Sáng 3/8 , Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và đoàn công tác đã làm việc với chủ đầu tư và đại diện các địa phương nằm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để đốc thúc dự án này . Trước đó , Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ( VEC , chủ đầu tư ) cam kết thông xe kỹ thuật đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi vào ngày 30/6 , tuy nhiên không thực hiện đúng tiến độ . Sau đó , VEC đưa ra thời hạn 31/7 nhưng hiện đoạn đường này vẫn chưa được thông tuyến . Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phê bình chủ đầu tư , Ban quản lý dự án để chậm tiến độ và yêu cầu VEC đưa ra thời hạn cuối cùng , " không được thất hứa lần nữa " . Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra hiện trường cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi sáng 3/8 . Đại diện Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cho rằng , một trong những nguyên nhân khiến tiến độ không được đảm bảo là do các địa phương chậm bàn giao mặt bằng . Ông Thể nói nhận định đó không chính xác . " Quảng Nam có hơn 50 điểm vướng mắc nhưng địa phương đã giải quyết được 19 điểm . Tỉnh đã bàn giao mặt bằng , tại sao không thi công ” , Bộ trưởng Giao thông nêu vấn đề . Sau khi nêu một số khó khăn của dự án và hướng giải quyết , ông Mai Tuấn Anh , Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC khẳng định " ngày 2/9 sẽ thông tuyến và đưa vào khánh thành tuyến cao tốc này " .
Sau hai lần thất hứa về tiến độ , Chủ đầu tư khẳng định đoạn cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi sẽ được thông xe ngày 2/9 .