Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa giao cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước TP phối hợp Ban quản lý đường sắt đô thị TP bố trí đủ vốn từ ngân sách để tạm ứng thanh toán cho các nhà thầu xây dựng tuyến metro số 1 Bến Thành ( Q. 1 ) - Suối Tiên ( Q. 9 ) . Việc tạm ứng vốn nhằm giúp dự án thi công đúng tiến độ trong thời gian chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn từ ngân sách trung ương . Trước đó TP đã tạm ứng 1.173 tỉ đồng để chủ đầu tư trả tiền cho nhà thầu . Tính đến cuối tháng 10-2017 , dự án tuyến metro số 1 đã thi công đạt 43 % khối lượng . Do việc cấp vốn từ trung ương chậm trễ , Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM cho biết có nguy cơ dự án tạm dừng và khó hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng trong năm 2020 . Dự án đầu tư tuyến metro số 1 có tổng mức đầu tư ban đầu 1,09 tỉ USD , sau đó được điều chỉnh lên 2,49 tỉ USD . Trước đó , trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ , Bộ Kế hoạch - đầu tư xác định trách nhiệm làm chậm giải ngân vốn ( vốn từ trung ương cấp cho TP. HCM ) là do TP. HCM hiểu sai chỉ đạo và các bộ , ngành liên quan chưa giám sát chặt chẽ trong điều chỉnh vốn đầu tư và triển khai dự án . Do vậy , Bộ Kế hoạch - đầu tư đã kiến nghị giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với TP. HCM , Bộ Tài chính cập nhật , rà soát việc điều chỉnh tổng mức đầu tư , báo cáo Chính phủ xem xét và trình Quốc hội ; xác định rõ giá trị vay lại của dự án ; báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 5-2018 để phê duyệt tổng mức đầu tư , làm căn cứ triển khai dự án . Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ở đoạn đi qua quận Bình Thạnh hướng về trung tâm thành phố - Ảnh : HỮU KHOA
Việc tạm ứng vốn để giúp dự án thi công tuyến metro số 1 giữ đúng tiến độ trong thời gian chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn từ ngân sách trung ương .