Theo ông Mai Mạnh Hồng - tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận ( doanh nghiệp thực hiện dự án ) , về bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước , hiện nay Chính phủ đã có tờ trình trình Quốc hội xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ cho dự án khoảng 2.186 tỉ đồng giải ngân cho dự án năm 2019 - 2020 . Về hợp đồng tín dụng , hiện ngân hàng tài trợ vốn đang thẩm định phương án tài chính , cho vay được khoảng 50 % vốn đầu tư dự án , nhưng các điều kiện như : trong quá trình khai thác dự án không được làm thay đổi phương án tài chính , không được mở những con đường mới làm giảm nguồn thu của dự án … Những điều kiện này , theo ông Hồng là khó thực hiện , nằm ngoài tầm với của chủ đầu tư . Đại diện doanh nghiệp cho biết nhà đầu tư và các nhà thầu đã đổ vào dự án này khoảng 3.000 tỉ đồng , hiện tình hình tài chính của các nhà đầu tư , nhà thầu đã kiệt quệ . Phát biểu tại buổi làm việc , hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng họ chỉ cầm cự được đến giữa tháng 8-2019 chứ không phải là cuối tháng 8-2019 như dự đoán của chủ đầu tư . Ông Hồng cho biết thêm , doanh nghiệp dự án đã trình UBND tỉnh Tiền Giang , Bộ GTVT hồ sơ điều chỉnh dự án . Bộ GTVT đã có ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh . Tuy nhiên , UBND tỉnh Tiền Giang chưa phê duyệt dự án do đang chưa thống nhất với doanh nghiệp dự án về 2 giải pháp điều chỉnh ( điều chỉnh giải pháp xử lý nền đất yếu và điều chỉnh kết cấu mặt đường ) nhằm rút ngắn thời gian xây dựng và đảm bảo chất lượng , hạn chế rủi ro khi khai thác mặt đường trong điều kiện tuyến cao tốc đi qua khu vực nền đất yếu . Hiện nay , doanh nghiệp dự án đang chờ UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt điều chỉnh dự án và ký phụ lục hợp đồng để trình ngân hàng thẩm định và trả lời chính thức việc thu xếp tín dụng . " Với các khó khăn vướng mắc như trên , trong trường hợp không thu xếp được tín dụng trong tháng 8-2019 , khi đó chủ đầu tư buộc phải hướng dẫn các nhà thầu tạm dừng thực hiện dự án . Trong trường hợp này các bên cần có sự xác nhận rõ khối lượng công việc thực hiện đến 30-8-2019 làm cơ sở để các bên tính toán , đánh giá các nội dung liên quan sau này " , ông Hồng nói .
Trong cuộc làm việc giữa chủ đầu tư với UBND tỉnh Tiền Giang và các nhà thầu liên quan đến dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sáng 24-7 , hầu hết các ý kiến đều không mấy khả quan và nguy cơ phải dừng dự án là hoàn toàn có thể .