Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vừa đốc thúc các nhà thầu khẩn trương xây lắp tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông để hoàn thành vào cuối năm 2016 , nửa đầu năm 2017 lắp đặt thiết bị và chạy thử , giữa năm 2017 đưa vào khai thác . Lãnh đạo ngành giao thông cho biết vừa qua dự án chậm tiến độ 2 tháng , nhưng khối lượng công việc bị ảnh hưởng trong thời gian đó không lớn . Để tổng tiến độ dự án theo đúng kế hoạch , các đơn vị thi công đã được yêu cầu tập trung nguồn lực , tăng ca bù tiến độ tất cả gói thầu . Thứ trưởng Trường đề nghị trong tháng 8 , Tổng thầu EPC triển khai việc thanh toán cho các nhà thầu vụ , bao gồm gói 12 triệu USD và 19 triệu USD , giải ngân cho nhà thầu Việt Nam khoảng 600 tỷ đồng . Ngoài ra , Tổng thầu tiếp tục làm việc với Ngân hàng Eximbank Trung Quốc để đẩy nhanh vay 250 triệu USD còn lại trong gói tín dụng , phục vụ kịp thời cho năm 2017 . Trong cuộc họp tại Bộ Giao thông cuối tuần qua , ông Đường Hồng ( Giám đốc điều hành dự án , Tổng thầu EPC Trung Quốc ) cho biết trong 6 tháng đầu năm , mặc dù khó khăn về nguồn vốn song các nhà thầu đã đưa dự án hoàn thành phần bệ trụ , thân trụ , xà mũ . Ngoại trừ ga Cát Linh và ga Vành đai 3 , 10 nhà ga khác đã xong kết cấu chính . Vừa qua , Tổng thầu đã điều động 60 triệu NDT vốn lưu động chi trả cho các đơn vị thầu phụ , nhà cung cấp vật tư và thanh toán chi phí quản lý dự án . Hiện Tổng thầu hiện còn nợ nhà thầu phụ 340 tỷ đồng . Phía Tổng thầu khẳng định , sau khi nhận được 19 triệu USD tạm ứng bổ sung , Tổng thầu sẽ lần lượt thanh toán cho các đơn vị .
Trừ ga Cát Linh và Vành đai 3 , 10 nhà ga khác của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã xong kết cấu chính .