Abstrakt. God resursplanering spelar en central roll i framgångsrika programvaruutvecklingsprojekt. Effektiv resursplanering kompliceras dock av sådana störningar som kravändringar, brådskande felfixering, inkorrekt eller oväntad processgenomförande och personalomsättning. Sådana störningar kräver omedelbar uppmärksamhet, men kan också påverka stabiliteten i andra pågående projekt. Dynamisk resursomläggning kan bidra till att föreslå strategier för att hantera sådana potentiellt störande händelser genom att föreslå hur man balanserar behovet av snabba insatser och behovet av organisatorisk stabilitet. I detta dokument föreslås en multiobjektiv omläggningsmetod för att ta itu med behovet av resurshantering för programvaruprojekt som kan föreslå strategier för att hantera sådana störningar. En genetisk algoritm används för att stödja omläggning av beräkningar. Exempel som används för att utvärdera detta tillvägagångssätt tyder på att det kan stödja effektivare resurshantering i störningsbenägna programvaruutvecklingsmiljöer.
I arbetet i REF föreslås en omläggningsmetod med flera mål för att ta itu med behovet av hantering av programvaruprojektresurser vid hantering av olika typer av undantag.
Dynamic resource scheduling in disruption-prone software development environments
{'venue': 'FASE', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']}