Abstract-Nyligen, programvarustorlek blir större, och följaktligen, inte bara en programvaruutvecklare utan också en programvaruköpare lider betydande förluster av programprojekt misslyckande. Att undvika projektfel är därför också viktigt för köparna. Projektövervakning med en köpare och en utvecklare (intressenter) förväntas för köparen att undertrycka risken för projektfel. Det utförs genom att dela programvara mätvärden under projektet för köparen att förstå status för projektet. Även om det finns vissa modeller för programvarumätning, kan de inte beskriva två typer av mätvärden som används för att övervaka projekt med intressenter. Ett mått är att indikera projektmåluppfyllelse efter att projektet avslutats. Den andra är att mäta för att göra framsteg mot målet. Dessutom kan modellerna inte representera motåtgärder när symtom på projektsvikt upptäcks. Vi föreslår modellen för projektövervakning med intressenter. Modellen bygger på den mätinformationsmodell som definieras av ISO/IEC 15939 och lägger till intressenternas mål, nyckelmålindikator (KGI), nyckelutförandeindikator (KPI), korrigerande åtgärder och kontrolltidpunkt. Med vår modell kan projektövervakning med intressenter beskrivas mer noggrant.
Modellen för projektövervakning med intressenter bygger på den mätinformationsmodell som definieras av ISO/IEC 15939 och lägger till intressenternas (en köpares och en utvecklares) mål, nyckelmålindikator, nyckelutförandeindikator, korrigerande åtgärder och kontrolltidpunkt REF.
Modeling Software Project Monitoring with Stakeholders
{'venue': '2010 IEEE/ACIS 9th International Conference on Computer and Information Science', 'journal': '2010 IEEE/ACIS 9th International Conference on Computer and Information Science', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}