Att tilldela resurser till ett programvaruprojekt och tilldela uppgifter till team utgör viktiga aktiviteter som påverkar projektets kostnader och genomförandetid. Att hitta en lösning på ett sådant problem är svårt, vilket kräver att chefer får stöd av lämpliga verktyg för att utföra en sådan tilldelning. Detta dokument visar hur sökbaserade optimeringstekniker kan kombineras med en kösimuleringsmodell för att ta itu med dessa problem. Den erhållna personal- och uppgiftstilldelningen syftar till att minimera tiden för slutförandet och minska tidsfragmenteringen. Det föreslagna tillvägagångssättet gör det möjligt för projektledare att köra flera simuleringar, jämföra resultat och överväga kompromisser mellan att öka personalstyrkan och förutse projektets slutförandedatum och mellan att minska fragmenteringen och acceptera projektförseningar. I dokumentet presenteras resultat från tillämpningen av den föreslagna sökbaserade projektplaneringsmetoden på data som erhållits från två storskaliga kommersiella programvaruunderhållsprojekt.
I REF kombineras sökbaserade optimeringstekniker med en köande simuleringsmodell för tilldelning av mänskliga resurser till ett programvaruprojekt och tilldelning av uppgifter till team.
The use of search-based optimization techniques to schedule and staff software projects: an approach and an empirical study
{'venue': 'Softw. Pract. Exp.', 'journal': 'Softw. Pract. Exp.', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}