Ngày 13/5 , lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ . Ông Phạm Văn Khôi , Chủ tịch HĐQT Công ty CP BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ ( nhà đầu tư ) cho biết , theo kế hoạch , TP Hà Nội cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước 21/9/2016 , sau đó , gia hạn đến 31/10/2017 . Tuy nhiên do chậm tiến độ giải toả , Hà Nội tiếp tục cam kết hoàn thành mặt bằng vào 30/4 . Hiện dự án còn hơn 2 km mặt bằng trên tuyến chính và 5,3 km đường gom chưa được địa phương bàn giao cho các nhà thầu thi công . Cũng theo ông Khôi , các vị trí còn vướng mặt bằng tương đương 11 điểm hẹp trên tuyến , thuộc địa phận 3 huyện Thanh Trì , Thường Tín và Phú Xuyên ( Hà Nội ) . Đây là mặt bằng cần phải xử lý nền đất yếu và tường chắn , đường gom , do vậy nếu mặt bằng được bàn giao trước 30/6 thì dự án kết thúc phần xây lắp vào cuối năm 2018 . Dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mở rộng còn 2 km chưa giải phóng mặt bằng . Theo ông Nguyễn Sỹ Tuyến , Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín , phần đất nông nghiệp của huyện nằm trong mặt bằng thi công dự án đã cơ bản được bàn giao hết , chỉ còn phần đất thổ cư , huyện cố gắng bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 5 . Tại buổi kiểm tra , Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể đề nghị không để tình trạng chậm trễ tiếp diễn . Ông yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long , nhà đầu tư phối hợp chặt với chính quyền địa phương tập trung giải quyết , xử lý các điểm còn vướng mặt bằng đồng bộ trên cả tuyến chính và đường gom , chi trả một lần cho người dân .
Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến hoàn thành mở rộng đầu năm 2018 nhưng hiện chưa xong giải phóng mặt bằng .