Ngày 30-5 , sau hơn 4 năm khởi công , công trình cầu Thủ Thiêm 2 mới bắt đầu được thi công trên đường Tôn Đức Thắng , phía bờ quận 1 . Theo lãnh đạo Công ty Đại Quang Minh ( nhà đầu tư dự án ) , việc tổ chức thi công phía quận 1 đang gặp nhiều khó khăn do giải phóng mặt bằng rất chậm . Cụ thể còn vướng 6 hộ dân và 4 đơn vị gồm : Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco , Tổng công ty Ba Son , Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 và Bộ Tư lệnh Hải quân . Trong khi đó , nhà thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 phía quận 2 đến nay đã thảm bê tông nhựa phần đường dẫn . Phần cầu chính đã hoàn thành mố S5 , trụ S4 , trụ S3 , bệ trụ tháp S2 ( giữa sông ) và cọc khoan nhồi trụ S 1 . Trong liên danh nhà thầu thi công , công ty Freyssinet đang tổ chức triển khai thi công nhiều mũi , trong đó nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt và thử tải hệ đà giáo để đúc dầm từ mố S5 đến trụ S 3 . Mục tiêu sẽ hoàn thành hợp long cầu chính trước ngày 30-4-2020 . Lãnh đạo Công ty Đại Quang Minh cho biết việc giải phóng mặt bằng phía quận 1 ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ hoàn thành dự án . Theo đó , nếu địa phương bàn giao mặt bằng trong tháng 6-2019 , nhà đầu tư sẽ hoàn thành cầu Thủ thiêm 2 trước ngày 2-9-2020 . Trước đó , tại lễ khởi công cầu Thủ Thiêm 2 vào tháng 2-2015 , nhà đầu tư cho biết nếu địa phương bàn giao mặt bằng đúng tiến độ , công trình sẽ hoàn thành trong năm 2018 .
Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn khởi công vào tháng 2-2015 , đến nay hơn 4 năm nhà thầu mới bắt đầu thi công phía bờ quận 1 nhưng vẫn vướng giải toả mặt bằng