సాక్షి, హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన జిల్లా కేంద్రాల్లో పాలనను సులభతరం చేయడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ భవనాల నిర్మాణ ప్రక్రియ నిలిపివేయబడింది. అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల పని లయలను ఒకే చోట తీసుకురావడానికి 2017 అక్టోబర్‌లో ప్రారంభమైన కలెక్టరేట్ భవనాల నిర్మాణం ఒకటి లేదా రెండు జిల్లాలు మినహా మిగతా అన్నిటిలో పూర్తయ్యే దశకు చేరుకుంది. సిద్దిపేట, నిజామాబాద్‌తో సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 10 జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్ భవనాలు ఈ నెలలో ప్రారంభం కానున్నాయి, వచ్చే నెలలో ఆరు జిల్లాలు ప్రారంభమవుతాయి.
మిగిలిన కేంద్రాల నిర్మాణ పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయని, చిన్న పనులు మాత్రమే పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఒక సంవత్సరంలోపు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించినప్పటికీ, వివాదాలు, భూసేకరణ, కాంట్రాక్ట్ పనుల కోసం బిల్లుల జారీ, కరోనా లాకింగ్ మరియు కార్మిక కొరత కారణంగా భూసేకరణ ఆలస్యం అయింది. మొత్తం సమగ్ర కలెక్టరేట్ భవనాలు త్వరలో అక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయని, ఇది ప్రజల పరిపాలనకు తోడ్పడుతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆదివారం హైదరాబాద్‌లోని తన అధికారిక నివాసం నుంచి అధికారులతో కలెక్టరేట్ భవనాలను ప్రారంభించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసి, ఈ భవనాలను వీలైనంత త్వరగా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. దశ: (ఐటీ సిబ్బంది కార్యాలయాలకు లేస్తారు ..)
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ భవనాల నిర్మాణ పురోగతి ఈ క్రింది విధంగా ఉంది …
అక్టోబర్ 11, 2017 న, ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సిద్దిపేట జిల్లా ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ మరియు పోలీస్ కమిషనరేట్ పనులకు పునాదిరాయి వేశారు. చీఫ్ చేతిలో 2020 డిసెంబర్ 10 న ప్రారంభం కానున్న యుద్ధం ఆధారంగా పనులు పూర్తయ్యాయి. కానీ ఈవెంట్ చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడింది. జిల్లా భవనం తెరవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
అక్టోబర్ 11, 2017 న ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ సిరిసిల్లా ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ భవనాన్ని సందర్శించారు. 2018 లో పనులు ప్రారంభమై 2019 అక్టోబర్ నాటికి పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ నిర్మాణ స్థలం లోతట్టుగా ఉన్నందున, తరచుగా మట్టిని నింపాల్సి ఉంటుంది. రూ. రూ .30 కోట్ల వ్యయంతో ప్రారంభించిన ఈ భవనం పూర్తయింది మరియు ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దశ: (రాష్ట్రానికి కరోనా వ్యాక్సిన్ వస్తుందా?)
కొత్త కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ 2017 అక్టోబర్‌లో జగిట్టల జిల్లా కేంద్రంలోని తారూర్ శిబిరంలో ప్రారంభించబడింది. 25.34 ఎకరాలు రూ. రూ .30 కోట్ల కలెక్టరేట్ నిర్మాణం ఆరు నెలల్లో పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.
వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టరేట్ యొక్క కొత్త భవనం మూడవ అంతస్తులో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయాలను ఒకే చోట ఉంచడానికి రూపొందించబడింది. సుమారు రూ. రూ .45 కోట్ల ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు 99 శాతం పూర్తయ్యాయి.
కామారెట్టి జిల్లా పరిపాలన తన పనిని పూర్తి చేసింది. ఇది అక్టోబర్ 10, 2017 న ఉంచబడింది మరియు ప్రారంభించటానికి సిద్ధంగా ఉంది.
పెడప్పల్లి జిల్లా కొత్త కలెక్టరేట్ నిర్మాణ పనులను అప్పటి హోంమంత్రి నైనీ నరసింగ్‌హారెడ్డి చేతిలో అక్టోబర్ 11, 2018 న ప్రారంభించారు. రూ. 36.60 కోట్ల నుంచి రూ. ఇప్పుడు 95 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి.
READ Sorcia Minerals adquiere derechos de litio en Salar de Marigunga, Chile
అక్టోబర్ 11, 2017 న అప్పటి వ్యవసాయ మంత్రి పోచరం శ్రీనివాసారెడ్డి నిజామాబాద్ గ్రామీణ మండలంలోని కనపూర్ శివార్లలో నిర్మాణంలో ఉన్న కలెక్టరేట్ కోసం పునాది రాయి వేశారు. ప్రభుత్వం రూ. 62 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుతం భవనం మొత్తం నిర్మాణం పూర్తయింది. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ పనులు, అదనపు పని, ఇంటీరియర్ రోడ్ పనులు, నాటడం మరియు ఇతర చిన్న పనులు జరుగుతున్నాయి. మొత్తం ఉద్యోగం పూర్తి చేయడానికి ఇంకా ఒక నెల నుండి 45 రోజులు పడుతుంది.
వనపార్తి జిల్లా కేంద్రంలో కొత్త కలెక్టరేట్ నిర్మాణానికి 2017 అక్టోబర్ 11 న పునాదిరాయి వేశారు. ఇప్పటివరకు 85 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. మొత్తం 17 ఎకరాల వ్యయంతో రూ. రూ .51.7 కోట్ల వ్యయంతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సీలింగ్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ చేస్తున్నారు.
కత్వాలా కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ రూ. 36.80 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటివరకు రూ. 28 కోట్ల పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి అన్ని పనులు పూర్తవుతాయని, సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
రూ. రూ .35 కోట్లు ఖర్చవుతుందని భావిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు ఇప్పటివరకు 70 శాతం పూర్తయింది.
జనగామ న్యూ కలెక్టరేట్ నిర్మాణ పనులు 2017 డిసెంబర్‌లో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనికి రూ. రూ .42 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించారు. ఏప్రిల్ మొదటి వారం నాటికి అవి 100 శాతం పూర్తవుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మహాబుబాబాద్ జిల్లాలో అప్పటి ఉప ముఖ్యమంత్రి కటియం శ్రీహరి, మంత్రి కెడిఆర్ 2018 ఏప్రిల్ 4 న ఈ భవనానికి పునాదిరాయి వేశారు. మొత్తం నాలుగు బ్లాకుల ధర రూ. రూ .43 కోట్ల వ్యయంతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. బ్లాక్స్ ఎ మరియు బి ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉండగా, మిగతా రెండు బ్లాక్స్ స్లాబ్ దశలో ఉన్నాయి.
మంజిరాలా జిల్లాలోని నాస్‌పూర్‌లో 27 ఫిబ్రవరి 2018 న ప్రారంభించబడింది. నాస్‌పూర్‌లో 26.27 ఎకరాల భూమికి రూ .41.54 కోట్లు కేటాయించారు. ఇప్పటివరకు సగానికి పైగా పనులు పూర్తయ్యాయి.
అక్టోబర్ 11, 2017 న రూ. 30.80 కోట్లు అప్పటి స్పీకర్ మధుసూధానాచారి ఇచ్చారు. మూడు సంవత్సరాల తరువాత, నిర్మాణం ఇప్పటికీ స్తంభాల దశలో ఉంది. సైట్ వివాదంతో కోర్టు కేసులు, నిర్మాణ పనులను తాత్కాలిక విరామంలో ఉంచాయి ఎందుకంటే సైట్ ఒక కొలనులో ఉంది మరియు పున es రూపకల్పన చేయవలసి వచ్చింది.
ములుకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్‌కు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి అనుమతి రాలేదు. ములుకు జోనల్ ప్రభుత్వ గ్రాడ్యుయేట్ కళాశాల సమీపంలో 70 ఎకరాల భూమిని రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించినప్పటికీ అటవీ, రెవెన్యూ శాఖల మధ్య వివాదం కొనసాగుతోంది.
కొత్త సూర్యపేట జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనం నిర్మాణ పనులు మార్చి 2018 లో ప్రారంభమయ్యాయి. రూ. 47.85 కోట్లు మంజూరు చేశారు. ప్రస్తుతం స్లాబ్ పని పూర్తయింది మరియు ఇంటీరియర్ పని పెండింగ్‌లో ఉంది.
READ సాధారణ రైలు సేవలు: సాధారణ రైళ్లు ఇప్పుడు తిరిగి ప్రారంభించబడలేదా? రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్ ముఖ్య వ్యాఖ్యలు - నిర్ణీత తేదీ ఇవ్వలేము, సాధారణ రైలు సేవలపై రైల్వే బోర్డు ఛైర్మన్
మేడక్ శివార్లలో కొత్త కలెక్టరేట్ కార్యాలయ భవనం నిర్మాణానికి 2018 మే 9 న చీఫ్ కెసిఆర్ భూమికి నివాళులర్పించారు. ఇది సుమారు 32 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ. రూ .48.62 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టారు. ఈ ఏడాది మార్చి నాటికి పనులు పూర్తవుతాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రం శివార్లలో కొత్త కలెక్టరేట్ భవనం నిర్మాణం రూ. 40 కోట్లు కేటాయించారు. 2018 సెప్టెంబరులో, భీమన్న గుత్తాలో భూమిని కేటాయించడం మరియు అక్కడ నిర్మించడంలో వైఫల్యంపై స్థానికులు ప్రతిపక్షాలతో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో, 25 ఎకరాలను మరెక్కడా కేటాయించినప్పటికీ, ఇంకా సమస్య ఉంది, మరియు 15 ఎకరాలలో నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.
పరిపాలనను సులభతరం చేయడానికి ..: మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి
పరిపాలనా వికేంద్రీకరణలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయడం, కొత్త ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించినట్లు రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాలు, హౌసింగ్, అసెంబ్లీ వ్యవహారాల మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఆదివారం, ఆర్‌అండ్‌బి అధికారులతో హైదరాబాద్‌లోని మంత్రివర్గ గృహాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ల నిర్మాణ పనుల పురోగతిని ఆయన సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఈ నెల నాటికి 10 కలెక్టరేట్లు ముఖ్యమంత్రి చేతిలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు చెప్పారు.
ఈ నెల మొదటి వారంలో సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, రెండవ వారంలో కామారెట్టి, జగత్యాల, సిరిసిల్లా, మూడవ వారంలో వరంగల్, జనగం, పెడపల్లి, నాల్గవ వారంలో వికారాబాద్ మరియు మత్సల్ జిల్లా పరిపాలనలు మరియు అన్ని పనులు పూర్తి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వనపార్తి, మహాబుబాబాద్, మెదక్, నాగర్‌కోయిల్, ఖమ్మం, సూర్యపేట, భోపాల్ పాఠశాల జిల్లాల్లోని కలెక్టరేట్‌ల పనులను వేగవంతం చేయాలని, వచ్చే నెలలో ప్రారంభించడానికి సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్‌అండ్‌బి ఇంజనీర్ చీఫ్ గణపతి రెడ్డి, ఎస్‌ఇ, ఇఇ, ఆర్కిటెక్ట్ సుధాకర్ తేజ పాల్గొన్నారు.
Dhanvi Ditya
“उत्साही सामाजिक मिडिया कट्टर”
SaveSavedRemoved 0
Previous
యుగానికి ఓక్కాడు సీక్వెల్: 'ఏజ్ వన్' సీక్వెల్: హీరోని మార్చిన ధనవంతుడు .. తంపికి అవకాశం ఉంది! - సెల్వరాగవన్ ధనుష్‌లో వెయ్యిలో 2 ని ప్రకటించాడు
Next
తెలంగాణలో కరోనా కేసులు తగ్గాయి .. ఎన్ని కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి ... | తెలంగాణ నుండి కొత్తగా 238 కరోనా వైరస్ కేసులు, 3 మరణాలు సంభవించాయి
Related Articles	
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
AIFF రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జోక్యం తర్వాత జార్ఖండ్ భాగస్వామ్యాన్ని అనుమతించవచ్చు – ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
స్పెయిన్ యొక్క ‘స్క్రాప్ కేథడ్రల్’ సృష్టికర్త మరణం తర్వాత జీవించి ఉంది | జీవితం
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
జార్ఖండ్ న్యూస్ డైజెస్ట్: గోవా అథ్లెటిక్ స్టేడియంలో హైదరాబాద్ ఎఫ్‌సి మ్యాచ్‌తో జంషెడ్‌పూర్ ఎఫ్‌సి తలపడనుంది.
saakshi, hyderabad: rashtramlo kottagaa erpadina jilla kendraallo paalananu sulabhataram cheyadame rashtra prabhutvam lakshyamgaa pettukunna intigrated collectoret bhavanala nirmaana prakriya nilipiveyabadindi. anni prabhutva vibhaagaala pani layalanu oke chota teesukuraavadaaniki 2017 actoberelo praarambhamaina collectoret bhavanala nirmaanam okati leda rendu jillaalu minaha migata annitilo puurtayyee dasaku cherukundi. siddipeta, nijaamaabaadhetho sahaa rashtra vyaaptamgaa 10 jillaallo collectoret bhavanalu ee nelalo praarambham kaanunnaayi, vache nelalo aaru jillaalu praarambhamavutaayi.
migilina kendrala nirmaana panulu daadaapugaa puurtayyaayani, chinna panulu matrame pendingle unnaayani adhikaarulu telipaaru. prabhutvam oka samvatsaramlopu nirmaanaanni puurti cheyalane lakshyaanni nirdesinchinappatiki, vivaadaalu, bhusekarana, contract panula kosam billula jaarii, karona lacking mariyu kaarmika korata kaaranamgaa bhusekarana aalasyam ayindi. mottam samagra collectoret bhavanalu twaralo akkada andubaatulo untaayani, idhi prajala paripaalanaku todpadutundani prabhutva vargaalu telipai. rodlu, bhavanala saakha mantri vemula prasant reddi aadivaaram hyderabadoleni tana adhikaarika nivasam nunchi adhikaarulatho collectoret bhavanaalanu praarambhinchaaru. pendingle unna panulanu puurti chesi, ee bhavanaalanu veelainanta twaragaa prajalaku andubaatuloki tecchela charyalu teesukovaalani aadesinchaaru. dasha: (it sibbandi kaaryaalayaalaku lestaru ..)
raashtravyaaptamgaa intigrated collectoret bhavanala nirmaana purogati ee krindi vidhamgaa undi u
actober 11, 2017 na, mukhyamantri kcr siddipeta jilla intigrated collectoret mariyu polies commisionate panulaku punaadiraayi vaesaaru. cheef chetilo 2020 dissember 10 na praarambham kaanunna yuddham aadhaaramgaa panulu puurtayyaayi. cony eevent chivari nimishamlo vaayidaa padindi. jilla bhavanam teravadaaniki siddamgaa undi.
actober 11, 2017 na mukhyamantri kcr sirisilla intigrated collectoret bhavanaanni sandarsinchaaru. 2018 loo panulu praarambhamai 2019 actober naatiki puurtayyee avakaasam undi. cony nirmaana sthalam lothattugaa unnanduna, tarachugaa mattini nimpalsi untundi. roo. roo .30 kotla vyayamtho praarambhinchina ee bhavanam poortayindi mariyu praarambhinchadaaniki siddamgaa undi. dasha: (rashtraniki karona vyaxin vastundaa?)
kotta collectoret complexes 2017 actoberelo jagittala jilla kendramloni tarur sibiramlo praarambhinchabadindi. 25.34 ekaraalu roo. roo .30 kotla collectoret nirmaanam aaru nelallo puurtavutumdani bhaavistunnaaru.
varangal arban collectoret yokka kotta bhavanam moodava antastulo unna anni prabhutva saakha pradhaana kaaryaalayaalanu oke chota unchadaaniki roopondinchabadindi. sumaru roo. roo .45 kotla praajektu nirmaana panulu 99 saatam puurtayyaayi.
kamaretti jilla paripaalana tana panini puurti chesindi. idhi actober 10, 2017 na unchabadindi mariyu praarambhinchataaniki siddamgaa undi.
pedappalli jilla kotta collectoret nirmaana panulanu appati hommantri nainee narasingreddy chetilo actober 11, 2018 na praarambhinchaaru. roo. 36.60 kotla nunchi roo. ippudu 95 saatam panulu puurtayyaayi.
READ Sorcia Minerals adquiere derechos de litio en Salar de Marigunga, Chile
actober 11, 2017 na appati vyavasaaya mantri pocharam srinivasareddy nijamabad graameena mandalamlooni kanapur shivaarlalo nirmaanamlo unna collectoret kosam punaadi raayi vaesaaru. prabhutvam roo. 62 kotlu ketaayinchaaru. prastutam bhavanam mottam nirmaanam poortayindi. offies furnicher panulu, adanapu pani, interiar rod panulu, naatadam mariyu itara chinna panulu jarugutunnaayi. mottam udyogam puurti cheyadaaniki inka oka nela nundi 45 rojulu padutundi.
vanapaarti jilla kendramlo kotta collectoret nirmaanaaniki 2017 actober 11 na punaadiraayi vaesaaru. ippativaraku 85 saatam panulu puurtayyaayi. mottam 17 ekaraala vyayamtho roo. roo .51.7 kotla vyayamtho deenni nirmistunnaaru. prastutam sealing mariyu electrical work chestunnaru.
katwala collectoret complexes roo. 36.80 kotlu manjuru chesaru. ippativaraku roo. 28 kotla panulu puurtayyaayi. ee edaadi joon naatiki anni panulu puurtavutaayani, siddamgaa unnatlu adhikaarulu chebutunnaru.
roo. roo .35 kotlu kharchavutundani bhaavistunna ee praajektu ippativaraku 70 saatam poortayindi.
janagama nyoo collectoret nirmaana panulu 2017 decemberelo praarambhamayyaayi. deeniki roo. roo .42 kotla budget ketaayinchaaru. epril modati vaaram naatiki avi 100 saatam puurtavutaayani adhikaarulu chebutunnaru.
mahabubabad jillaalo appati upa mukhyamantri katiyam srihari, mantri kdr 2018 epril 4 na ee bhavananiki punaadiraayi vaesaaru. mottam naalugu blaakula dhara roo. roo .43 kotla vyayamtho deenni nirmistunnaaru. blacks e mariyu bi prastutam chivari dasalo undagaa, migata rendu blacks slab dasalo unnaayi.
manjirala jillaalooni nasepoorle 27 fibravari 2018 na praarambhinchabadindi. nasepoorle 26.27 ekaraala bhoomiki roo .41.54 kotlu ketaayinchaaru. ippativaraku sagaaniki paiga panulu puurtayyaayi.
actober 11, 2017 na roo. 30.80 kotlu appati speaker madhusudhaanaachaari icharu. moodu samvatsaraala taruvaata, nirmaanam ippatikee stambhaala dasalo undi. sait vivaadamtoe kortu kesulu, nirmaana panulanu taatkaalika viraamamlo unchaayi endukante sait oka kolanulo undi mariyu puna es roopakalpana cheyavalasi vachindi.
muluku jilla majistreteaku prabhutvam nunchi elanti anumati raledu. muluku jonal prabhutva graduate kalasala sameepamlo 70 ekaraala bhoomini revenue adhikaarulu gurtinchinappatiki atavi, revenue saakhala madhya vivaadam konasagutondi.
kotta suryapeta jilla collectoret bhavanam nirmaana panulu marchi 2018 loo praarambhamayyaayi. roo. 47.85 kotlu manjuru chesaru. prastutam slab pani poortayindi mariyu interiar pani pendingle undi.
READ saadhaarana railu sevalu: saadhaarana raillu ippudu tirigi praarambhinchabadaledaa? railve bordu chairman mukhya vyaakhyalu - nirneeta tedee ivvalemu, saadhaarana railu sevalapai railve bordu chairman
medak shivaarlalo kotta collectoret kaaryaalaya bhavanam nirmaanaaniki 2018 mee 9 na cheef kcr bhoomiki nivaalularpinchaaru. idhi sumaru 32 ekaraala vistiirnamlo roo. roo .48.62 kotla vyayamtho nirmaana panulu chepattaru. ee edaadi marchi naatiki panulu puurtavutaayani adhikaarulu chebutunnaru.
nirmal jilla kendram shivaarlalo kotta collectoret bhavanam nirmaanam roo. 40 kotlu ketaayinchaaru. 2018 septembarulo, bheemanna guttaalo bhoomini ketayinchadam mariyu akkada nirminchadamlo vaiphalyampai sthaanikulu pratipakshaalato aandolana vyaktam chesaru. deenitho, 25 ekaraalanu marekkada ketayinchinappatiki, inka samasya undi, mariyu 15 ekaraalalo nirmaana panulu jarugutunnaayi.
paripaalananu sulabhataram cheyadaaniki ..: mantri prasant reddi
paripalana vikendreekaranalo bhagamga mukhyamantri kcr kotta jillaalanu erpaatu cheyadam, kotta intigrated kalektaretla nirmaanaanni praarambhinchinatlu rashtra rodlu, bhavanalu, housing, assembley vyavahaaraala mantri vemula prasant reddi telipaaru. aadivaaram, areandebi adhikaarulatho hyderabadoleni mantrivarga gruhaallo intigrated kalektaretla nirmaana panula purogatini aayana sameekshinchaaru. ee sandarbhamgaa mantri maatlaadutuu ee nela naatiki 10 kalektaretlu mukhyamantri chetilo erpaatu cheyanunnatlu cheppaaru.
ee nela modati vaaramlo siddipeta, nijamabad, rendava vaaramlo kamaretti, jagatyaala, sirisilla, moodava vaaramlo varangal, janagam, pedapalli, nalgava vaaramlo vikarabad mariyu matsal jilla paripaalanalu mariyu anni panulu puurti cheyadaaniki siddamgaa unnaayi. vanapaarti, mahabubabad, medak, nagarekoil, khammam, suryapeta, bhopal paatasaala jillaalloni kalektaretela panulanu vegavantam cheyalani, vache nelalo praarambhinchadaaniki siddham cheyalani aayana adhikaarulanu aadesinchaaru. ee samavesamlo areandebi injaneer cheef ganapati reddi, esii, ii, architect sudhakar teja paalgonnaaru.
Dhanvi Ditya
meanee meani maeame maeame
SaveSavedRemoved 0
Previous
yuganiki okkaadu seakwel: 'ej van' seakwel: heeroni maarchina dhanavanthudu .. tampiki avakaasam undi! - selvaragavan dhanushilo veyyilo 2 ni prakatinchaadu
Next
telamgaanalo karona kesulu taggaayi .. enni kotta kesulu namodayyayi ... | telamgaana nundi kottagaa 238 karona virus kesulu, 3 maranaalu sambhavinchaayi
Related Articles	
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
AIFF rashtra prabhutva jokyam tarvaata jarkhand bhagaswamyanni anumatinchavacchu – dhi nyoo indian expresse
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
spain yokka escrap kethadralle srushtikarta maranam tarvaata jeevinchi undi | jeevitam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
jarkhand neus digest: gova athletic stadiumlo hyderabad efsi myachentho janshedypur efsi talapadanundi.