Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đầu tư , xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi đại biểu Quốc hội . Theo đó , Tổng công ty Cảng hàng không ( ACV ) đã ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi với tư vấn JFV ( gồm các đơn vị của Nhật Bản , Pháp , Việt Nam ) và theo kế hoạch , đến tháng 7/2019 , tư vấn sẽ hoàn thành báo cáo này . JFV đang cập nhật nhu cầu giao thông hàng không ; thu thập dữ liệu phục vụ phân tích tài chính sơ bộ ; dữ liệu làm cơ sở thiết kế quy hoạch vùng trời ; nghiên cứu điều chỉnh mặt bằng kiến trúc nhà ga hành khách , điều chỉnh kích thước đường cất hạ cánh , đường lăn , sân đậu tàu bay cho phù hợp với các quy định hàng không mới nhất trên thế giới . Ngoài ra , đơn vị tư vấn cũng nghiên cứu hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành và quy hoạch thiết kế địa thế cho tổng thể công trình . Chính phủ đưa ra lộ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019 ; trình Quốc hội thông qua dự án vào tháng 10 cùng năm . Thủ tướng sẽ phê duyệt dự án vào tháng 12/2019 . Phối cảnh sân bay Long Thành theo thiết kế hình hoa sen . Cũng theo báo cáo , việc hoàn thiện và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay có dấu hiệu chậm tiến độ so với yêu cầu . Lý do là " pháp luật chưa có quy định cụ thể và việc lập báo cáo khả thi dự án giải phóng mặt bằng chưa có tiền lệ " nên tỉnh Đồng Nai lúng túng . Theo Bộ Giao thông , phần lớn diện tích đất cần bàn giao để xây dựng sân bay Long Thành là diện tích đất vườn cây cao su của Tổng công ty cao su Đồng Nai và đất của 200 hộ dân .
Việc hoàn thiện , thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chậm so với yêu cầu .