Có một điều đặc biệt là ngành giao thông với rất nhiều công trình bức thiết ảnh hưởng , liên quan trực tiếp đến đời sống người dân nhưng tới tháng 10-2018 chỉ giải ngân 4.228 tỉ đồng ( 48,35 % ) trên tổng số vốn được giao 8.744 tỉ đồng . Lãnh đạo Sở GTVT cho biết hiện có đến 19 dự án đang thi công và chuẩn bị đầu tư trong năm 2018 phải trả lại vốn vì không giải ngân được . Trong đó có 8 dự án đã khởi công từ những năm trước đến nay thi công ì ạch . Ông Lê Ngọc Hùng - giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 ( Sở GTVT TP ) - cho biết một số dự án chậm triển khai vốn như : dự án nâng cấp đường Lương Định Của ( Q. 2 ) dài 2,6 km có tổng mức đầu tư 826 tỉ đồng dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2014 - 2018 , nhưng hiện mới giải ngân được 50 % vốn và giải toả mặt bằng mới được 60 % . Tương tự , dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thuỷ ( Q. 2 ) có tổng mức đầu tư 783 tỉ đồng , mới giải ngân được 70 % , đến nay dự án dở dang vì vướng giải toả . Ngoài ra , lãnh đạo Sở GTVT cũng cho biết hiện có 3 dự án dự kiến khởi công trong năm 2018 nhưng đã dừng khởi công gồm : dự án cải tạo đường Cộng Hoà từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long ( Q. Tân Bình ) ; dự án xây dựng nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ ( Q. 7 ) ; dự án xây kè chống sạt lở bờ tả rạch Giồng sông Kinh ( huyện Nhà Bè ) . Ngoài những dự án trên , Sở GTVT cũng đang gặp vướng mắc vì có 8 dự án giải quyết các điểm nóng về ách tắc giao thông chuẩn bị đầu tư nhưng đang giậm chân tại chỗ vì công tác giải phóng mặt bằng chậm . Cụ thể như : dự án nâng cấp mở rộng đường Trường Chinh đoạn từ Âu Cơ đến Cộng Hoà , dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý từ Lê Trọng Tấn đến Cộng Hoà ; dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn đến Cộng Hoà ( Q. Tân Bình ) ... Việc mở rộng tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả , Q. Tân Bình , TP. HCM chưa thi công được do chưa có mặt bằng - Ảnh : QUANG ĐỊNH . Thi công dự án cải tạo hồ Bún Xáng - Ảnh : LÊ DÂN
Thống kê của UBND TP. HCM cho thấy tính đến hết tháng 10-2018 , có 26 sở , ban ngành giải ngân trên 50 % so với vốn đầu tư công được giao .