Trên thực tế , đã có 5 điểm xử lý ngập úng chậm tiến độ , không có khả năng hoàn thành trong năm 2018 trên địa bàn các quận Sơn Trà , Ngũ Hành Sơn , Cẩm Lệ , Liên Chiểu . Tình thế này buộc chính quyền TP Đà Nẵng phải gia hạn thời gian hoàn thành qua năm 2019 . Ghi nhận tại một số công trình được yêu cầu hoàn thành trong năm 2018 cho thấy hầu hết đang gặp khó khăn về tiến độ , ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt cư dân . Tại công trình nâng cấp , cải tạo đường Trần Quang Khải ( P . Thọ Quang , Q. Sơn Trà ) , mặc dù được Sở Xây dựng đánh giá đã xử lý hết ngập nhưng hiện trường còn khá bừa bộn . Theo người dân , đơn vị thi công đào xới nham nhở rồi để chỏng chơ khiến cả đoạn đường ngập mỗi khi có mưa lớn . Nguyên nhân do vướng giải toả nên ảnh hưởng việc thi công hoàn thiện hạng mục thoát nước . Ngoài ra , hệ thống cấp nước trên tuyến này có cao trình sát mặt đường , buộc phải di dời mới thảm nhựa đường khiến việc thi công chậm trễ . Một công trình lớn khác là công trình cải tạo cầu Đa Cô , cống qua đường Tôn Đức Thắng tại kênh Yên Thế - Bắc Sơn ( Q . Cẩm Lệ ) dù không vướng giải phóng mặt bằng nhưng cũng bị đánh giá chậm tiến độ .
Nhiều công trình nâng cấp , cải tạo chống ngập các tuyến đường tại TP Đà Nẵng đang tiến hành rất ngổn ngang , chậm tiến độ trong khi miền Trung đã bắt đầu vào mùa mưa lũ .