Uppskattning av programvaruinsatsen i ett tidigt skede av projektutvecklingen har stor betydelse för att branschen ska kunna möta de konkurrensmässiga kraven i dagens värld. Noggrannhet, tillförlitlighet och precision i uppskattningarna av insatser är mycket önskvärt. Den inneboende imprecision som finns i ingångarna till algoritmiska modeller som Constructive Cost Model (COCOMO) ger imprecision i utdata, vilket resulterar i felaktig ansträngning uppskattning. Fuzzy logik baserade kostnadsuppskattning modeller är i sig lämpliga för att ta itu med vaghet och imprecision i indata, för att göra tillförlitliga och korrekta uppskattningar av ansträngning. I detta dokument presenterar vi en optimerad fuzzy logik baserad ram för mjukvaruutveckling ansträngning förutsägelse. Den nämnda ramen tolererar oprecision, införlivar expertkunskap, förklarar förutsägelsegrund genom regler, erbjuder insyn i prognossystemet, och kan anpassa sig till föränderliga miljöer med tillgång till nya data. Den traditionella kostnadsberäkningsmodellen COCOMO utvidgas i den föreslagna studien genom att begreppet fuzzi integreras i mätningarna av storlek, utvecklingssättet för projekt och de kostnadsfaktorer som bidrar till den övergripande utvecklingsansträngningen.
Den föreslagna ramen förklarar förutsägelsegrunden genom regler, ger insyn i prognossystemet och kan anpassas till föränderliga miljöer med tillgång till nya data REF.
Optimized Fuzzy Logic Based Framework for Effort Estimation in Software Development
{'venue': 'IJCSI, Volume 7, Issue 2, March 2010', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}