और इसलिए, हर परियोजना प्रबंधक के लिए यह जानना बहुत जरूरी है: - महत्वपूर्ण मार्ग क्या हैं, - महत्वपूर्ण पथ पर कौन सी गतिविधियां हैं जो परियोजना के पूरा होने के समय को प्रभावित किए बिना देरी नहीं कर सकती हैं - गैर-महत्वपूर्ण मार्ग क्या हैं और किन कार्यों में अधिकतम ढलान है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह संसाधनों का पुनर्वितरण करने में थोड़ा विलंब कर सके, ताकि महत्वपूर्ण गतिविधियां बिना किसी देरी के कम से कम आगे बढ़ें और इसलिए, हम परियोजना अनुसूची को पूरा कर सकते हैं।