Mặt tiền trung tâm hành chính TP Thanh Hoá . Ảnh : Lê Hoàng Theo kế hoạch , dự án Trung tâm hành chính TP Thanh Hoá ( Trung tâm ) sẽ được bàn giao , đưa vào sử dụng từ 15/8 . Đến nay các hạng mục chính đã hoàn thiện , song hệ thống đường dẫn vào cổng chính từ trục đại lộ Nguyễn Hoàng , tường rào bao quanh đang thi công dở dang . Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân cho biết , dự án xin điều chỉnh , bổ sung một số hạng mục so với thiết kế ban đầu như bàn ghế , phông rèm ... ở các phòng chức năng . Thành phố và nhà đầu tư thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho phép gia hạn đến 15/10 . " Việc chậm đưa công trình vào sử dụng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của cơ quan " , ông Xuân nói . Hệ thống đường dẫn từ đại lộ Nguyễn Hoàng vào các cổng chính tòa nhà chưa hoàn thành . Ảnh : Lê Hoàng Ngày 14/9 , ông Nguyễn Phú Khang , Giám đốc tư vấn dự án cho hay , hồ sơ thay đổi , bổ sung thiết kế đang được Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan thẩm định , phê duyệt . Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng yêu cầu nhà đầu tư và UBND tỉnh Thanh Hoá sử dụng nguồn kinh phí dự phòng cho phần khối lượng phát sinh , điều chỉnh bổ sung song cần đảm bảo tiết kiệm , hiệu quả , đúng quy chuẩn và không được vượt quá tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt . " Nếu trong trường hợp thiếu vốn , nhà đầu tư sẽ dùng các nguồn huy động hợp pháp khác chứ không dùng ngân sách " , ông Nguyễn Phú Khang nói .
Sau nhiều lần điều chỉnh thiết kế , công trình Trung tâm hành chính TP Thanh Hoá vẫn chưa thể nghiệm thu bởi nhà đầu tư tiếp tục xin gia hạn đến 15/10 .