Bộ Công Thương vừa đưa ra phương án nạo vét khu vực cảng , luồng , vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân . Theo bộ Công Thương , thời gian qua , một số báo có đưa tin về việc nhận chìm vật chất nạo vét cảng trung tâm Điện lực ( TTĐL ) Vĩnh Tân , phản ánh lo ngại của người dân về tác động của vật chất nạo vét tới môi trường biển khu vực . Vấn đề liên quan tới phương án nạo vét khu vực cảng , luồng , vũng quay tàu tại TTĐL Vĩnh Tân đã được Chính phủ , các Bộ ngành liên quan quan tâm và tìm cách tháo gỡ . Trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 361 / TB - VPCP ngày 16 tháng 8 năm 2017 , bộ Công Thương đã giao cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tổ chức làm việc với chủ đầu tư các dự án thuộc trung tâm Điện lực gồm tập đoàn Điện lực Việt Nam , tổng công ty Phát điện 3 , Công ty Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 và chủ đầu tư Cảng tổng hợp Vĩnh Tân ( các bên ) bàn , thống nhất hướng giải quyết . Trên cơ sở tiến độ các dự án , khối lượng cần nạo vét để phục vụ tàu vận chuyển cấp than cho chạy thử và vận hành các tổ máy của dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 , Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 , cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã trình lãnh đạo bộ Công Thương ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác nạo vét cảng TTĐL theo 3 giai đoạn . Giai đoạn phục vụ cấp than cho chạy thử các dự án Vĩnh Tân 1 , Vĩnh Tân 4 . Với mục tiêu nạo vét đáp ứng tàu có tải trọng 10.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và đáp ứng tàu 50.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 . Vật , chất nạo vét được đưa về cảng tổng hợp Vĩnh Tân của công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân với khối lượng 1 triệum3 , trong đó 350.000 m3 của cảng than Vĩnh Tân 1 và 650.000 m3 của hạng mục nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân . Giai đoạn phục vụ cấp than cho vận hành các dự án Vĩnh Tân 1 , Vĩnh Tân 4 , tiếp tục nạo vét để đáp ứng tàu 30.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 1 và tàu 100.000 DWT cấp than cho dự án Vĩnh Tân 4 ( Vĩnh Tân 4 mở rộng , Vĩnh Tân 3 ) . Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chịu trách nhiệm nghiên cứu phương án , chuẩn bị bãi chứa hoặc nhận chìm 920.000 m3 , gồm 570.000 m3 còn lại của dự án Vĩnh Tân 1 và khoảng 350.000 m3 của hạng mục luồng dẫn và vũng quay tàu dự án cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân .
Các phương án bãi đổ hoặc nhận chìm do tập đoàn Điện lực Việt Nam , tổng công ty Phát điện 3 , công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 lập phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định , đảm bảo hiệu quả kinh tế .