Sáng 14/6 , trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , ông Nguyễn Tâm Tiến , Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam ( nhà đầu tư ) cho biết , dự án đã đạt khoảng 76 % khối lượng thi công . Hiện tại , cống Tân Thuận đang thi công đổ bê tông âu thuyền và đóng cọc , lắp ván khuôn , dựng cốt thép bến neo quận 7 , TP. HCM Ông Tiến cũng chia sẻ , kể từ khi dự án khởi động lại sau Tết Nguyên đán 2019 , UBND TP. HCM đã quan tâm giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư . Tuy nhiên , đến nay nhiều quận huyện vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng . Toàn bộ dự án có 229 hộ gia đình và 26 tổ chức bị ảnh hưởng , đến nay còn 92 hộ và 3 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng . “ Nếu các quận huyện kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trước ngày 30/6 , chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành dự án vào cuối năm nay hoặc chậm nhất vào quý 1/2020 ” , ông Nguyễn Tâm Tiến khẳng định . Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo : “ Các quận huyện đã cam kết đến ngày 30/6 sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công . Để đảm bảo tiến độ đề ra , hiện nay , lãnh đạo thành phố và các quận huyện đều họp mỗi tuần để kịp thời tháo gỡ các khó khăn . UBND TP cũng sẽ làm việc với phía ngân hàng để tái cấp vốn cho dự án ” . Về phía mình , chủ đầu tư cũng cam kết sẵn sàng nguồn vốn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng . Ngoài ra , chủ đầu tư cũng đề nghị với lãnh đạo TP. HCM cho phép được tiếp tục quản lý , vận hành dự án khi dự án hoàn thành .
Sau thời gian “ đắp chiếu ” do vướng mắc thủ tục , dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đang cố gắng hoàn thành nhằm kiểm soát ngập do triều , chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho sông Sài Gòn và trung tâm TP. HCM .