ps19_eltaller_ene_1888-page_0-2
Se han emprendido en esta parte de la ciudad los trabajos que paso a expresar : en la calle 3.ª se terminó la alcantarilla y empedrado de la cuadra 4.ª ; también se concluyó en la calle 4.ª la alcantarilla y pavimento de la cuadra 4.; en la calle 5.ª esta terminada la alcantarilla de la cuadra 4.ª y parte de la 6.ª; se dio principio al empedrado de la cuadra 4.ª de la carrera 9. ", que hacía muchos meses estaba paralizado por no haber cumplido el contratista de la losa con el compromiso que contrajo, habiendo tenido la autoridad que compelerlo con apremio para que entregase la losa que aun faltaba para terminar el pavimento de a calle'; En la cuadra 3.ª de la carrera 10.ª se está actualmente concluyendo un caño de arco inverso, para recoger los desagtles de las casas de dicha calle, que antes los arrojaban en caños descubiertos que infestaban todas las casas En el barrio se han construido 26 casas bajas y estan 11 en obra. Inspector, Luis G. de Pineres.