Cầu Vàm Cống lúc phát hiện dầm ngang CB6 trên đỉnh trụ P29 bị nứt cuối năm 2017 . Ngày 12/12 , ông Lê Kim Thành , Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông ( Bộ Giao thông Vận tải ) cho biết , đến nay các đơn vị thi công đã hoàn tất 26 trong tổng số 38 bước thực hiện việc sửa chữa cầu Vàm Cống , theo thiết kế được phê duyệt . " Thợ hàn chuyên nghiệp từ Hàn Quốc sang làm việc , đang hàn dầm thép mới thay thế . Khoảng ngày 25 đến 31/12 , việc sửa chữa sẽ hoàn tất , đảm bảo tiến độ đề ra là 7 tháng " , ông Thành nói và cho biết sau đó , cần khoảng 3 tháng để các đơn vị thi công sơn , hoàn chỉnh mặt cầu , căn chỉnh dây văng ... Tháng 4/2019 , công trình sẽ được kiểm định , trước khi nghiệm thu cấp nhà nước . " Như vậy cuối tháng 6 , đầu tháng 7 năm sau , cầu Vàm Cống sẽ được khánh thành " , Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông nói . Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu , nối huyện Lấp Vò ( Đồng Tháp ) và quận Thốt Nốt ( TP Cần Thơ ) , được hợp long cuối tháng 9/2017 , theo kế hoạch ban đầu là thông xe vào cuối năm 2017 . Dự án được đầu tư hơn 270 triệu USD ( gần 5.700 tỷ đồng ) từ nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam . Công trình được thực hiện bởi các nhà thầu Hàn Quốc . Đây là cầu dây văng thứ hai bắc qua sông Hậu sau cầu Cần Thơ , cách cầu Cần Thơ khoảng 48 km và bến phà Vàm Cống khoảng 3 km . Chiều 14/11/2017 , trong quá trình thi công khe co giãn tại trụ P29 , các đơn vị đã phát hiện dầm ngang CB6 bị nứt .
Sau một năm dầm thép được phát hiện bị nứt , cầu Vàm Cống sẽ hoàn tất việc sửa chữa vào ngày 31/12 , trước khi hoàn thiện để khánh thành .