Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Thủ Thiêm của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong sáng 22/3 , đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh ( chủ đầu tư ) cho biết , 4 tuyến đường chính của khu đô thị dài khoảng 12 km đang được khẩn trương hoàn thành . " Đến nay đã giải ngân hơn 3.500 tỷ đồng . Tại những phân đoạn không vướng giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chậm nhất là 30/12 , vượt tiến độ đã cam kết " , đại diện chủ đầu tư cho biết . Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong kiểm tra tiến độ thi công 4 trục đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm . Theo chủ đầu tư , đường ven hồ trung tâm đoạn đi qua Nhà thờ Thủ Thiêm và trụ sở UBND phường Thủ Thiêm đang chờ UBND thành phố phê duyệt thay đổi giải pháp thiết kế để đảm bảo tiến độ . Ngoài ra , còn vướng mặt bằng 15 hộ dân , hệ thống điện trung hạ thế , đường ống dẫn nước trên tuyến đường ven hồ trung tâm và đường ven sông Sài Gòn . Bên cạnh đó , chủ đầu tư cũng kiến nghị UBND thành phố phê duyệt ý tưởng thiết kế Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông để chủ đầu tư sớm có bản vẽ thi công cho phân đoạn đại lộ vòng cung , đoạn đi qua khu vực quảng trường và công viên . Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc , Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị UBND quận 2 sớm giải quyết xong những khu vực còn vướng mặt bằng trong khu đô thị Thủ Thiêm , sớm bàn giao cho đơn vị thi công để các tuyến đường hoàn thành đúng theo kế hoạch . Khu đô thị Thủ Thiêm trong tương lai . 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm gồm : đại lộ vòng cung ( 6 làn xe ) , đường ven hồ trung tâm ( 4 làn xe ) , ven sông Sài Gòn ( nhìn sang quận 1 gồm 2 làn xe ) , đường trên cao qua Khu lâm viên sinh thái phía Nam với tổng chiều dài gần 12 km , bao gồm 10 cây cầu trong đó có 2 cầu cạn .
Những tuyến đường " xương sống " của khu đô thị Thủ Thiêm ( quận 2 , TP HCM ) đã hoàn thành 65 % , dự kiến cuối năm sẽ đưa vào sử dụng .