Chiều 16-4 , đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV ( đơn vị quản lý , khai thác 22 cảng hàng không ) cho biết thông tin trên và cập nhật tiến độ dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành . Theo ACV , đơn vị này đã ý kết hợp đồng " Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi ( FS ) giai đoạn 1 " dự án Cảng HKQT Long Thành với liên danh tư vấn Nhật – Pháp – Việt ( JFV ) . Đơn vị này nhấn mạnh , sân bay Long Thành là một dự án có quy mô và chi phí đầu tư lớn , có nhiều đầu mục công việc với tính chất kỹ thuật phức tạp đặc thù ngành hàng không , ACV đã tập trung nguồn lực , phối hợp chặt chẽ , khẩn trương cùng Tư vấn JFV và các đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng HKQT Long Thành theo hợp đồng đã ký . Đến nay , tiến độ triển khai tổng thể các đầu mục công việc của tư vấn JFV đáp ứng theo yêu cầu của Hợp đồng . Các công tác trọng tâm như khảo sát địa hình địa chất , nghiên cứu phương án giao thông kết nối , thiết kế hệ thống sân đường sân bay , thiết kế các hệ thống kỹ thuật , quy hoạch vùng trời và thiết kế phương thức bay , thiết kế nhà ga hành khách , phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế , … được thực hiện khẩn trương và chất lượng theo đúng tiến độ hợp đồng . ACV đã phối hợp chặt chẽ với UBND Tỉnh Đồng Nai trong việc lập và thống nhất phương án quy hoạch kết nối giao thông đến Cảng HKQT Long Thành để báo cáo Bộ GTVT phê duyệt . " Hiện nay ACV đang đôn đốc Tư vấn JFV khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi ( FS ) giai đoạn 1 của dự án , đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trong tháng 6-2019 trình các bộ ngành liên quan , trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước , báo cáo Chính phủ , Uỷ ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét thông qua dự án tại kỳ họp tháng 10 năm nay " - đại diện ACV nói . Bên cạnh đó , ACV cũng cho biết hiện nay Báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM ) giai đoạn 1 cho Dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu . Đồng thời , dự án thu hồi đất , bồi thường , hỗ trợ tái định cư đang được UBND Tỉnh đồng Nai triển khai khẩn trương các công việc sau : triển khai dự án xây dựng 2 khu tái định cư hoàn chỉnh tại xã Lộc An và Bình Sơn , Huyện Long Thành để phục vụ việc di dời dân . Theo tiến độ Tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 vào cuối năm 2019 để bàn giao cho chủ đầu tư phục vụ công tác rà phá bom mìn , khởi công xây dựng cuối năm 2020 .
Hiện nay ACV đang đôn đốc Tư vấn JFV khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi ( FS ) giai đoạn 1 của dự án , đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trong tháng 6-2019 để các bộ ngành thẩm định , báo cáo Chính phủ .