Chiều 23/8 , tại cuộc họp về tiến độ dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông , Phó giám đốc Ban quản lý dự án Vũ Hồng Phương cho biết , khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành khoảng 96 % . Với các hạng mục chưa hoàn thành như kiến trúc nhà ga , các đơn thể trong khu bảo dưỡng ( Depot ) , hạ tầng khu Depot , Tổng thầu Trung Quốc đã nhập khẩu được 95 % khối lượng vật tư , thiết bị và triển khai lắp đặt khoảng 83 % . Dự án đã được đóng điện toàn hệ thống vào cuối tháng 7 và tiến hành căn chỉnh thiết bị . Đến ngày 20/8 , Tổng thầu bắt đầu vận hành thử đoàn tàu . Theo ông Phương , từ 20/9 , dự án sẽ thực hiện căn chỉnh , chạy thử toàn bộ 11 hệ thống thiết bị theo kế hoạch Bộ Giao thông đã báo cáo Thủ tướng . Thời gian tàu chạy thử trung bình 3 - 6 tháng trước khi khai thác thương mại . Video : Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử để kiểm tra một số hạng mục . Ông Phương cũng báo cáo với lãnh đạo Bộ Giao thông , Tổng thầu Trung Quốc đang chậm trễ trong hoàn thiện kế hoạch chi tiết vận hành thử , quy trình bảo trì bảo dưỡng , hồ sơ chứng nhận an toàn hệ thống , do vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiến độ bàn giao dự án . Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể cho rằng , việc điều hành dự án thời gian qua đã chuyển biến nhưng vẫn có thể chậm tiến độ . Ông yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phối hợp với lãnh đạo TP Hà Nội , làm việc với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc , trong đó có việc công bố quy trình vận hành để nghiên cứu , giám sát . "
Dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội sẽ chạy thử toàn hệ thống để căn chỉnh trong vòng 6 tháng trước khi khai thác thương mại .