Figur 1: Vårt system anpassar uppsättningar av fotografier till 4D-byggnadsmodeller (a) för att möjliggöra nya sätt för interaktion och visualisering av byggarbetsplatser (med hjälp av grafiska gränssnittet ConstructAide, b), såsom arkitektoniska återgivningar (c), 4D-navigering (d) och prestandaövervakning (e). Vi beskriver en uppsättning verktyg för att analysera, visualisera och bedöma arkitektoniska/konstruktionsframsteg med oordnade fotosamlingar och 3D-byggnadsmodeller. Med vårt gränssnitt styr en användare registreringen av modellen i en av bilderna, och vårt system beräknar automatiskt justeringen för resten av bilderna med hjälp av en ny struktur-from-Motion (SfM) teknik; bilder med närliggande perspektiv förs också i linje med varandra. Efter att ha justerat foto(n) och modeller, tillåter vårt system en användare, såsom en projektledare eller fastighetsägare, att utforska byggarbetsplatsen sömlöst i tid, övervaka utvecklingen av konstruktion, bedöma fel och avvikelser, och skapa fotorealistiska arkitektoniska visualiseringar. Dessa interaktioner underlättas av automatiska resonemang som utförs av vårt system: statiska och dynamiska ocklusioner tas bort automatiskt, renderingsinformation samlas in och semantiska urvalsverktyg hjälper till att styra användarens inmatning. Vi visar också att vår användarstödda SfM-metod överträffar befintliga tekniker på både verkliga byggdata och etablerade multiview-dataset.
Time-lapse with human intervention: The ConstructAide system REF ] hjälper till att analysera och visualisera byggnadsförlopp genom att låta användaren styra registreringen av ostrukturerade bilder till en 3D-modell av en byggnad.
ConstructAide: analyzing and visualizing construction sites through photographs and building models
{'venue': 'TOGS', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}