RAM 업무 도입 초기의 RAM 업무활동은 예측에 중점을 두었다. 연구개발을 통하여 개발한 결과가 RAM 목표값을 달성할 수 있는지 여부를 시험평가 이전에 모델 활용을 통하여 확인하여 주는데 중점을 두었는데, 이러한 확인 결과도 연구개발주관기관이 소요군의 검토 과정을 거치지 않고 추진되어 오다가, 육군 군수사령부는 2010년부터 개발업체로부터 RAM 분석결과 자료를 제출받아 검토하였다. 검토 결과 일부 장비는 군 요구 목표값을 충족하지 못하였음을 확인하였고, 모델 입력값에 많은 오류를 확인하였다(유광호, 2011, pp. 56-57). 개발업체는 상세설계검토(CDR)가 완료되는 시점 이후 최종도면을 검토하여 RAM 및 군수지원분석을 수행하는 경우가 다수 있는데, 이때 시험평가 일정에 맞추다 보니 시간이 부족하여 부품별 세부 입력요소에 대해 검증하지 않은 임의값을 입력하였다(유광호, 2011, p. 67). 이에 따라, 2011년에는 국방부 훈령을 개정하여 연구개발주관기관이 분석결과를 소요군의 검토를 공식적으로 받도록 하였다.
주어진 제목과 요약문에 대한 정보를 토대로, 요약되기 전 문장을 유추해서 생성해주세요.

제목: 램(RAM) 활성화를 통한 방위사업 관리 효율성 제고 방안
요약문: 육군 군수사령부는 2010년부터 개발업체게게 RAM 분석결과를 제공받아 검토했고, 일부 장비는 군요구 목표값을 달성하지 못했고 모델 입력값에 오류가 많음을 확인했다. 이에 2011년부터는 국방부 훈령을 개정해 소요군이 공식적으로 연구개발주관기관의 분석결과를 검토하게 했다.