Thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi . Tại buổi làm việc chiều 1/7 , đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam ( VEC , chủ đầu tư ) cho biết khâu giải phóng mặt bằng ở 3 tỉnh Đà Nẵng , Quảng Nam và Quảng Ngãi còn vướng hơn 32 km , các khu tái định cư còn dở dang . Nhiều phế tích kiến trúc , đường dây điện cao thế chưa được di dời , thủ tục cấp mỏ khai thác vật liệu phục vụ thi công còn chậm . Để đạt cao độ vượt lũ cho công trình năm nay , tốc độ đắp đất đá trung bình cần 135.000 m3 nhưng các nhà thầu chỉ đạt 95.000 m3 mỗi ngày . Dự án chậm tiến độ 3,6 % so với kế hoạch . Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết thêm , việc giải phóng mặt bằng cho dự án còn chậm vì thiếu vốn đối ứng cho địa phương , khoảng 1.200 tỷ đồng . Hiện chủ đầu tư đã tạm ứng kinh phí cho các địa phương hơn 500 tỷ đồng để giải quyết kinh phí chi trả đền bù và xây dựng các khu tái định cư . Kết luận buổi làm việc , Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ , ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc , đẩy nhanh tiến độ dự án . Còn hai tháng là miền Trung vào mùa mưa , Bộ Giao thông , chủ đầu tư cần chỉ đạo các nhà thầu lập phương án thiết kế chống lũ cho công trình . " Nếu không tính toán cẩn thận thì tuyến đường trở thành tuyến đê ngăn lũ , gây mất an toàn cho người dân các khu dân cư vùng dự án .
Kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi , Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhắc chủ đầu tư phải tính toán việc phòng chống lũ cho công trình trọng điểm miền Trung này .