Liên quan việc tính sai , làm tăng tổng mức đầu tư dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội hơn 63 tỉ đồng , UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước , thoát nước và môi trường Hà Nội ( gọi tắt là Ban quản lý dự án ) xử nghiêm cá nhân để xảy ra vi phạm , sai sót . Đây là dự án sử dụng vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA ) , quy mô đầu tư dự án sau điều chỉnh lên tới 8.000 tỉ đồng . Trước đó , theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II , quá trình triển khai dự án đã để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác lập , thẩm tra , thẩm định và phê duyệt dự toán , chi phí xây dựng công trình . Việc Ban quản lý dự án tính toán khối lượng dự án bằng phương pháp thủ công , vận dụng định mức chưa phù hợp , tính sai đơn giá vật liệu đã làm tăng tổng mức đầu tư hơn 63 tỉ đồng . Mặc dù vậy , Thanh tra Bộ Xây dựng lại không thể yêu cầu đơn vị này lập lại dự án vì các gói thầu thuộc dự án đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế để chọn thầu theo hiệp định vay vốn và đã quyết toán . Một sai phạm khác cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện là công tác nghiệm thu thanh toán dự án làm tăng giá trị thanh toán 2,3 tỉ đồng . Cụ thể , Ban quản lý dự án đã tính thừa khối lượng bêtông cốt thép , khối lượng đào đắp khi thanh toán khối lượng thi công cho các nhà thầu . Dự án cải tạo sông Tô Lịch nằm trong dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - dự án II - Ảnh : NAM TRẦN
Đây là dự án sử dụng vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA ) , quy mô đầu tư dự án sau điều chỉnh lên tới 8.000 tỉ đồng .