Đáng lưu ý , đây là công trình trọng điểm ở khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng được đầu tư chủ yếu từ nguồn trái phiếu Chính phủ ( hơn 455 tỉ đồng ) . Bệnh viện có quy mô hơn 500 giường , xây trên diện tích gần 10 ha . Bệnh viện mới xây nhưng vẻ hoang vu lộ rõ : cỏ mọc lam nham khắp công trình , những mảng tường phủ đầy rêu , những bao vật liệu xây dựng bỏ ngổn ngang khắp công trình , các cánh cửa bằng nhôm đã bắt đầu han gỉ , những nơi khô ráo hơn thì bụi bẩn phủ khắp nơi , che kín những tem niêm phong tài sản , trên tường xuất hiện hàng trăm vết nứt chân chim , trần nhà nhiều nơi bị dột nước kéo dài nhiều ngày nên phần trần nơi nước rỉ ra bị mục , phần sàn hứng nước dột đọng từng vũng nước và rêu phủ loang lổ . Ông Huỳnh Ngọc Thành , giám đốc Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng ( đơn vị chủ đầu tư ) , cho biết dù đã quá trễ để đưa bệnh viện vào hoạt động nhưng chủ đầu tư không thể nhận bàn giao do công trình đã xuống cấp , nhiều hạng mục không đảm bảo cả về công năng lẫn kết cấu . Đây cũng là lý do khiến khối thiết bị y tế hơn 38 tỉ đồng phải đặt tạm bợ ở bệnh viện cũ và một số phải nằm chờ trong kho . Ông Thành cho biết ban đầu công trình dự toán đến 700 tỉ đồng , nhưng phải điều chỉnh cho phù hợp quy định đầu tư công nên chỉ còn dưới 500 tỉ đồng . Dự toán lập năm 2008 nhưng thực tế đến năm 2014 mới bắt đầu thi công . " Lúc khởi công thì giá xây dựng đã thay đổi nhiều so với dự toán , để không đội vốn theo quy định phải cắt bỏ nhiều hạng mục . Cắt giảm tới mức bệnh viện không có công viên , không có nhà xác , không có hệ thống thoát nước " - ông Thành cho biết . Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng , ở hầu hết các gói thầu của Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng đều có sai phạm .
Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng cơ sở mới ( TP Bảo Lộc , tỉnh Lâm Đồng ) được đầu tư hơn 495 tỉ đồng , khởi công từ năm 2011 , các hạng mục chính đã làm xong nhưng đến nay vẫn chưa sử dụng được do xuống cấp nghiêm trọng .