Abstrakt. Detta dokument integrerar krav schemaläggning frågor i program release planering. Två heltal linjär programmering modeller presenteras-den första modellen kan schemalägga utvecklingen av kraven för den nya utgåvan exakt i tid så att projektets spännvidd minimeras och resursen och företräde begränsningar är uppfyllda. Den andra modellen är för kombinerad behovsval och schemaläggning och den kan inte bara maximera intäkterna utan också beräkna en tid-leverans projekttid samtidigt. Vi kör också två simuleringar för att undersöka påverkan av företrädesbegränsningar och jämföra skillnaderna mellan de traditionella prioriteringsmodellerna och de två nya. Simuleringsresultaten tyder på att beroendet av krav avsevärt kan påverka projektplanen och att den kombinerade modellen för kravval och schemaläggning är bättre i fråga om effektivitet och leverans i tid.
REF presentera två heltal linjära programmeringsmodeller.
Product 3 Integrated Requirement Selection and Scheduling for the Release Planning of a Software Product
{'venue': 'REFSQ', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}