Övervakning av byggnadsarbetet är ett viktigt men tidskrävande arbete på alla byggarbetsplatser. Denna forskning introducerar en metod för att underlätta den asplanterade kontra as-build-jämförelsen genom bildbaserad övervakning. Ett tätpunktsmoln rekonstrueras från de bilder som jämförs med en befintlig 4D-byggnadsinformationsmodell (BIM). På grund av de många hinder som finns på en byggarbetsplats kan dock endast en minoritet av byggnadselement upptäckas direkt. I detta dokument diskuterar vi hur detektionsresultaten avsevärt förfinas och berikas med hjälp av ytterligare rumslig och tidsmässig information från 4D BIM. I detta avseende härleds ett företrädesförhållande diagram som hjälper till att identifiera ockluderade element och förbättra detektionsalgoritmen.
Ett tätpunktsmoln rekonstruerades från bilderna som jämförs med en befintlig 4D-byggnadsinformationsmodell (BIM) REF.
Automated Progress Monitoring Based on Photogrammetric Point Clouds and Precedence Relationship Graphs
{'venue': 'Proceedings of the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)', 'journal': 'Proceedings of the 32nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining (ISARC 2015)', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}