Ngày 13/6 , báo cáo tại buổi giám sát của Thường trực HĐND TP HCM về các dự án chống ngập , ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng ( Phó giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố ) cho biết , thành phố hiện có 18 điểm ngập do mưa , 5 điểm ngập do triều cường . Dự kiến đến hết năm 2020 thành phố sẽ xử lý hết . Đại biểu Nguyễn Minh Nhựt ( Phó ban đô thị HĐND thành phố ) tỏ ra băn khoăn , cho rằng " con số báo cáo rất đẹp " nhưng thực tế công tác chống ngập còn rất nhiều tồn tại , nhất là tình trạng các dự án chậm tiến độ , chưa hiệu quả cũng như tính kết nối chưa cao . Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu tại cuộc họp . Ông Nhựt dẫn chứng dự án lắp đặt cống hộp trên đường Mai Xuân Thưởng ( quận Bình Thạnh ) đã hoàn thành 90 % . Hiện còn vướng một căn nhà chưa thoả thuận bồi thường được nên hệ thống cống bị thắt cổ chai , chưa phát huy tối đa tính hiệu quả . Hay hệ thống thoát nước trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ( quận Tân Bình ) không đồng bộ , không kết nối khiến khu vực này có thời điểm ngập nặng ... Tương tự , đại biểu Nguyễn Văn Đạt ( Phó Ban Văn hoá xã hội ) đề cập các dự án đã lắp đặt cống xong nhưng vẫn ngập vì chưa đồng bộ với hệ thống kênh rạch . Như đường Nguyễn Văn Quá khi mưa vẫn ngập vì phải chờ cải tạo rạch Cây Lim , hay hai dự án chống ngập trên đường Đỗ Xuân Hợp ( quận 9 , tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng ) sau khi hoàn thành phải chờ các dự án cải tạo hệ thống kênh rạch nên đường vẫn ngập . Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan , tốc độ đô thị hoá của thành phố đã vượt quá tầm kiểm soát , tần suất và vũ lượng mưa tăng , đỉnh triều ngày càng cao , lún nền diễn ra nghiêm trọng ... trong khi hệ thống thoát nước chưa kịp đầu tư nâng cấp mở rộng nên việc giải quyết tình trạng ngập còn chậm . " Tiến độ thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn chưa như mong muốn , song nhìn nhận khách quan tình trạng ngập nước đã giảm , không nặng như khoảng 7 năm trước .
Phó chủ tịch thành phố nhìn nhận tiến độ các dự án chống ngập chậm nhưng tình trạng ngập đã cải thiện hơn 7 năm trước .