Abstrakt. I detta dokument undersöks vilka risker och osäkerhetsfaktorer som finns i samband med genomförandet av ett projekt för informationssystem för e-lärande i Estland. I studien används en variation av Delphi-studien för att framkalla riskfaktorer eller poster från erfarna toppchefer inom organisationen. Huvudsyftet med studien är att identifiera osäkerheter eller risker vid genomförandet av systemen, med utgångspunkt i Estlands perspektiv, som är en framväxande ekonomi. Resultaten av arbetet visar att fel utvecklingsstrategi, personalvolatilitet, förändringar i den högsta ledningen och brist på finansiering är bland de främsta riskfaktorerna för att genomföra e-lärande i Estland. Å andra sidan förefaller riskerna med användarnas engagemang och engagemang mindre kritiska för att projektet ska lyckas.
I REF undersökte Ifinedo riskerna i samband med genomförandet av ett informationssystem för e-lärande i Estland.
Uncertainties and Risks in the Implementation of an E-Learning Information Systems Project in a Higher-Learning Environment: Viewpoints from Estonia
{'venue': 'JIKM', 'journal': 'JIKM', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}