De allra flesta forskningsinsatserna i projektplanering förutsätter fullständig information om det schemaläggningsproblem som ska lösas och en statisk deterministisk miljö inom vilken det förberäknade baslinjeschemat kommer att genomföras. I den verkliga världen är dock projektverksamheten föremål för stor osäkerhet, som gradvis löses under projektets genomförande. I denna undersökning granskar vi de grundläggande tillvägagångssätten för schemaläggning under osäkerhet: reaktiv schemaläggning, stokastisk projektplanering, fuzzy projektschemaläggning, robust (proaktiv) schemaläggning och känslighetsanalys. Vi diskuterar möjligheterna i dessa strategier för schemaläggning under osäkerhetsprojekt med deterministisk nätutvecklingsstruktur.
För mer information om klassificeringen av schemaläggningsproblem under osäkerhet, se Herrolens och Leus REF:s enkät.
Project scheduling under uncertainty: Survey and research potentials
{'venue': 'European Journal of Operational Research', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}