Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết , dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể vận hành chính thức vào dịp 30/4 như kế hoạch . " Tổng thầu và Ban quản lý đã tích cực làm việc song vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để nghiệm thu , Bộ Giao thông đã giao Ban quản lý dự án cập nhật lại tiến độ của dự án " , ông Đông nói . Theo quy định , dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi đưa vào vận hành chính thức phải có đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống , được thực hiện độc lập bởi Liên danh nhà thầu quốc tế Apave - Certifier - Tricc và được Cục Đăng kiểm cấp chứng nhận chất lượng , an toàn kỹ thuật . Sau đó , dự án còn được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra , đánh giá tổng thể lần cuối . Cuối tháng 4 , các công tác này vẫn chưa hoàn thành , Cục Đăng kiểm cho biết , khối lượng kiểm định 13 đoàn tàu đạt 98 % , đơn vị chưa hoàn thành việc kiểm định phương tiện do vẫn phải chờ tổng thầu cung cấp các hồ sơ thiết bị . Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử trên tuyến . Theo ghi nhận của VnExpress , hầu hết các hạng mục xây lắp trên tuyến đường sắt đã hoàn thành , nhiều thiết bị ở các nhà ga đã được lắp đặt và vận hành thử . Tuy nhiên , còn một số hạng mục như mái che thang cuốn ngoài trời của các nhà ga , công tác đào tạo nhân sự chưa được hoàn thành . Về phía Tổng thầu Trung Quốc , ông Đường Hồng ( Giám đốc dự án ) xác nhận công trình chưa được khai thác theo kế hoạch tiến độ do còn một số vướng mắc về hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu các hạng mục cũng như toàn bộ dự án . Một số vướng mắc do quy định khác nhau giữa hai nước .
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chốt tiến độ khai thác thương mại vào cuối tháng 4 song dự án chưa hoàn thành nghiệm thu .