Ban Quản lý dự án Đường sắt , Bộ Giao thông - Vận tải , cho biết đoàn tàu số 3 của dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được chuyển về , cẩu lắp lên đường ray trong khu Depot của dự án . Đến nay đã có 3 đoàn tàu chuyển về theo đúng tiến độ , tuy nhiên , do chưa giải ngân được phần vốn vay thêm nên dự án bị chậm tiến độ , chưa chốt được ngày chạy thử tàu . Hiện nay , các toa tàu đã được đưa lên đường ray trong khu Depot và đang thực hiện công tác liên kết , tổ hợp thành các đoàn tàu hoàn chỉnh . Mặc dù đã có 3 đoàn tàu được đưa về nhưng Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thừa nhận kế hoạch chạy thử tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào 1-10-2017 bị vỡ . Nguyên nhân khiến dự án bị vỡ tiến độ chạy thử tàu là do việc giải ngân 250 triệu USD vay thêm cho dự án theo hiệp định vay vốn đã được ký kết vào tháng 5-2017 bị chậm . Lý do là phải chờ ý kiến thẩm định của một số bộ liên quan và do một số thay đổi chính sách pháp lý của Việt Nam trong thời gian gần đây . Theo ông Đông , dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã đạt 95 % khối lượng xây lắp . Tuy nhiên , 5 % còn lại " phụ thuộc rất nhiều vào thiết bị lắp đặt " . Bộ Giao thông - Vận tải đã yêu cầu Tổng thầu và Ban quản lý dự án Đường sắt cập nhật lại tiến độ nhưng chưa công bố mốc chạy thử tàu trước khi đưa vào khai thác . Mỗi đoàn tàu dài 79 m có kết cấu 4 toa xe với 2 toa xe kéo có cabin lái tàu ở hai đầu mỗi toa nặng 32 tấn , 2 toa xe động lực có động cơ ở giữa mỗi toa nặng 34,5 tấn .
3 đoàn tàu đầu tiên trong dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã về đến Hà Nội chờ lắp đặt nhưng vẫn chưa biết ngày chạy thử do việc giải ngân 250 triệu USD vốn vay thêm bị chậm lại .