Abstract-In Incremental programvara utveckling, är utvärdering av programvara produkt oftast bestäms av användarens tillfredsställelse. Nya funktioner som kommer från intressenter leder till en ny programvaruutgåva. Frisläppande planering innebär beslutsfattande aktiviteter om funktioner uppdrag. Dessa komplexa beslut är helt beroende av många kriterier såsom kostnad, tid och tillgängliga resurser.. Nuförtiden finns det flera metoder för release planering, som används av programvaruföretag för att generera nya utgåvor. Företagen kan dock fortfarande inte avgöra vilka exakta metoder som är mer exakt lämpliga för deras releaseplanering. I detta forskningsprojekt undersöks de metoder som företagen använder för att planera för nya programvaruutgåvor och det tillvägagångssätt de använder. I detta arbete har de nuvarande tillvägagångssätt som används i programvaruindustrin kategoriserats för att välja den lämpligaste metoden. För att validera vårt tillvägagångssätt genomfördes flera fallstudier. Uppgifterna samlades in med hjälp av frågeformulär. Direktintervjuer har också genomförts med representanter för sju mjukvaruföretag med olika nivåer av mjukvaruutvecklingserfarenheter. Resultaten visade att erfarna företag föredrar att förbättra sina befintliga programvaruprodukter snarare än att skapa en ny plan. Orsaken till detta var det ovärderliga befintliga förtroendet hos kunder eller kunder för deras produkter. Genom att göra detta avser företagen att förbättra sitt tillstånd genom att öka tillförlitligheten hos den programvara som produceras. Dessa företag föredrar i allmänhet att använda systematiska metoder, när de kom för att besluta om utvecklingsprocessen. På grund av bristande erfarenhet föredrar nya företag däremot att förlita sig mer på mänsklig erfarenhet för sina utgåvor. Nyare företag kan därför inte förutse framtiden för programvarumarknaden. Dessa företag förlitar sig inte bara på systematiska metoder för sin utveckling, utan använder snarare de bästa tillgängliga planerna för att producera produkter av god kvalitet. Vi hoppas att resultaten av detta forskningsprojekt skulle vara till nytta för företagen att övervinna problemet med att välja en lämplig och optimerad utgivningsplan och hjälpa till att anpassa den efter deras behov. Index Villkor-: Software release planering, fallstudie, release planering metoder.
Danesh m.fl. REF utvärderade de metoder som företagen använde för att planera nya programvaruutgåvor.
Companies Approaches in Software Release Planning – Based on Multiple Case Studies
{'venue': 'JSW', 'journal': 'JSW', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}