Abstrakt. Extremt väder påverkar byggscheman och kostnader avsevärt och kan vara en källa till förseningar i schemat och budgetöverskridanden. En multiobjektiv optimeringsmodell, som presenteras här för schemaläggning av byggprojekt under extrema väderförhållanden, kan generera optimala/nära optimala scheman som minimerar tid och kostnader för byggprojekt i extrema väderområden. Modellberäkningarna är organiserade enligt följande: 1) en schemaläggningsmodul för att utveckla praktiska scheman för byggprojekt, 2) en kostnadsmodul för att beräkna den totala projektkostnaden och 3) en multiobjektiv modul för att bestämma optimala/nära optimala avvägningar mellan projekttid och kostnad. Två praktiska exempel på hur extrema väderförhållanden påverkar byggtiden och de direkta kostnaderna ges, varav den första visar hur extrema väderförhållanden påverkar byggtiden och kostnaderna, och den andra visar modellens förmåga att generera och visuellt presentera optimala avvägningar mellan byggprojektens varaktighet och kostnader under extrema väderförhållanden.
Senouci m.fl. I Ref föreslogs en multiobjektiv optimeringsmodell för problemet med planering av byggprojekt under extrema väderförhållanden.
Multiobjective optimization model for scheduling of construction projects under extreme weather
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Civil Engineering and Management', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}