Trước nguy cơ dự án chậm tiến độ vì vướng giải toả và sắp hết thời hạn vay vốn , chủ đầu tư dự án đã cầu cứu Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đốc thúc các địa phương sớm bàn giao mặt bằng trước tháng 6-2019 . Giải toả chậm vì chờ ... toà án Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km , có 4 làn xe , 2 làn dừng khẩn cấp , vận tốc thiết kế 100 km / h , tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỉ đồng . Khởi công từ tháng 7-2014 , đến nay đoạn từ Bến Lức ( Long An ) đến Hiệp Phước , Nhà Bè ( TP. HCM ) dài khoảng 20 km đã có hình hài đường cao tốc , một số đoạn đã trải nhựa , nhiều cầu đã được bắc qua các sông rạch . Tuy nhiên , trên địa bàn huyện Bình Chánh vẫn còn vướng giải toả 26 hộ dân . Trong đó tại giao lộ cao tốc nối với quốc lộ 1 vẫn còn một căn hộ chưa giải toả , nên nhà thầu không thể thi công các đường dẫn quốc lộ 1 . Tương tự , trên tuyến chính cao tốc , tại giao lộ cao tốc với quốc lộ 50 , nhà thầu mới thi công được một nhánh cầu vượt qua quốc lộ 50 , còn một nhánh cầu không thể thi công vì vướng giải toả 20 hộ dân . Ông Lê Mạnh Hùng - giám đốc Ban quản lý các dự án đường cao tốc phía Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN ( VEC ) - cho biết việc xử lý đền bù giải toả ở các hộ này bị kéo dài chủ yếu chờ toà án các cấp thụ lý , xét xử vì có một số hộ đã khởi kiện ra tòa do tranh chấp trong nội bộ gia đình từ năm 2015 - 2017 . Thế nhưng đến nay toà án các cấp vẫn chưa giải quyết trường hợp nào . Vì vậy , tiến độ đền bù giải toả và việc thực hiện cưỡng chế giải toả để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công rất khó khăn . Đối với các trường hợp chưa giải toả vì liên quan đến chính sách tái định cư , đơn giá bồi thường , các thủ tục cơ bản đã được huyện Bình Chánh trình lên TP nhưng chưa được xem xét chấp thuận .
Hơn một năm nay , một số đoạn trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành nhà thầu không thi công được vì vướng đền bù giải toả , trong khi dự kiến cuối năm 2020 đưa tuyến cao tốc này vào khai thác .