Ngày 27-2 , trên công trình xây dựng cống kiểm soát triểu Tân Thuận ( Q. 4 , Q. 7 ) , ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam - cho biết sau 10 tháng tạm dừng thi công , công ty đã triển khai thi công trở lại các hạng mục công trình ở dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng . Đến nay dự án đã thi công đạt 72 % khối lượng , các đơn vị thi công trở lại 6 cống kiểm soát triều bao gồm cống Bến Nghé , Tân Thuận , Phú Xuân , Mương Chuối , Cây Khô , Phú Định ( Q. 1 , Q. 4 , Q. 7 , Q. 8 , huyện Nhà Bè và Bình Chánh ) . Đồng thời , triển khai xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh , dài 7,8 km … Hiện cống ngăn triều Tân Thuận thi công đạt 60 % khối lượng , chậm tiến độ hơn so với các cống ngăn triều khác vì cần xử lý nền và do trên tuyến kênh này có mật độ giao thông thủy cao . Theo ông Tiến , trong cuộc họp ngày 26-2 , UBND TP và các sở , ngành , Bộ NN & PTNT đã tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở dự án . Và nếu TP đẩy nhanh tiến độ đền bù giải toả đúng cam kết vào 30-6-2019 , đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2019 . Trong dự án có đến 239 hộ nằm trong diện đền bù giải toả , sau khi thay đổi thiết kế dịch đê kè ra phía ngoài bờ sông đã giúp giảm giải toả được 97 hộ . Vì vậy , việc cố gắng thực hiện đền bù giải toả số hộ còn lại sẽ giúp dự án hoàn thành đúng tiến độ . Mới đây , UBND TP đã thông qua báo cáo đánh giá của tổ kiểm tra giám sát , sau đó sẽ cho điều chỉnh lại tiến độ thực hiện dự án . Tiếp đó UBND TP sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để gia hạn thời hạn tái cấp vốn . Công trình thi công cống ngăn triều Cây Khô ( Q. 4 - Q , 7 ) - Ảnh : CHẾ THÂN .
Sau 10 tháng tạm dừng thi công , dự án chống nghập nước 10.000 tỉ đồng vừa triển khai thi công trở lại . Theo chủ đầu tư dự án , nếu thực hiện đền bù giải toả xong trước 30-6-2019 , dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 .