Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại một số nhà ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông , nhiều hạng mục dự án vẫn chưa được hoàn thiện , vật liệu , rác , phế liệu ngổn ngang . Một số nhà ga chỉ có vài công nhân đang thi công lắp đặt mái che cầu thang lên xuống . Thậm chí có nhà ga chưa hoàn thành việc lắp đặt mái che cầu thang nhưng không thấy bóng dáng công nhân . Theo ông Vũ Hồng Phương - phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông vận tải , tiến độ thi công các hạng mục còn lại của dự án thời gian qua còn chậm . Đến thời điểm này , dự án vẫn còn cần hoàn thiện phần kiến trúc các nhà ga ( ốp lát , sơn bả , sơn tường … ) ; thiết bị vệ sinh , hệ thống phòng cháy chữa cháy ; đấu nối hệ thống cấp , thoát nước với hệ thống cấp nước của thành phố ; mái che thang cuốn các nhà ga ; hoàn thiện kiến trúc các đơn thể khu depot ; thi công cảnh quan , cây xanh ; hệ thống chiếu sáng , thang máy , điều hoà thông gió khu depot ... Về công tác vận hành thử liên động toàn hệ thống , ông Phương cho biết đến nay tổng thầu chưa hoàn thành căn chỉnh liên động 5 hạng mục thông tin , tín hiệu , đoàn tàu , điện lực và đường ray . Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông - Ảnh : NAM TRẦN . Cạnh cầu thang lên xuống ga Văn Quán ( Hà Đông ) , xe rác xếp thành một hàng dài . Phần mái che thang cuốn chưa được hoàn thiện - NGUYÊN KHA . Nhiều hạng mục vẫn đang thi công dang dở , vật liệu đặt ngổn ngang trước cửa một nhà ga trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông , không có bóng dáng công nhân làm việc - Ảnh : MAI THƯƠNG . Công nhân lắp đặt mái che trên thang cuốn - Ảnh : MAI THƯƠNG .
Chạy thử đã 6 tháng nhưng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa chốt được ngày khai thác do nhiều hạng mục chưa xong , làm chậm ; nơi ngập rác ; thậm chí cầu thang lên xuống thành nơi xích chó ...