Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo tháng 12/2018 , ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 , TP. HCM phải thu hồi nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng và xử lý các vụ việc khác hơn 22,2 tỷ đồng . Được biết , số tiền hơn 2 tỷ đồng phải thu hồi liên quan hạng mục di dời , lắp dựng tượng Trần Nguyên Hãn , tượng bán thân Quách Thị Trang , hạng mục phá dỡ công trình tại số 39 Lê Lợi , .. Kiểm toán Nhà nước xác ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 , TP. HCM chi 22,2 tỷ đồng bồi thường cho một số trường hợp chênh lệch do tính sai vị trí , diện tích , đơn giá , khối lượng ở dự án metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên . Ngoài việc phải nộp phạt , yêu cầu ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 và công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 phải tổ chức kiểm điểm các cá nhân đã gây ra sai phạm trong việc thẩm định và phê duyệt các vấn đề có liên quan . Trước đó , ngày 5/9/2018 , Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Thành Quang đã ký quyết định số 1819 / QD – KTNN kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý , sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị ( ĐSĐT ) metro số 1 ( tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên ) . Theo báo cáo của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM , khối lượng tổng thể toàn dự án tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đạt gần 61 % . Nhưng thời gian qua TP. HCM vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn thanh toán cho nhà thầu thi công do Quốc hội chưa xem xét , thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án . Từ tháng 9/2016 đến nay , UBND TP. HCM đã phải tạm ứng 3.273 tỷ đồng cho dự án . Cuối năm 2018 , Kiểm toán Nhà nước kết luận hàng loạt sai phạm như : Điều chỉnh dự án tuyến Đường sắt đô thị số 1 mà chưa tuân thủ trình tự thủ tục và thông qua cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định ; Chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế kỹ thuật mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế ảnh hưởng đến nguy cơ gây mất ổn định trong kết cấu , mất tính đồng bộ của công trình ; Tự ý điều chỉnh kiểu dáng dầm từ Super T sang dầm chữ U của đoạn tuyến đi trên cao làm tăng giá trị công trình lên 1.420 tỷ đồng gây ảnh hưởng đến kinh phí ; Phó Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị số 1 TP. HCM là ông Hoàng Như Cương phê duyệt điều chỉnh dự án không đúng thẩm quyền , không có thẩm quyền điều chỉnh về tổng mức đầu tư và quy mô của dự án trọng điểm của quốc gia . Minh Anh ( Tổng hợp ) Thiết kế đường hầm tuyến metro số 1 bị tự ý điều chỉnh . ( Ảnh : Hữu Công ) .
Chủ tịch UBND quận 1 vừa có văn bản báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm tập thể , cá nhân có sai phạm theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước .