Trong khi đó , những hộ dân có nhà bị sạt lở phải giải toả để làm kè cho rằng do giá cả bồi thường chưa thoả đáng nên họ chưa giao mặt bằng . Chờ giải toả nhà dân Ông Trần Văn Giàu , giám đốc Khu quản lý đường thuỷ nội địa , cho biết khó khăn lớn nhất làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án kè tại 40 vị trí sạt lở bờ sông ở TP là phụ thuộc vào thời điểm giao mặt bằng . Mặc dù TP đã chỉ đạo các quận huyện đẩy nhanh công tác đền bù , giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 1-1-2018 , nhưng hầu hết các mặt bằng đều không được giao như tiến độ đã cam kết . Cụ thể , trong 8 công trình chống sạt lở do khu làm chủ đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm nay thì có 3 công trình bị vướng trong việc bàn giao mặt bằng . Trong đó , dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ tả rạch Giồng sông Kinh Lộ đã vận động được 12/13 hộ dân bàn giao mặt bằng . Công trình kè chống sạt lở bờ trái hạ lưu cầu Phước Lộc còn 1 hộ dân chưa giao mặt bằng . Công trình kè chống sạt lở rạch Tắc Bến Rô cũng chỉ hoàn thành được 15 % khối lượng và có 4/5 hộ không chịu bàn giao mặt bằng . Các công trình trên đều ở huyện Nhà Bè - nơi có nhiều sông rạch , nhà dân sát bờ sông nên việc hoàn thành thi công các công trình trên rất cấp bách . Trong khi đó , chúng tôi tiếp xúc với một số người dân có nhà nằm trong khu vực dự án chống sạt lở tại huyện Nhà Bè , bà con cho biết do giá đền bù không thoả đáng nên họ chưa đồng ý giao mặt bằng , cố bám lại dù " hà bá " luôn chờ chực nuốt chửng căn nhà của họ . Ông Hiền ( ngụ ấp 2 , xã Nhơn Đức ) cho biết đất của ông phía bờ sông nằm trong dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở , nhưng hiện tại ông vẫn chưa nhận được thông tin về đơn giá bồi thường .
Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. HCM , nhiều dự án chống sạt lở tại các quận huyện ở TP chưa đạt tiến độ do khó khăn về nguồn vốn và công tác đền bù giải phóng mặt bằng .