Thông tin cho đoàn giám sát HĐND TP. HCM về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn quận Bình Thạnh ngày 24-5 , ông Hồ Phương - phó chủ tịch UBND quận Bình Thạnh - nói tình hình ngập nước do triều cường trên địa bàn quận cơ bản được giải quyết , còn ngập do mưa cũng đã có 24/32 điểm được xử lý , đạt 75 % . Tuy vậy , các dự án cải tạo rạch quy mô lớn hiện đang gặp nhiều khó khăn như dự án cải tạo rạch xuyên tâm từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài 6,2 km . Trước đó , Thành uỷ TP. HCM chỉ đạo thực hiện xong dự án này trong năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa xác định được thời gian , cách thức đầu tư . Cũng theo ông Phương , dự án cải tạo rạch xuyên tâm trước do Công ty cổ phần Hà Nội ngàn năm nghiên cứu đề xuất . Dự án ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng , trong đó hơn 1.000 tỉ đồng bồi thường và hơn 2.000 tỉ đồng xây lắp ... Tuy nhiên , đến nay tính toán lại chi phí bồi thường tăng lên hơn 3.700 tỉ đồng . Cụ thể , theo đại diện Sở Xây dựng , tổng mức đầu dự án hiện tăng lên 8.658 tỉ đồng . Tương tự , dự án cải tạo rạch Văn Thánh từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Điện Biên Phủ dài khoảng 1,5 km cũng được giao Công ty TNHH đầu tư Sato nghiên cứu đầu tư nhưng hiện chưa có đề xuất cụ thể . Dự án này cũng có hơn 900 căn nhà bị ảnh hưởng . Theo ông Phương , các dự án trên trước đây đề xuất thực hiện theo hình thức PPP ( hợp đồng BT ) , nhưng trên địa bàn quận hiện không còn quỹ đất để chi trả cho các nhà đầu tư . Mặt khác , UBND TP cũng yêu cầu tạm dừng các dự án BT , góp phần làm các dự án này kéo dài . "
Dự án cải tạo rạch xuyên tâm đi qua địa bàn quận Bình Thạnh , Gò Vấp ... chậm tiến độ và tăng vốn đầu tư từ 4.000 tỉ lên 8.658 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa xác định hình thức đầu tư .