Abstract-Denna studie presenterar en stokastisk modell för den oberoende systemoperatörens (ISO:s) optimala samordnade långsiktiga underhållsscheman för produktionsenheter och överföringsledningar med kortsiktigt säkerhetsbegränsat enhetsåtagande (SCUC). Slumpmässiga störningar i kraftsystem, inklusive forcerade avbrott i produktionsenheter och kraftledningar, fel i belastningsprognosen och bränsleprisfluktuationer, modelleras som scenarioträd med hjälp av Monte Carlo-simuleringen. Lagrangian relaxation (LR) tillämpas för att separera det samordnade optimeringsproblemet i långsiktig utrustning underhåll (LTEM) och stokastisk långsiktig SCUC (LTSCUCUC) subproblem. För den stokastiska LTSCUC subproblem, scenario bunt begränsningar är avslappnad via LR och optimeringsproblem bryts ner i deterministiska LTSCUC problem. LR tillämpas på varje deterministisk LTSCUC för att slappna av långsiktiga bränsle- och utsläppsgränser och bryta problemet i kortsiktiga SCUC subproblem. Nedbrytningen tillämpas vidare på kortsiktiga SCUC-delproblem för att separera åtagande per timme och begränsningar i överföringsnätet. Enhetsåtagandet formuleras som ett problem med blandad programmering (MIP) och löses med hjälp av den grenbaserade metoden med hjälp av CPLEX. Resultatet av denna studie inkluderar timschemaläggning av avbrott i produktionsenheter och överföringsledningar, vilket motsvarar den optimala produktionsenhetens åtagande och avsändning, samt överföringsflöden. Timtidtabellerna minimerar den totala kostnaden för drift och underhåll och tillgodoser långsiktiga och kortsiktiga begränsningar av produktionsenheter och överföringsnät med införandet av osäkerhet i kraftsystemet. Ett modifierat IEEE 118-busssystem används för att visa att den föreslagna schemaläggningsmetoden är effektiv. Index Villkor-Optimal samordning av produktions- och överföringsavbrott schemaläggning, säkerhet begränsad enhet engagemang, stokastisk modellering av kraftsystem.
I REF är en stokastisk samordningsmodell formulerad som en timmes Blandade Integer Program (MIP) med hjälp av scenario träd som involverar olika störningar.
Security-Constrained Generation and Transmission Outage Scheduling With Uncertainties
{'venue': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'journal': 'IEEE Transactions on Power Systems', 'mag_field_of_study': ['Engineering']}