Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết như vậy tại cuộc họp đánh giá tình hình về các dự án điện trọng điểm sáng 17-7 , đồng thời đề nghị cần phải có chế tài với những doanh nghiệp chậm triển khai dự án , không chấp nhận tình trạng chủ đầu tư chậm triển khai dự án rồi xin ... rút kinh nghiệm , thậm chí đùn đẩy lên Chính phủ hoặc bộ , ngành . Quá nhiều dự án điện chậm tiến độ Báo cáo về tình hình triển khai các dự án điện thời gian qua , ông Phương Hoàng Kim - cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo - dự báo sau năm 2020 VN sẽ đối diện nguy cơ thiếu điện . Theo ông Kim , để đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,6 % / năm , sản lượng điện sản xuất cần bổ sung bình quân 26,5 tỉ kWh / năm . Tức tổng công suất nguồn bổ sung mỗi năm là 4.500 - 5.000 MW nguồn nhiệt điện và khoảng 15.000 MW nguồn tái tạo . Tuy nhiên , nhiều dự án nguồn điện lớn chậm tiến độ nên dự kiến sản lượng thiếu hụt vào năm 2021 lên tới khoảng 6,6 tỉ kWh , đến năm 2022 là 11,8 tỉ kWh và năm 2023 có thể lên đến 15 tỉ kWh . Cụ thể , trong số 62 dự án công suất lớn đang hoặc dự kiến triển khai với hơn 200MW , đến nay chỉ 15 dự án đạt tiến độ , còn lại 47 dự án chậm hoặc chưa xác định tiến độ . Trong đó Tập đoàn Điện lực VN ( EVN ) có 9 dự án chậm tiến độ , Tập đoàn Dầu khí VN ( PVN ) có 8 dự án và Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN ( TKV ) là 4 dự án . Trong 19 dự án BOT , mới chỉ có 4 dự án đi vào hoạt động , số còn lại đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư . Ngay cả 7 dự án đầu tư theo hình thức IPP ( nhà máy điện độc lập ) cũng đều chậm tiến độ , 5 dự án chưa có chủ đầu tư ... " Dù đã có nhiều chỉ đạo , có cơ chế quy trách nhiệm nhưng vẫn chưa có cơ chế , chế tài cụ thể nên cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý " - ông Kim thừa nhận . Cũng theo ông Kim , khó khăn nhất hiện nay là công tác quy hoạch liên quan Luật quy hoạch ảnh hưởng đáng kể đến việc lập , thẩm định , bổ sung các công trình điện , khiến việc triển khai xây dựng các dự án điện bị kéo dài .
Phải xác định rõ vai trò của các tập đoàn , chủ dự án BOT và Ban chỉ đạo quốc gia các dự án trọng điểm về năng lượng trong việc chậm triển khai các dự án điện , gây ảnh hưởng đến cung cấp nguồn điện quốc gia .