Trước đó , tỉnh Long An đã chi 1.014 tỉ đồng cho dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi với quy mô 500 giường bệnh , hiện bệnh viện vẫn trong tình trạng dở dang . Đội vốn hơn 3 lần Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư vào năm 2009 , với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 403 tỉ đồng , trong đó vốn trái phiếu chính phủ 322 tỉ đồng , còn lại được huy động từ ngân sách tỉnh . Sau 2 năm , tháng 6-2011 tỉnh Long An quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án lên 1.309 tỉ đồng , tăng gấp 3 lần tổng vốn ban đầu được duyệt . Việc tăng vốn đầu tư dự án nhưng nguồn đầu tư vốn trái phiếu chính phủ vào dự án không đổi đã buộc tỉnh Long An phải huy động nhiều hơn vốn ngân sách địa phương . Thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến cuối năm 2017 . Cuối năm 2018 , tỉnh Long An mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An , với tổng giá trị các hợp đồng xây lắp đã ký 1.014 tỉ đồng . Hiện tỉnh Long An đang thiếu khoảng 145 tỉ đồng để thanh toán cho các hợp đồng này . Đồng thời , bệnh viện đang thiếu nguồn vốn đầu tư , mua sắm thiết bị y tế bệnh viện lên tới 400 tỉ đồng . Để sớm đưa bệnh viện vào khai thác , tỉnh Long An chủ trương tự cân đối vốn để hoàn chỉnh các hạng mục xây lắp dở dang và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện tiếp dự án theo hình thức xã hội hoá . Chưa có trong quy định Ngày 27-3 , UBND tỉnh Long An kiến nghị Thủ tướng cho tiếp tục hoàn chỉnh phần hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và quyết toán các hạng mục công trình đã xây dựng .
Dự án Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Long An tiến độ ì ạch 10 năm , đội vốn hơn 3 lần . Tỉnh Long An vừa gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng cho đấu giá quyền khai thác bệnh viện để huy động thêm vốn tư nhân hoàn thiện dự án .