Ngày 14/10 , 20 nhà thầu thực hiện dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã ký cam kết về tiến độ . Ông Đường Hồng , Giám đốc điều hành dự án ( Tổng thẩu EPC ) , cho biết , tổng thầu sẽ đẩy nhanh thanh quyết toán cho các nhà thầu phụ , đảm bảo nguồn tài chính , mặt bằng thi công , hồ sơ thiết kế để các nhà thầu thi công . Đặc biệt , tổng thầu dành 2 triệu USD thưởng cho các nhà thầu phụ làm vượt tiến độ , mỗi nhà thầu vượt tiến độ sẽ được thưởng 10 triệu đồng / ngày ; nhà thầu không đạt tiến độ , chậm một ngày sẽ bị phạt 10 triệu đồng . Tổng thầu Trung Quốc đã xây dựng mốc thời gian cụ thể cho từng hạng mục để xác định thưởng phạt . Tổng thầu Trung Quốc ký cam kết tiến độ với các nhà thầu phụ . " Việc ký cam kết tiến độ giữa Tổng thầu và nhà thầu còn là cam kết tiến độ dự án của các nhà thầu đối với Chính phủ Việt Nam , người dân Hà Nội " , ông Đường Hồng nói . Khu điều hành , bảo dưỡng , sữa chữa tại Hà Đông đang được khẩn trương xây dựng . Chứng kiến lễ ký kết tiến độ , Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực , tăng cường trang thiết bị , thực hiện làm 3 ca , 4 kíp để triển khai đúng tiến độ . Hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đạt khối lượng xây lắp 85 % , sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây lắp đến hết năm 2016 , sau đó tiến hành lắp đặt thiết bị và chạy thử . Dự kiến tuyến đường sắt khai thác thương mại vào tháng 10/2017 .
Để thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông , Tổng thầu EPC chi 2 triệu USD để thưởng các nhà thầu phụ vượt tiến độ dự án .