Vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đã có buổi làm việc với ông Lê Viết Chữ - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội , bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi , ông Nguyễn Tăng Bính - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi , để bàn bạc các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ( GPMB ) các dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh . Tại buổi làm việc , Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung ( CPMB ) đã báo cáo tình hình vướng mắc kéo dài của các dự án ĐZ 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn và ĐZ 220 kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi . Theo đó , công tác bồi thường GPMB đang gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc , dẫn đến các dự án trên đã không thể đáp ứng tiến độ đóng điện theo kế hoạch , đến nay vẫn chưa có hướng tháo gỡ từ địa phương . Cũng theo ban quản lý , để giải quyết các tồn tại của các dự án lưới điện 220 kV nêu trên và chuẩn bị cho việc triển khai ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và ĐZ Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuận lợi , cần phải có sự phối hợp tốt , kịp thời của cả ngành điện và địa phương nơi có đường dây đi qua . Cụ thể , các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác bồi thường GPMB là do chính sách bồi thường được hướng dẫn tại các nghị định hiện hữu vẫn còn có sự khác biệt nhất định so với tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu thiết thực của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án . Bên cạnh đó , đại bộ phận dân đều có nguyện vọng di dời ra khỏi hành lang đường điện có cấp điện áp 220 kv . Mức giá bồi thường 30 % với đất ở liền kề , đất trồng cây lâu nay là thấp . Cùng với đó là việc các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi hành lang điện cấp điện áp 500 kV yêu cầu hoàn tất và bố trí xong tái định cư trước khi xây dựng dự án … Trao đổi tại buổi làm việc , về phía địa phương cũng đã xác định các bất cập mà các đơn vị báo cáo nêu là thực tế . Thời gian vừa qua , lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp và chỉ đạo các cấp của địa phương mà trực tiếp là UBND , Trung tâm Phát triển quỹ đất đã có nhiều biện pháp để tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân thống nhất chủ trương bồi thường , nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý . Tất cả những lý do trên đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công dự án không chỉ cho các ĐZ 200 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn và ĐZ 220 kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi mà sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng cho việc triển khai ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi , ĐZ Dốc Sỏi - Pleiku 2 .
ản lý dự án các công trình điện miền Trung đã báo cáo khó khăn vướng mắc gặp phải trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án truyền tải điện .