Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ , ngành lấy ý kiến về việc TP Đà Nẵng xin hủy vay vốn ODA từ Ngân hàng Phát triển châu Á ( ADB ) để thực hiện dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP Đà Nẵng giai đoạn 2012 - 2018 . Trước đó , dự án được UBND TP Đà Nẵng giao Công ty CP cấp nước Đà Nẵng ( Dawaco ) làm chủ đầu tư . Mục tiêu của dự án nhằm lắp đặt 37,78 km đường ống cấp nước đường kinh từ 0,4 - 1,2 m , mở rộng mạng lưới truyền tải , phân phối nước đến các khu vực trên địa bàn TP Đà Nẵng , nâng cao tỉ lệ hộ dân được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh . Dự án có tổng mức đầu tư 36,3 triệu USD , trong đó vốn vay ADB 30 triệu USD , vốn đối ứng Dawaco 6,3 triệu USD . Lý do Đà Nẵng xin hủy vay vốn ADB là do Dawaco không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết giải ngân trong hiệp định vay . Dù dự án được ký kết vay vốn từ lâu , nhưng đến nay Dawaco mới hoàn thành các gói thầu thiết kế chi tiết mạng lưới cấp nước , hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ mời thầu , đánh giá hồ sơ dự thầu , và kiểm toán giá trị độc lập hợp đồng . Giá trị giải ngân ước đạt 302.000 USD , trong khi Dawaco đã nhận nợ vay khoảng 573.331 USD , trong đó phí cam kết , lãi vay lên tới 233.500 USD . Theo UBND TP Đà Nẵng , dự kiến đến thời điểm hủy khoản vay 1-6-2019 , Dawaco sẽ nhận số nợ từ ADB khoảng 1,039 triệu USD , trong đó phí lãi vay khoảng 299.000 USD . Theo tính toán của Dawaco , thời gian đấu thầu dự án khoảng 6 tháng , cung cấp ống 4-5 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng , thi công các tuyến ống 12-15 tháng . Như vậy , từ nay đến khi hoàn thành dự án , Dawaco cần khoảng 26 tháng để thi công , trong khi theo hiệp định vay vốn đã ký , thời hạn kết thúc giải ngân là 31-12-2019 .
Dự án triển khai từ năm 2013 nhưng đến nay còn đang giai đoạn chuẩn bị đầu tư , trong khi khoản vay 30 triệu của Ngân hàng Phát triển Châu Á cuối năm 2019 phải kết thúc giải ngân .