Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long ( Bộ Giao thông Vận tải ) cho biết , tiến độ xử lý 11 điểm sạt lở , sụt lún do mưa lũ từ cuối năm 2017 tại dự án Quốc lộ 217 qua Thanh Hoá đến thời điểm này bị chậm so với yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải . Cụ thể , tại gói thầu do Công ty cổ phần Tân Thành thi công các điểm sụt lún , sạt lở trên tuyến 217 tại các điểm : Km 158 + 030 - Km 158 + 180 ; Km 163 + 973 - Km 164 + 000 ; Km 165 + 180 - Km 165 + 240 ; Km 165 + 320 - Km 165 + 515 ( sụt ta luy âm và taluy dương ) ; Km 167 + 660 - Km 167 + 835 ; Km 171 + 143 Km 171 + 207 ; Km 173 + 610 - Km 173 + 686 ; Km 174 + 247 - Km 174 + 360 ; Km 177 + 520 - Km 177 + 565 ; Km 179 + 295 - Km 179 + 395 . Tính đến cuối tháng 10/2018 , nhà thầu mới thực hiện được gần 40 % khối lượng công việc . Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết , nguyên nhân thi công chậm là do trong quá trình thi công xuất hiện các điểm sụt trượt làm phát sinh phần giải phóng mặt bằng cần phải giải phóng , trong khi trước đó , dự án được phê duyệt không dự tính việc này ; đồng thời việc triển khai vào cao điểm mùa mưa nên còn nhiều khó khăn ; giao thông trên tuyến bị cản trở do phát sinh nhiều vị trí sạt trượt mới . “ Theo đánh giá thực tế tại hiện trường và tư vấn giám sát báo cáo khối lượng đá hộc để thi công là rất lớn khoảng 32.000 m3 ( gồm đá hộc xếp rọ đá , đá hộc xây , đắp , xếp khan … ) . Ngoài ra , trên tuyến hiện nay chỉ có một mỏ đá được phép khai thác là mỏ đá Tiến Loan không đủ công suất để đáp ứng thi công . Mặt khác , do chỉ có một mỏ đá nên chủ đá đã tăng giá đá hộc lên rất nhiều so với giá hợp đồng trúng thầu , nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua đá hộc để thi công , ” đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho hay . Theo tiến độ của dự án Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu là hết 25/12 phải hoàn thành . Tuy nhiên , đến nay , khối lượng đá hộc tập kết tại công trường mới đạt hơn 15.000 m3 . Theo yêu cầu thi công cần khoảng 17.000 m3 , như vậy mỗi ngày sẽ cần phải tập kết khoảng 300 m3 đá hộc mới đủ để đảm bảo tiến độ .
Tiến độ khắc phục sụt trượt tại Quốc lộ 217 qua Thanh Hoá đến thời điểm này bị chậm so với yêu cầu của bộ Giao thông Vận tải .