Syftet med detta bidrag är att beskriva användningen av HBIM-metoden för förvaltningen av restaureringsbyggnaden som tillämpas på en historisk byggnad i hjärtat av den historiska stadskärnan i L'Aquila. Konstruktionen är belägen i ett tätt konstruerat område och kännetecknas av en hög rumslig komplexitet med olika typer av begränsningar inklusive: små yttre och inre utrymmen och störningar på grund av angränsande byggplatser. Den föreslagna metoden innebär en särskilt detaljerad organisation av byggarbetsplatsen, samtidigt som man planerar både arbetets utveckling och säkerheten för att få mer insyn och mer kontroll över den information som delas mellan intressenterna. Denna metod består i att planera Gantt diagrammet från allmän till detaljerad nivå, enligt vissa parametrar som kommer att korsgranskas och kontrolleras regurarly. En genomgång har gjorts av den nuvarande situationen, de förfaranden som ska genomföras och de intressenter som ska ingå. Tack vare detta har det varit möjligt att ha automatiserade processer för att kontrollera inte bara geometriska störningar utan också de som har att göra med slutförandet av arbetet för att förbättra riskhanteringen. På grund av en 3D- och 4D BIM-modellering, finns det avancerade layouter och några tidslinjer som har möjliggjort en strikt kontroll av byggnadsprocessen, särskilt när det gäller exakta arbets- och potencialförändringar som är vanliga på byggplatser av denna typ.
I fallet studien av staden L'Aquila, för att ha full kunskap om utrymmena och deras användning, alla arbetsaktiviteter grafiserades och BIM federerade modellen konsulterades för att öka riskhantering så mycket som möjligt och optimera kvalitetskontroll av arbetsprocesserna REF.
3D AND 4D MODELLING IN BUILDING SITE WORKING CONTROL
{'venue': None, 'journal': 'ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}