Sáng 2/12 , Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã kiểm tra hiện trường dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông . Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt , hiện dự án đã hoàn thành gần 70 % khối lượng , trong đó hoàn thành toàn bộ 112 trụ nhà ga , 101 trong số 112 xà mũ các nhà ga . Tại ga mẫu La Khê , các đơn vị thi công đã hoàn thành phần kết cấu bê tông , thép và phấn đấu hoàn thiện trước 31/12/2015 để người dân tham quan góp ý kiến . Nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn thành lao lắp dầm toàn tuyến trước 31/1/2016 . Mẫu thiết kế tàu điện đã được giới thiệu đến người dân . Ban quản lý dự án Đường sắt đã đưa ra tiến độ hoàn thành phần xây lắp dự án trước 30/6/2016 ( trừ ga Cát Linh và một phần khu depot ) để ngày 30/9/2016 bắt đầu căn chỉnh , chạy thử đồng bộ . Vào ngày 31/12/2016 , tàu điện sẽ bắt đầu chạy toàn tuyến . 37 học viên đào tạo đợt 1 tại Trung Quốc đã kết thúc khóa học và trở về Việt Nam . Ban Quản lý dự án Đường sắt đang phối hợp với Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội tuyển dụng các đợt học viên tiếp theo , hoàn thành đào tạo trước tháng 6/2016 . Tại buổi kiểm tra , Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt phải thường xuyên đôn đốc , làm việc với Tổng thầu và các nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ dự án , đảm bảo tiến độ , chất lượng .
Ban quản lý dự án đường sắt vừa đưa ra mốc tiến độ chạy thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông vào tháng 9 và đưa vào khai thác thương mại từ 31/12 năm sau .