Thời gian gần đây có một số thông tin về nhánh C1 , thuộc nút giao thông Dung Quất nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào đường Trì Bình - Dung Quất ( quốc lộ 1 ) , bị lún quá thiết kế được duyệt , và cần khoảng thời gian 300 ngày để xử lý . Nút giao Dung Quất , là một hạng mục thuộc gói thầu A3 Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi , đi qua địa phận xã Bình Nguyên và xã Bình Chánh , huyện Bình Sơn , tỉnh Quảng Ngãi . Nút giao này có hình dạng kèn trumpet , và đang thi công các nhánh kết nối với đường quy hoạch của địa phương xuống cảng Dung Quất . Trong đó nhánh C1 , vượt qua đường sắt Bắc - Nam và quốc lộ 1 , nằm trên nền đất yếu và có đắp cao 13,5 m . Hiện nay nhánh C1 đang trong quá trình đắp nền đường và đắp gia tải , chờ nền đất yếu đạt độ cố kết theo yêu cầu rồi mới thi công mặt đường được . Theo tính toán của tư vấn thiết kế , nhánh C1 có độ lún cố kết trong quá trình thi công khoảng 1,5 m , thời gian chờ tắt lún cho cả 3 giai đoạn đắp gia tải khoảng 330 ngày . Hiện nay , nhánh C1 đã đắp gia tải giai theo các giai đoạn và dự kiến đến tháng 6-2019 sẽ hoàn thành , nếu trong tháng 11-2018 địa phương bàn giao mặt bằng để thi công bổ sung bệ phản áp . " Hiện tượng lún hơn 1 m ở nhánh C1 là độ lún cố kết trong quá trình thi công nằm trong giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu . Đây không phải là sự cố chất lượng công trình " - VEC khẳng định trong thông báo chiều 5-11 . Theo thông tin từ VEC , ngày 2-11 , UBND huyện Bình Sơn đã tổ chức cuộc họp với VEC , trong đó có nội dung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng nút giao Dung Quất trong tháng 11 - 2018 để thi công hoàn chỉnh toàn bộ nút giao vào tháng 6-2019 , kịp phục vụ kết nối giao thông giữa đường cao tốc với cảng Dung Quất và quốc lộ 1 tại nút giao này .
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ( VEC ) cho biết nút giao Dung Quất đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn thiện do một nhánh nằm trên nền đất yếu , cần 330 ngày xử lý lún , chứ không phải bị sự cố lún quá thiết kế .