Vì sao có tiền vẫn chậm tiến độ ? Cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được khởi công xây dựng vào tháng 12/2014 tại xã Liêm Tuyền , TP. Phủ Lý , Hà Nam với quy mô mỗi bệnh viện 1.000 giường , diện tích sàn mỗi bệnh viện gần 120.000 m2 , tổng mức đầu tư cả 2 dự án hơn 8.000 tỷ đồng . Tuy nhiên 2 " siêu dự án " này đã chậm tiến độ và ngừng thi công nhiều tháng nay Theo đại diện ban Quản lý dự án y tế trọng điểm ( bộ Y tế ) , đây là 2 dự án trọng điểm của bộ Y tế , quy mô dự án rất lớn , công nghệ hiện đại lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam . Do đó , bộ Y tế đã chỉ đạo Ban sử dụng nhà thầu tư vấn nước ngoài ( công ty VK – Brussels ) lập dự án , thiết kế ý tưởng , thiết kế cơ sở ( TKCS ) và triển khai thiết kế kỹ thuật ( TKKT ) phần kiến trúc công trình . Còn phần thiết kế kết cấu và cơ điện công trình do các nhà thầu tư vấn trong nước thực hiện . Bộ cũng chỉ đạo ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu hỗn hợp , bao gồm TKKT , thiết kế bản vẽ thi công , thi công và lắp đặt thiết bị công trình . Lý do chậm tiến độ , ban Quản lý dự án y tế trọng điểm lý giải , là do trong quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn vì quy mô lớn , phải phối kết hợp và hài hoà về giải pháp thiết kế giữa tư vấn nước ngoài và điều kiện của Việt Nam , chuyển đổi thủ tục thẩm định , phê duyệt thiết kế theo quy định của luật Xây dựng 2014 . Các gói thầu thực hiện theo hợp đồng vừa thiết kế , thẩm định và vừa triển khai thi công , trong khi chưa có sự phối hợp nhịp nhàng , chặt chẽ giữa đơn vị thiết kế trong và ngoài nước , đơn vị thẩm tra , đơn vị thẩm định , cũng như trong áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn châu Âu . Đại diện ban Quản lý dự án y tế trọng điểm còn cho rằng , trên cơ sở TKKT theo từng hạng mục và giai đoạn được thẩm định , phê duyệt , thì cơ quan thiết kế của tổng thầu mới có thể hoàn chỉnh dự toán để gửi viện Kinh tế xây dựng thẩm tra . Dự toán xây lắp dựa vào nhiều yếu tố phát sinh trong thực tế thi công đã gây nhiều tranh cãi giữa các bên khi thẩm tra , làm mất nhiều thời gian .
Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - bộ Y tế vừa có câu trả lời với PV về giải pháp cho cơ sở 2 của bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai chậm tiến độ nhiều tháng nay , tuy nhiên vẫn chưa thấy phương án cụ thể nào .