Hiện nay có 5 dự án thuộc giai đoạn I của đề án gồm : dự án chính quyền điện tử , dự án giám sát môi trường , dự án camera giám sát , dự án smart wifi , dự án quản lý lưu trú trực tuyến và xây dựng trung tâm vận hành tích hợp tập trung . Theo đó , đã tiến hành nâng cấp phần mềm một cửa điện tử , triển khai lắp đặt 19 camera , trong đó có 11 điểm lắp đặt camera cố định và 8 điểm camera quay quét ; đã triển khai lắp đặt 49 thiết bị phát sóng wifi tại 8 điểm du lịch . Đến nay , Phú Quốc đã triển khai phần mềm quản lý lưu trú trực tuyến cho 261 cơ sở lưu trú , với 404.918 lượt khách được khai báo qua hệ thống . Phú Quốc cũng hoàn thành đầu tư xây dựng trung tâm vận hành tích hợp tập trung , có màn hình ghép với 9 màn hình 46 inch có khả năng hiển thị các kịch bản giám sát , quản lý linh hoạt . Ông Mai Văn Huỳnh yêu cầu VNPT Kiên Giang tiếp tục xây dựng phần mềm tích hợp và xử lý nhanh các dữ liệu , trên cơ sở của 5 dự án đã thực hiện trong giai đoạn I của đề án . Mục đích xây dựng phần mềm này nhằm tăng cường chức năng thu thập , xử lý và lưu trữ thông tin , hướng đến cung cấp thông tin , xử lý thông tin phản hồi 2 chiều giữa chính quyền với nhân dân nhanh chóng bằng hệ thống điện tử . Dự kiến sẽ triển khai hoạt động thử nghiệm giai đoạn I của đề án trong tháng 10-2017 . Các đại biểu tham dự cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện giai đoạn I đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc - Ảnh : DUY KHÁNH
Chiều 12-9 , tại Phú Quốc , cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện giai đoạn I ( 2016 - 2020 ) đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc , tỉnh Kiên Giang đã diễn ra .