Ngày 6/8 , Thứ trưởng Nguyễn Nhật và đoàn công tác của Bộ Giao thông đã kiểm tra tiến độ sửa chữa cầu Vàm Cống ( Đồng Tháp ) sau sự cố nứt dầm thép ngang CB 6 . Theo nhà thầu và tư vấn , việc sửa chữa dầm ngang CB6 đang đảm bảo tiến độ . Vật liệu , thép chính thay thế cho dầm đã sản xuất xong và được vận chuyển về cảng Hải Phòng . Về nhân công , nhà thầu huy động thêm 3 kỹ sư , 30 công nhân cho hạng mục bê tông neo . Hiện Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã có kế hoạch huy động tư vấn độc lập của Australia vào kiểm tra hiện trường , xem xét nguyên nhân và phương án sửa chữa từ ngày 13/8 . Dầm thép ngang bị nứt sẽ được thay thế . Tại hiện trường , Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết , sự cố hư hỏng của cầu Vàm Cống xảy ra trong quá trình xây dựng nên nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục . Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân , Bộ Giao thông sẽ truy trách nhiệm cụ thể , phối hợp với các bên liên quan để xử lý vấn đề . Theo ông Nhật , Bộ yêu cầu nhà thầu trong tháng 12/2018 phải hoàn thành công tác sửa chữa dầm ngang CB6 và xong toàn bộ cầu để thông xe trước Tết Nguyên đán 2019 . Về kinh phí , các bên liên quan phải làm việc với đơn vị bảo hiểm để ứng trước 50 % giá trị tổn thất theo hợp đồng đã ký .
Thứ trưởng Nguyễn Nhật đề nghị nhà thầu khẩn trương sửa chữa dầm ngang CB6 , thông xe cầu Vàm Cống trước Tết Nguyên đán 2019 .