Många tidigare studier har handlat om användningen av automatiserad teknik för insamling av data i realtid på plats för att stödja projektstyrning. De flesta av dessa studier bygger på antagandet att de insamlade uppgifterna kan jämföras med planeringsdata för att identifiera avvikelser och genomföra kontrollåtgärder. Planeringen av byggandet är dock ofta inriktad på prognostisering före uppförandet och logistikprocesser som utförs av ledningen på mellannivå. Däremot styrs genomförandet av informella kortsiktiga schemaläggningar, som utförs ad hoc av platsförvaltning. Denna verklighet skapar skillnader mellan de data som tillhandahålls av automatiserad övervakningsteknik och den information som kan erhållas från projektplaner, i form av deras storlek, omfattning och underliggande antaganden. Syftet med detta dokument är att se över befintliga schemaläggningsmetoder och jämföra deras resultat med de data som tillhandahålls av automatiserad övervakningsteknik. Det föreslås sätt på vilka schemaläggningsmetoder kan berikas för att bättre stödja övervaknings- och kontrollprocesser.
Han föreslår sätt på vilka schemaläggningsmetoder kan berikas för att bättre stödja realtidsövervakning och kontrollprocesser REF.
Real-time Schedule Control
{'venue': 'Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC)', 'journal': 'Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC)', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}