Mới đây , Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP. HCM vừa ký kết hợp đồng thi công gói thầu xây lắp số 2 , là gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải . Đây cũng là gói thầu cuối cùng ở dự án này với thời gian hoàn thành vào năm 2024 , chậm 4 năm so với kế hoạch . Thủ tục chậm do nhiều phía Theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12-2013 về danh mục dự án vệ sinh môi trường TP. HCM giai đoạn 2 xác định thực hiện trong giai đoạn 2014 - 2019 . Thế nhưng dự án này không những chậm tiến độ vì thủ tục mà còn đang chậm tiến độ vì thiếu nợ nhà thầu . Dù từ năm 2014 , UBND TP đã có một số quyết định thúc đẩy thực hiện dự án , nhưng tiến độ thực hiện dự án vẫn còn chậm . Các hiệp định vay vốn ODA đã được ký kết với Ngân hàng Thế giới ( WB ) vào tháng 3 và tháng 7-2015 , nhưng đến tháng 1-2017 UBND TP mới ra quyết định phê duyệt 27 gói thầu dự án , trong đó có 8 gói thầu xây lắp , 16 gói thầu tư vấn và 3 gói thầu mua sắm . Vì vậy , đến tháng 2-2017 , gói thầu xây lắp 01 " thi công xây dựng tuyến cống bao " thuộc dự án giai đoạn 2 mới được khởi công . Đây là gói thầu đầu tiên với mục tiêu thu gom , xử lý toàn bộ nước thải lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ( bao gồm các quận 1 , 3 , Bình Thạnh , Tân Bình , Phú Nhuận ) và khu đô thị mới Thủ Thiêm ( Q. 2 ) . Theo ban quản lý dự án , tính đến tháng 3-2019 , toàn bộ các gói thầu đã thi công chỉ đạt 37 % khối lượng . Quy định của nhà tài trợ nước ngoài rất chặt chẽ nên tiến độ thực hiện từng gói thầu cũng mất nhiều thời gian .
Hợp đồng mới vừa được ký kết , các hợp đồng cũ vẫn đang nợ tiền thi công . Đó là mối lo không nhỏ cho Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP. HCM .