För att skapa en säker och produktiv miljö måste projektledare planera för de arbetsutrymmen som krävs för byggverksamheten. Arbetsutrymmesplanering innebär att man representerar olika typer av utrymmen som krävs för byggverksamhet i tre dimensioner och över tid. Eftersom ett byggschema består av hundratals aktiviteter som kräver flera typer av utrymmen, är det praktiskt taget omöjligt att förvänta sig att projektledare manuellt specificerar de spatiotemporala data som krävs för att representera arbetsutrymmen i fyra dimensioner. I detta dokument presenteras mekanismer som automatiskt genererar projektspecifika arbetsutrymmen från en generisk arbetsyta ontologi och en projektspecifik IFC-baserad 4D-produktionsmodell (Industry Foundation Class). Skapandet av dessa arbetsutrymmen leder till en rumsbelastad produktionsmodell. Arbetsutrymmena vet vilka aktiviteter och byggmetoder de hör till, när, var och hur länge de existerar och hur mycket volym de upptar. En rumsbelastad produktionsmodell möjliggör rikare 4D CAD-simuleringar, konfliktanalys i tid och rum samt proaktiv planering av arbetsutrymmen före konstruktion.
Akinci m.fl. REF genererar automatiskt projektspecifika arbetsutrymmen från IFC-modeller med hjälp av en generisk arbetsyta ontologi.
Automated Generation of Work Spaces Required by Construction Activities
{'venue': None, 'journal': 'Journal of Construction Engineering and Management-asce', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}