Kết luận thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN ) tại dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong nhiều khâu của dự án này . Cụ thể , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về khả năng thu xếp vốn , nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ , phương án hoàn trả vốn để thẩm định dự án trước khi phê duyệt dự án đầu tư , vi phạm nghị định số 12-2009 của Chính phủ . Tính chi phí quản lý dự án tăng hơn 19,5 tỉ đồng do áp sai hệ số khu vực khó khăn . Tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình , áp giá vật liệu , giá ca máy , áp định mức và tính một số chi phí chưa phù hợp dẫn đến giá trị dự toàn được duyệt sai tăng số tiền hơn 210 tỉ đồng . Nghiệm thu thanh toán sai tăng số tiền hơn 15,7 tỉ đồng . Do thực hiện dự án đầu tư chậm , không đáp ứng yêu cầu tiến độ đã được phê duyệt về vận hành thương mại tổ máy 1 , tổ máy 2 , cơ quan thanh tra xác định đó là một trong những nguyên nhân khiến Tập đoàn Dấu khí Việt Nam phải phê duyệt điều chỉnh tăng thêm tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỉ đồng . Sai phạm về hàng loạt vấn đề trong công tác lựa chọn nhà thầu , gồm : Hồ sơ mời thầu không yêu cầu về cán bộ phụ trách an toàn lao động , không có yêu cầu chi tiết về số lượng máy móc tham gia xây dựng ; hồ sơ dự thầu không có bản vẽ biện pháp đảm bảo an toàn giao thông , không có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong quá trình thi công , không có bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục … Từ những sai phạm trên , thanh tra bộ xây dựng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra , tổ chức kiểm điểm , xác định và xử lý trách nhiệm của các tổ chức , cá nhân có những vi phạm , sai sót được nêu trong kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra , có biện pháp khắc phục . Tập đoàn Dấu khí Việt Nam nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên . Ngoài ra , chỉ đạo ban quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 , các tổ chức , cá nhân có liên quan kiểm điểm xử lý trách nhiệm do đã có những sai sót , vi phạm nêu trong kết luận . Về kinh tế , cơ quan thanh tra yêu cầu PVN điều chỉnh giảm dự toán số tiền hơn 230 tỉ đồng , trong đó cụ thể là các gói thầu thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực sông Hậu ( hơn 9 tỉ đồng ) ; dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 ( hơn 220 tỉ đồng ) .
Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng , nhà máy nhiệt điện sông Hậu dính hàng loạt sai phạm , tính sai hàng trăm tỉ đồng .