Chiều 18-10 , báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội TP. HCM về chủ trương thực hiện dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng , Nhạc và Vũ kịch TP , Sở Văn hoá và Thể thao cho biết , thời gian thực hiện dự án này dự kiến từ 2018 - 2022 . Cụ thể , năm 2018 thông qua chủ trương đầu tư , năm 2019 - 2020 tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình và hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng công trình theo đúng quy định . Năm 2020 - 2021 sẽ khởi công và thi công xây lắp phần bê thông cốt thép công trình . Năm 2021 - 2022 hoàn thiện công trình , lắp đặt thiết bị . Nhà hát ở khu lõi Thủ Thiêm Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.508 tỷ đồng bao gồm chi phí xây lắp 638 tỷ đồng , chi phí mua sắm thiết bị chuyên dùng 627 tỷ đồng , chi phí quản lý dự án 13 tỷ đồng , chi phí đầu tư xây dựng gần 30 tỷ đồng , chi phí khác 62 tỷ đồng và chi phí dự phòng 137 tỷ đồng . Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ với 2 khán phòng . Tổng diện tích xây dựng khoảng 20.030 m2 . Trong đó phần nổi khoảng 10.000 m2 gồm hai khán phòng và sảnh chính , khu vực sân khấu , khối phụ trợ , hành chính … Ngoài ra Nhà hát còn có tầng hầm 10.030 m2 gồm bãi xe , hệ thống kỹ thuật và hoạt động dịch vụ . Phần ngoài trời khoảng 5.016 m2 , bao gồm cả không gian sinh hoạt cộng đồng , biểu diễn ngoài trời … Phần thiết bị đặc thù chuyên dụng của Nhà hát như máy móc cho phần sân khấu , gầm sân khấu , hệ thống âm thanh , đèn … Về mặt quy hoạch , theo Quyết định số 3165 ngày 19-6-2012 của UBND TP. HCM về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm , dự án Nhà hát được bố trí xây dựng tại khu đất 1-21 , trong Khu chức năng số 1 , khu lõi trung tâm thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm , Q. 2 . Mỗi năm khoảng 40 chương trình nghệ thuật đỉnh cao Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo , Nhà hát Giao hưởng , Nhạc và Vũ kịch TP. HCM được thành lập năm 1993 .
Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.508 tỷ đồng bao gồm chi phí xây lắp 638 tỷ đồng , chi phí mua sắm thiết bị chuyên dùng 627 tỷ đồng …