_giá về mặt kỹ_thuật và chất_lượng cũng như khối_lượng công_việc đã hoàn_thành , nhận_xét và đưa ra phương_hướng thực_hiện các công_đoạn tiếp_theo . 
 c ) Báo_cáo đột_xuất theo yêu_cầu của bên giao_thầu .