본 발명은 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 관한 것으로서, 도저의 생산성을 평가하는 포맷(Dozer Productivity Estimating Format, DPEF)과 추계론적 생산성 모델링 및 분석 과정을 통합하는 추계론적 도저 생산성 평가 시스템에 의해 수행되는 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 있어서, a) 도저 생산성 평가 포맷(DPEF)이 적용되는 결정론적 모드와 현장 조건 데이터들을 적용하여 도징 작업의 출력 결과값의 변동성 및 이와 관련된 비용 리스크를 예측하는 추계론적 모드를 제공하는 단계; b) 기설정된 도저 생산성 및 성능 데이터에 곡선 근사화 기법을 적용하여 생산성 최적 맞춤 곡선을 산출하고, 상기 생산성 최적 맞춤 곡선에 곡선 근사화 기법을 적용하여 이상적 최대 생산성을 연산하여 수학적 함수로 표현하는 단계; c) 도저의 속성 데이터와 외부 장비의 성능 데이터를 획득하고, 도저가 사용되는 토공 현장의 지형 조건, 작업 조건, 장비 조건을 포함한 생산성 변수들에 대한 작업 환경 보정 계수들을 계산하는 단계; d) 상기 결정론적 모드와 추계론적 모드에서 상기 이상적 최대 생산성과 상기 작업 환경 보정 계수들을 조합한 조합 보정 계수를 이용하여 시간당 도저 생산성을 산출하고, 시간당 도저 운영비를 상기 시간당 도저 생산성으로 나누어 생산 유닛당 직접 비용을 산출하는 단계; 및 e) 상기 결정론적 모드에서 산출된 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용값을 기준으로 상기 추계론적 모드에서 획득한 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 비교하여 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 달성 범위를 확률적으로 연산하여 사용자에게 제공하는 단계 를 포함한다. 따라서, 본 발명은 아날로그 값으로 제공되는 도저의 생산성 최적 맞춤 곡선을 곡선 근사화 기법을 적용하여 도저의 이상적 최대 생산성을 연산하여 간단한 수학적 함수로 치환할 수 있고, 결정론적 모드에서 획득한 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 값을 기준으로 추계론적 모드에서 획득한 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 확률밀도함수를 비교하여 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 확률적으로 연산하여 사용자에게 제공할 수 있으며, 그로 인해 작업의 불확실성과 무작위성을 인위적으로 처리할 수 있어 재사용성 요구사항을 충족시킬 수 있다.
주어진 문장을 읽고 간략하게 요약해주세요.

문장: 
[ 발명의 명칭 ]
추계론적 도저 생산성 평가 방법Stochastic Dozer Productivity Estimation Method
[ 기술분야 ]
본 발명은 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 실제 현장 사례조사로부터 획득한 현장 조건 데이터들을 사용하여 결정론적 도저 생산성 평가 포맷과 추계론적 생산성 모형 및 분석 과정을 연산하는 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 관한 것이다.
[ 배경기술 ]
도저(dozer)는 트랙터 전방에 블레이드를 부착한 장비이다. 이는 하부 주행 장치의 형식에 따라 크롤러(crawler) 및 휠(rubber tire) 도저로 분류되고, 토사를 전진방향으로 미는 견인력(크롤러 도저의 경우 견인력이라 하고, 휠 도저의 경우 구동력 - 이하 견인력이라 칭함)을 요구한다. 도저의 생산성은 블레이드를 트랙터가 전진하는 방향으로 일정거리를 미는 시간동안 블레이드 전면에 잔존하는 토사의 양에 의해 결정된다. 도저의 싸이클 타임 및 생산성은 트랙터 유형 및 규격, 하부 구동장치 유형, 작업 장치(블레이드 및 측면판)의 구성, 굴삭/이송되는 토사의 종류 및 상태, 지형조건(경사도 및 마찰계수), 작업/관리효율, 토사 이송거리, 장비의 노후도, 기상 및 기후조건(온도, 고도 및 우천)에 따라 변동성이 달라진다. 도저 생산성 평가 방법은 운영 싸이클의 수와 경험적 도저 블레이드 용량을 적용한 수학적인 방법, 회귀분석에 근거한 평가 방법, 이산형 이벤트 시뮬레이션을 적용한 추계론적 방법들을 포함한다. 이러한 종래의 도저 생산성 평가 방법들은 첫째로 블레이드 용량에 영향을 주는 많은 작업 환경 보정 계수(예를 들어, 도저 모델, 블레이드 유형, 전송 유형, 글레이드(Glade), 도징 거리, 토석 유형, 조종사 숙련도, 도징 운영 유형, 작업 효율 및 작업 사이트 가시성)의 불확성과 무작위성을 고려하지 않고, 결정론적 값을 사용한다는 제약을 가진다. 그러므로, 계수들의 추계론적 본성을 수용함으로써 이상적인 환경에서 측정된 이상적인 최적 생산성을 측정하는 것이 바람직하다. 둘째로, 종래의 도저 생산성 평가 방법들은 도저 생산성에 영향을 주는 외부 환경 조건의 변화를 고려하지 않는다는 문제점이 있다. 도저 생산성은 도저가 일정한 제어된 환경 조건에서 운영되지 않는 한 확실히 변동성을 지닌다. 기존의 이산형 이벤트 시뮬레이션을 적용한 추계론적 방법들 역시 생산 싸이클 시간의 무작위성을 고려하고, 확률분포함수로 도저 생산성을 계산한다. 그러나, 외부 환경 조건들이 시뮬레이션 실험 동안에 일정하게 유지된다고 가정하는 한계점이 있다. 셋째로, 종래의 도저 생산성 평가 방법들은 작업 조건 보정 계수들의 다양성을 고려하지 않는다는 문제점이 있다. 예를 들어, 조종사 숙련도는 3개의 언어적 표현 값들, 즉 각각 1.00, 0.75 및 0.6의 보정 계수를 갖는 우수, 보통, 부족으로 구분되어 있다. 그러나, 조종사의 숙련도는 그러한 확신을 갖는 선명한 값으로 할당될 수 없다. 분명, 도저 생산성은 조종사 숙련도가 보통일 경우에 정확히 25%로 감소될 것이라고 선언할 근거가 없다. 이런 이슈들 때문에 작업 환경 보정 계수를 정의하는데 관련된 불확실성과 무작위성을 고려하는 추계론적 도저 생산성 평가 방법(Stocchastic Dozer Productivity Estimation, SDPE)으로 수행되는 것이 바람직하다. 이와 같이, 종래의 도저의 생산성을 평가하는 포맷, 즉 DPEF(Dozer Productivity Estimating Format)는 도저의 생산성 연산을 위해 입력되어야 하는 작업 환경 보정 계수들을 그래프로 제공하기 때문에 정밀한 분석을 필요로 하는 경우에 사용성이 결여된다. 따라서, 작업 환경 보정 계수들의 불확실성과 무작위성을 인위적으로 처리할 수 있도록 하여 DPEF와 재사용성을 충족시킬 수 있는 분석 기술이 필요하다.그러나, 현재까지 경험에 의한 도저의 생산성 데이터를 수학적 함수로 치환하는 방법 및 이 데이터를 재사용 가능한 소프트웨어 코드로 실행하여 도저 작업 계획을 위한 DPEF와 재사용성의 장점을 통합한 연구가 없다는 문제점이 있다. 이로 인해, 토공 현장에 도저를 얼마나 투입해야 하는지와 이와 관련된 계획에 오차가 발생할 수 있고, 그로 인해 공사 기간을 맞추지 못하여 공사 비용이 초과될 수 있는 문제점이 있다. 
[ 선행기술문헌 ]

[ 특허문헌 ]
한국등록특허 제10-0984514호 "무선통신기반 RFID를 이용한 실시간 건설 생산성 분석 방법"한국등록특허 제1379407호 "기후요인의 연직 변화량을 고려한 초고층 빌딩 건설 프로젝트 공사시간 예측 시스템"
[ 발명의 개요 ]

[ 해결하려는 과제 ]
본 발명은 기존의 도저 생산성 평가 포맷이 그래픽적으로 정량화하여 제공하는 도저의 생산성 곡선에 곡선 근사화 기법을 사용하여 도저의 이상적 최대 생산성을 연산하여 간단한 수학적 함수로 제공하면서 토공 현장의 조건 데이터들을 고려하여 도저의 생산성을 보정하고, 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 확률적으로 연산하여 제공할 수 있는 추계론적 도저 생산성 평가 방법을 제공한다. 
[ 과제의 해결 수단 ]
실시예들 중에서, 추계론적 도저 생산성 평가 방법은, 도저의 생산성을 평가하는 포맷(Dozer Productivity Estimating Format, DPEF)과 추계론적 생산성 모델링 및 분석 과정을 통합하는 추계론적 도저 생산성 평가 시스템에 의해 수행되는 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 있어서, a) 도저 생산성 평가 포맷(DPEF)이 적용되는 결정론적 모드와 현장 조건 데이터들을 적용하여 도징 작업의 출력 결과값의 변동성 및 이와 관련된 비용 리스크를 예측하는 추계론적 모드를 제공하는 단계; b) 기설정된 도저 생산성 및 성능 데이터에 곡선 근사화 기법을 적용하여 생산성 최적 맞춤 곡선을 산출하고, 상기 생산성 최적 맞춤 곡선에 곡선 근사화 기법을 적용하여 이상적 최대 생산성을 연산하여 수학적 함수로 표현하는 단계; c) 도저의 속성 데이터와 외부 장비의 성능 데이터를 획득하고, 도저가 사용되는 토공 현장의 지형 조건, 작업 조건, 장비 조건을 포함한 생산성 변수들에 대한 작업 환경 보정 계수들을 계산하는 단계; d) 상기 결정론적 모드와 추계론적 모드에서 상기 이상적 최대 생산성과 상기 작업 환경 보정 계수들을 조합한 조합 보정 계수를 이용하여 시간당 도저 생산성을 산출하고, 시간당 도저 운영비를 상기 시간당 도저 생산성으로 나누어 생산 유닛당 직접 비용을 산출하는 단계; 및 e) 상기 결정론적 모드에서 산출된 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용값을 기준으로 상기 추계론적 모드에서 획득한 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 비교하여 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 달성 범위를 확률적으로 연산하여 사용자에게 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.상기 b) 단계는, 상기 도저의 속성 데이터는 트랙터 유형, 엔진 유형, 구동 장치 유형, 구동바퀴의 수, 블레이드 유형의 속성 값들을 포함하고, 상기 속성 값들을 도저 정보 매트릭스에 저장하며, 레이저 측정기를 이용하여 측정한 작업 경로상의 경사각과 거리를 포함하는 지형의 속성값을 포함하고, 상기 지형의 속성값들을 메모리에 저장하는 것을 특징으로 한다.상기 c) 단계에서 상기 이상적 최대 생산성(PMax)은 도저 모델(DT), 블레이드 유형(BT), 생산성 최적 맞춤 곡선(FT), 작업 거리(D)를 획득한 후 하기한 수학식을 이용하여 산출하는 것을 특징으로 한다. [수학식] 상기 b) 단계에서 작업 환경 보정 계수들은, 상기 결정론적 모드에서 토공 현장의 각 조건들이 무변화 상태라고 가정하여 작업 토사의 보정 계수(fRC), 조종사의 숙련도 계수(fO), 토사 보정계수(fM), 도저 운영 기법(fOT), 가시성 계수(fV), 작업효율 계수(fJ), 기어변속 계수(fT), 블레이드 보정 계수(fB), 경사 보정 계수(fG)를 포함한 작업 환경 보정 계수들을 정의하고, 상기 추계론적 모드에서 토공 현장의 각 조건들이 불확정적 변화 상태임을 가정하여 생산성 변수들이 가지는 확률밀도함수를 적용하여 작업 환경 보정 계수를 확률적으로 변화시키는 것을 특징으로 한다.상기 d) 단계에서 조합 보정 계수(f)는 하기한 수학식을 사용하여 연산하는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 d) 단계에서 시간당 도저 운영비()는 시간당 소유 운영 경비()와 시간당 운전수 노임()을 합산하여 계산하는 것을 특징으로 한다.상기 결정론적 모드에서 상기 시간당 소유 운영 경비와 시간당 운전수 노임은 기설정된 값을 기반으로 고정 값을 사용하고, 상기 추계론적 모드에서 낙관적인 비용(Cmin), 가장 유력한 비용(Cmod), 비관적인 비용(Cmax)의 평가척도 중 하나를 선택하여 사용하는 것을 특징으로 한다.상기 추계론적 모드에서 평가척도는 하기한 수학식으로 연산되는 것을 특징으로 한다.[수학식]상기 d) 단계는, d-1) 기설정된 시뮬레이션 실행횟수만큼 반복하여 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 수집하는 단계; d-2) 상기 시뮬레이션 실행횟수가 최소 시뮬레이션 실행횟수 이하인지를 비교하여 시뮬레이션 결과의 성숙도를 확인하는 단계; d-3) 상기 시뮬레이션 결과가 성숙도를 충족하지 못한 경우에 상기 최소 시뮬레이션 실행횟수 이상의 시뮬레이션 실행 횟수를 증가시키는 단계; 및 d-4) 상기 시뮬레이션 결과가 성숙도를 충족한 경우에 정규 확률밀도함수와 매개변수의 값들, 최적 확률밀도함수와 매개변수의 값들으로부터 상기 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 해석하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.상기 d-4) 단계는, 상기 최적 확률밀도함수와 이에 대한 매개변수의 값들을 사용하여 시간당 도저 생산성과 생산 유닛당 직접 비용에 대한 신뢰 구간을 파악하고, 상기 파악된 신뢰 구간을 사용하여 사용자로부터 요청된 시간당 도저 생산성과 생산유닛당 직접 비용의 달성 범위에 대한 확률을 사용자에게 제공하는 것을 특징으로 한다.상기 조종사의 숙련도 계수(fO)는 조종사의 경력과 작업 수행 평가를 기반으로 토공관리 단말을 통해 정의하고, 상기 토공관리 단말은 조종사에 대한 경력년수, 작업 투입횟수, 공사 규모, 사고경력을 포함한 객관적인 지표를 토대로 작업 수행 평가를 자동으로 수행하는 것을 특징으로 한다.상기 조종사의 숙련도 계수(fO)는 결정론적 모드에서 구동장치의 유형에 따라 사전 정의된 값을 사용하는 방식 또는 삼점 리커드 척도의 평가 방식 중 어느 하나를 사용하고, 추계론적 모드에서 조종사의 숙련도를 하급과 상급으로 사전 평가한 값을 기반으로 삼각 확률분포를 생성하여 추출하는 것을 특징으로 한다.상기 작업 토사의 보정 계수(fRC)는 결정론적 모드에서 실험 및 실측 데이터를 수집하여 작업토사의 실제단위무게(WL)를 정의하고, 추계론적 모드에서 현장 실측으로 수행한 토질 조사를 통해 최소값, 중간값, 최대값, 통계값을 산출하여 실제단위무게를 정의한 후 상기 실제단위무게에서 2300 1b/1cy을 나누어 하기한 수학식과 같이 계산하는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 토사 보정계수(fM)는, 작업 토사의 종류와 구동장치의 유형이 결정되면 하기 수학식에 의해 작업토사 매트릭스에서 주어진 정보와 일치하는 값으로 정의하는 것을 특징을 한다. [수학식]상기 도저 운영 기법(fOT)은, 운영 기법의 유형(OT : 1=standalone dozing alone, 2=slot dozing, 3=side-by-side dozing)에 따라 정의하며, 결정론적 모드에서 하기 수학식을 통해 각 운영 기법에 해당하는 보정계수(OT)를 사용하여 연산하고, 추계론적 모드에서 작업면적당 각 운영 기법의 사용비율 합을 100%로 산정하여 연산하는 것을 특징으로 한다.[수학식]상기 가시성 계수(fV)는 결정론적 모드에서 날씨와 일조량 조건(V: 1 = clearly visible, 2 = dust, rain, snow, fog, or darkness)에 따른 데이터를 기준으로 정의되고, 추계론적 모드에서 날씨와 일조량 조건에 따른 데이터를 리커드 3점 척도(impaired, more or less impaired, clear)로 연산한 후 구동장치의 유형(UT)에 따라 삼각 분포로부터 사용자가 선택한 가시성의 해당 값(VU)이 생성되어 하기한 수학식으로 나타내는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 작업효율 계수(fJ)는 결정론적 모드에서 시간당 작업 활동시간을 고정된 설정값으로 나눈 것으로 정의하고, 추계론적 모드에서 작업 활동 시간을 최소값(Tmin), 중앙값(Tmod), 최대값(Tmax)으로 정의된 삼각확률분포를 기반으로 무작위 수를 생성하여 하기한 수학식을 사용하여 획득하는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 기어변속 계수(fT)는 파워시프트를 사용하는 경우 1, 다이렉트 드라이브를 사용하는 경우 0.8을 사용하며 변속기의 종류에 따라 하기 수학식 10으로 나타내는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 블레이드 보정 계수(fB)는 블레이드의 유형(BT: S = straight, U = universal, A = angle, SU = semiuniversal, C = cushion blade)에 따라 하기 수학식과 같이 정의되는 것을 특징으로 한다. [수학식]상기 경사 보정 계수(fG)는 결정론적 모드에서 도징 경로 상의 경사각을 활용하여 정의되고, 추계론적 모드에서는 사용자로부터 입력된 경사각 매개변수(최소값(θmin), 중앙값(θmod), 최대값(θmax))를 기반으로 한 삼각확률분포를 사용하여 생성된 임의값을 사용하여 하기 수학식으로 나타내는 것을 특징으로 한다. [수학식]
[ 발명의 효과 ]
본 발명의 추계론적 도저 생산성 평가 방법은, 아날로그 값으로 제공되는 도저의 생산성 곡선을 곡선 근사화 기법을 적용하여 도저의 이상적 최대 생산성을 연산하여 간단한 수학적 함수로 치환할 수 있고, 결정론적 모드에서 획득한 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 값을 기준으로 추계론적 모드에서 획득한 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용의 확률밀도함수를 비교하여 도저의 생산성과 생산 유닛당 직접 비용을 확률적으로 연산하여 사용자에게 디지털 값으로 제공할 수 있으며, 그로 인해 작업의 불확실성과 무작위성을 인위적으로 처리할 수 있어 재사용성 요구사항을 충족시킬 수 있는 효과가 있다.따라서, 본 발명은 토공 현장의 변수를 고려하여 보다 정확한 도저 생산성 달성 범위를 확률적 정보로 제공할 수 있어 현장에 적합한 장비 운용 계획을 수립할 수 있도록 지원할 수 있는 효과가 있다. 
[ 도면의 간단한 설명 ]
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 시스템의 구성을 설명하는 도면이다.도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법을 설명하는 블록도이다도 3a 및 도 3b은 도 2의 각 단계에 대한 세부 알고리즘을 설명하는 블록도이다.도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 의해 사용자 입력값 기반의 생산성당 도저 생산성의 달성 확률을 나타내는 그래프이다.도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 의해 사용자 입력값 기반의 생산성 유닛당 직접 비용의 달성 확률을 나타내는 그래프이다.
[ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 ]
본 발명에 관한 설명은 구조적 내지 기능적 설명을 위한 실시예에 불과하므로, 본 발명의 권리범위는 본문에 설명된 실시예에 의하여 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 된다. 즉, 실시예는 다양한 변경이 가능하고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로 본 발명의 권리범위는 기술적 사상을 실현할 수 있는 균등물들을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 또한, 본 발명에서 제시된 목적 또는 효과는 특정 실시예가 이를 전부 포함하여야 한다거나 그러한 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 본 발명의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.한편, 본 발명에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다."제1", "제2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이들 용어들에 의해 권리범위가 한정되어서는 아니 된다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어"있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결될 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어"있다고 언급된 때에는 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 한편, 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "포함하다"또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.각 단계들에 있어 식별부호(예를 들어, a, b, c 등)는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 일어날 수 있다. 즉, 각 단계들은 명기된 순서와 동일하게 일어날 수도 있고 실질적으로 동시에 수행될 수도 있으며 반대의 순서대로 수행될 수도 있다.여기서 사용되는 모든 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 지니는 것으로 해석될 수 없다.도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 시스템의 구성을 설명하는 도면이다.도 1을 참고하면, 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 결정론적 모드 실행 모듈(110), 추계론적 모드 실행 모듈(120) 및 메모리(130)를 포함하지만 이에 한정되지 않고, 사용자 명령이 입력되는 입력모듈, 유선 통신 또는 무선 통신을 지원하는 통신 모듈 등을 포함한다. 결정론적 모드 실행 모듈(110)은 기존의 도저 생산성 평가 포맷(DPEF)이 적용되고, 추계론적 모드 실행 모듈(120)에서는 도징 작업의 출력 결과값(즉, 생산성 및 총운영경비)의 변동성 및 이와 연관된 비용 리스크를 예측한다,추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 실제 현장 사례조사로부터 획득한 현장 조건 데이터들로부터 기존의 DPEF와 추계론적 생산성 모형 및 분석 과정을 통합한다.한편, 토공 관리 단말(200)은 조종사의 경력과 작업 수행 평가를 기반으로 조종사의 숙련도 계수를 정의하는데, 각 조종사의 경력 지표, 작업 투입 횟수, 공사 규모, 사고 경력 등의 데이터를 기반으로 작업 수행 평가를 수행한다. 이러한 토공 관리 단말(200)은 데스크탑 컴퓨터, 랩탑 컴퓨터, 스마트폰, PDA(Personal Digital Assistant), PMP(Portable Multimedia Player), 네비게이션 단말기, 태블릿 PC 등의 네트워크 접속이 가능한 통신 기기일 수 있으며, 그 종류에 제한이 없다. 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법을 설명하는 블록도이고, 도 3a 및 도 3b은 도 2의 각 단계에 대한 세부 알고리즘을 설명하는 블록도이다.도 2 및 도 3을 참고하면, 추계론적 도저 생산성 평가 방법은, 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)이 내부 및 외부 시스템의 변수값들을 획득한다.(S10), 즉, 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 트랙터 및 블레이드 속성(즉, 트랙터 유형(ET), 엔진 유형(ET : 1=디젤, 2=가솔린), 구동장치 유형(UT : 1=트랙트, 2=구동바퀴), 구동바퀴의 수(NW : 1=2-wheel drive, 2=4-wheel drive, 3=null), 블레이드 유형(BT : S=straight, U=universal, SU=semiuniversal, C= cushion blade))의 값을 획득한다.(S11)추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 이러한 도저 속성 데이터들을 이용하여 구조적 질의 언어를 생성하고, 외부 장비 성능 차트를 기입하며, 도저 모델, 블레이드 모델을 탐색하고, 도저 생산성 평가 곡선과 대조하는 작업을 수행한다.(S20)예를 들어, 트랙터 유형, 엔진 유형, 구동장치 유형, 구동바퀴의 수, 블레이드 유형이 D7G, 1, 1, 3, U로 각각 주어진다면 SDPE는 구조적 질의 언어를 하기한 수학식 1과 같이 실행하게 된다.추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 트랙터 및 블레이드 속성의 값들을 도저 정보 매트릭스(MD)에 저장하고, 레이저 거리 측정기를 사용하여 측정한 지형 속성(즉, 작업 경로상의 경사각(θ), 작업 경로의 거리(D))을 메모리(130)에 저장한다. 도저 블레이브별 생산성 최적 맞춤 곡선(FT)은 제조사의 성능 제원표에 제시되어 있는 도저 생산성 및 성능 데이터에 곡선 근사화 기법을 적용하여 규명할 수 있다.(S21) 곡선 맞춤 툴 박스는 MATLAB에서 제공되고 있으며, 탐구 데이터의 분석, 선행/후행 공정 데이터 연결, 후보 모델 비교, 곡선 맞춤을 위한 특이치 제거를 위해 사용된다. 또한, 도징 거리와 생산성의 관계를 선형이라고 가정하고, 기존의 사례 및 건설업의 특성에 따라 선형 모형들의 회귀분석을 수행하고, 최적화 파라미터 및 곡선 맞춤 툴 박스의 초기값을 사용하여 맞춤의 품질을 보장할 수 있다.예를 들어, 스트레이트 블레이드를 사용하는 D7 도저의 생산성 맞춤 곡선(FT)은 수학식 2와 같이 표현할 수 있다. 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 특정한 도저 모델(DT), 블레이드 유형(BT), 생산성 최적 맞춤 곡선(FT), 작업 거리(D)를 획득한 후 수학식 3에 나타나 있듯이 이상적 최대 생산성(PMax)을 산출한다.(S22)이와 같이, 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 곡선 근사화 기법을 사용하여 그림으로 표현된 도저의 이상적 최대 생산성을 연산하여 간단한 수학적 함수로 표현할 수 있다. 이러한 분석 방법은 그림으로부터 생산성을 도출해야 하는 기존의 분석 방법을 대신하여 이상적 최대 생산성(PMax)을 수학적으로 계산하여 제공할 수 있다. 이때, 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 최소 시뮬레이션의 반복 실행 횟수를 120회, 신뢰도 수준 99%로 설정한 후 반복 실행횟수는 0에서부터 시작한다.(S23) 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 도저가 사용되는 토공 현장의 지형 조건, 작업 조건, 장비 조건을 포함한 생산성 변수들에 대한 작업 환경 보정 계수들을 연산한다.(S30)결정론적 모드에서는 실험 및 실측 데이터를 수집하여 작업 토사의 실제 단위 무게(WL)을 사용하고, 추계론적 모드에서는 현장 실측으로 수행한 토질 조사를 통해, 최소, 중간값, 최대값을 산출하여 실제 단위 무게(WL)에 적용한다. 결정론적 모드에서 토질은 12가지 형태, 즉 마른 진흙, 젖은 진흙, 마른 흙, 젖은 흙, 흙과 자갈, 마른 자갈, 젖은 자갈, 석회석, 암석, 마른 모래, 젖은 모래, 셰일(Shale)로 분류하며, 각 토사의 단위 무게(Wl, 단위 1cy)는 Peurifoy et al's(2006)에서 사용된 값으로 정의한다.추계론적 모드에서는 최소값, 최대값 사이의 특정값을 균일한 확률로 무작위 추출하여 채택된 값으로 실제 단위 무게(WL)를 정의한다. 실험 토사의 밀도 2,300 1b/1cy를 최대 기준값으로 설정한 생산성 추정 곡선으로부터 생산성 값을 수집하였기 때문에 작업 토사의 보정 계수(fRC)는 WL에서 2,300 1b/1cy를 나누어 수학식 4와 같이 적용한다.조종사의 숙련도 계수(fO)는 조종사의 경력과 작업 수행 평가를 기반으로 토공관리자가 토공관리 단말(200)을 통해 정의한다. 토공관리 단말(200)은 조종사에 대한 경력년수, 작업 투입횟수, 공사 규모, 사고 경력 등의 객관적인 지표를 토대로 작업 수행 평가를 자동으로 수행할 수 있다. 조종사 숙련정도(0)는 토공 관리자에 의해 3개 지표(O : 1=poor, 2=average, 3=excellent)로 정의된다. 구동장치 유형에 따라 결정론적 모드에서 fO는 사전 정의된 값을 사용하거나 삼점 리커드 척도(poor, average, excellent)로 평가한다. 이 3가지 값은 사용하는 도저 유형, 즉 크롤러 도저 또는 휠 도저에 따라 각각 [0.6, 0.75, 1.0], [0.5, 0.6, 1.0]로 다르게 적용한다.반면에 추계론적 모드에서는 시스템 사용자가 조종사의 능력을 세밀하게 선택함으로써 조종사의 능력을 하급, 상급으로 사전 평가한 값을 기반으로 삼각 확률분포를 생성하여 값이 추출된다. 예를 들어, 구동장치의 유형이 '트랙'이고, 조종사의 숙련도를 0.8로 가정한다면, 이 값은 중급보다 높은 수준이며, 고급보다 낮은 수준이다. 이 값으로부터 시스템은 무작위수(즉, rand('Triangular', 0.6, 0.8, 1.0))을 생성함으로써 변량을 생성한다.숙련도를 0.8로 가정한 경우의 최소, 최대 한계값은 0.6, 1.0으로 설정된다. 이러한 조종사의 숙련도 값은 추계론적 모드에서 시스템 사용자가 선택하게 되며 수학식 5와 같이 나타낼 수 있다.특정 작업 토사의 경우 네브라스카 트랙터 시험장에서 측정된 토사의 일반적인 특성을 따르지 않는 경우가 있다.작업 토사의 유형별, 조건별(ST : 1= loose stockpile, 2=hard to cut or frozen with tilt cylinder, 3=hard to cut or frozen without tilt cylinder, 4=hard to drift or dead(즉, dry noncohesive, sticky), 5=rock, ripped or blasted)로 각 변수를 적용하기 위하여 도저의 구동 장치 유형과 작업 토사의 종류를 기반으로 캐터필러 사(2010)에서 제시한 토사보정계수(fM)를 탐색한다. 작업 토사의 종류와 구동장치의 유형이 정해지면, 토사조정계수(fM)는 수학식 6의 작업토사 매트릭스(FM)에서 주어진 정보와 일치하는 값을 규명한다. 도저 운영 기법(fOT)은 운영 기법 유형(즉, OT : 1=standalone dozing alone, 2=slot dozing, 3=side-by-side dozing)에 따라 정의한다. 도저 운영 기법은 3가지 유형으로 국한되기 때문에 추계론적 모드와 결정론적 모드에서 해당 유형(OT)을 대표하는 값을 1, 2, 3 중에서 어느 하나를 선택한다. 결정론적 모드에서 fOT는 캐터필러 社 (2010)에서 사전 정의된 값을 탐색하여 사용한다. 이 값(fOT)은 수학식 7에서 나타난 것과 같이, 특정한 운영 기법으로 수행할 총 작업물량과 그 운영 기법의 보정계수를 사용하여 연산한다. 추계론적 모드에서 fOT는 작업면적당 각 운영 기법의 사용비율 합을 100%로 산정하여 연산한다.예를 들어, 각 운영기법 standalone dozing (RS), slot dozing (RST), side-by-side dozing(RSS)의 작업물량이 각각 70%, 10%, 20%라고 주어졌다면, rand(Uniform, 1.15, 1.25)로부터 fOT는 0.7, 1+0.1, 0.8+0.2로 계산된다. side-by-side dozing 운영기법의 불확실성에 기인한 fOT의 가변성과 이 작업유형에서의 작업 공유비율은 추계론적 방법으로 해결한다.결정론적 모드에서 가시성 계수(fV)는 날씨와 일조량 조건(즉, V: 1 = clearly visible, 2 = dust, rain, snow, fog, or darkness)에 따른 데이터를 기준으로 정의된다(Caterpillar, Inc. 2010). 추계론적 모드에서는 이 값을 리커드 3점 척도(즉, impaired, more or less impaired, clear)로 다시 연산한다. 구동장치의 유형(UT)에 따라, 삼각 분포로부터의 임의 값이 생성되며, 이는 사용자가 선택한 가시성의 해당값(VU)으로 수학식 8과 같이 표현한다.결정론적 모드에서 작업효율 계수(fJ)는 시간당 작업활동시간을 고정된 설정값인 60으로 나눈 것으로 정의한다. 작업활동시간은 최소값(Tmin), 중앙값(Tmod), 최대값(Tmax)으로 정의된 삼각확률분포를 기반으로 무작위 수를 생성할 수 있으며, 추계론적 모드에서는 이 값을 수학식 9와 같은 방법을 사용하여 취득한다.  기어변속 계수(fT)은 파워시프트를 사용하는 경우 1, 다이렉트 드라이브를 사용하는 경우 0.8을 사용하며, 수학식 10에서 변속기의 종류에 따라 다음과 같이 나타낸다.블레이드 보정 계수(fB)는 블레이드의 유형(BT: S = straight, U = universal, A = angle, SU = semiuniversal, C = cushion blade)에 따라, 수학식 11과 같이 정의 한다.결정론적 모드에서 경사 보정 계수(fG)는 도징 경로 상의 경사각을 활용하여 정의된다. 추계론적 모드에서는 수학식 12와 같이, 시스템 사용자가 입력한 경사각 매개변수(최소값(θmin), 중앙값(θmod), 최대값(θmax))를 기반으로 한 삼각확률분포를 사용하여 생성된 임의값을 사용한다.   추계론적 모드에서 이 3가지 결과 값은 낙관적인 경우, 가장 유력한 가능성인 경우, 비관적인 경우에 각각 해당한다. 기존의 경사보정 방법은 그래픽적인 표현기술을 사용하기 때문에 분석의 품질이 낮게 측정된다. SDPE는 이러한 문제를 보완하기 위해 수학적 기능인 곡선 근사화 기법(curve-fitting technique)을 사용한다. 이에 따라, 그래픽으로 표현된 경사의 가변값들을 시스템 상에서 직접 다룰 수 있고, 추계론적 모드에서 사용되는 함수들로부터 다양한 계산결과들을 나열할 수 있게 한다. 조합 보정계수(f)는 취득한 모든 작업 보정계수들을 수학식 13과 같이 연산하여 계산한다.(S32)시간당 도저 생산성(P)는 이상적 최대 생산성(PMax)과 조합 보정계수(f)를 곱연산하여 수학식 14와 같이 나타낸다.(S41) Peurifoy et al. (2006)이 제시한 토사유형별 스웰계수(swell factors)는 특정한 데이터의 입력이 없다면 기본값으로 사용된다. 만약, 현장조사를 통해 가용할 수 있는 실측치가 있다면 대체하여 사용할 수 있다. 이 단계에서는 토공관리자가 설정한 용적 치수에 따라 생산단위를 재설정할 수 있다.시간당 소유운영경비()와 시간당 운전수노임()을 합산하여 시간당 도저 운영비()가 계산된다. 결정론적 모드에서 이 두가지 비용은 사전정의된 값을 기반으로 고정값으로 사용하고, 추계론적 모드에서 이 비용은 수학식 15에 나타나 있듯이 세 가지의 평가척도(낙관적인 비용(Cmin), 가장 유력한 비용(Cmod), 비관적인 비용(Cmax))중 하나를 선택하여 사용한다. 생산유닛당 직접비(CD)는 수학식 16과 같이 를 시간당 도저 생산성으로 나눔으로써 계산된다.(S42)DPEF 계산에서, 설정된 시뮬레이션의 반복 실행 횟수가 모두 완료되면 이전 단계에서 설명되었던 작업 환경 보정계수들을 고려하여, 120개의 시간당 도저 생산성(PS)과 생산유닛당 비용(CDs)을 수집한다. PS와 CDs의 최소 시뮬레이션 실행횟수인 120은 Ang and Tang (1975) and Lee and Arditi (2006)의 접근방식을 참고한다.추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 시뮬레이션 결과의 신뢰구간을 95% 이상이 될 것을 가정한 상태에서, 시뮬레이션 실행횟수가 119회 일 경우 임계값 1.98을 획득할 수 있으며, 시뮬레이션 횟수가 120회 이상이 될 경우 임계값이 미량 증가하게 된다. 일반적인 정규분포의 신뢰구간 95%에서 임계값 1.96을 사용하고 있기 때문에 시뮬레이션 실행횟수가 120회 이상이 될 경우 임계값을 만족하게 되므로 모평균 구간의 성숙도가 달성되었다고 판단한다. 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)은 최소 시뮬레이션 실행횟수가 120 이하인지를 비교함으로써 시뮬레이션 결과의 성숙도를 통과하는지 체크한다. 즉, 시뮬레이션에 대한 120회 이상의 반복이 필요한지 여부를 체크한다.(S43)시뮬레이션 결과가 성숙도를 충족하였다면, (1) 정규 확률밀도함수와 매개변수, (2) 최적 확률밀도와 매개변수 값으로부터 이전 단계에서 정의한 PS와 CDs를 해석할 수 있게 된다.(S44, S45)f(x; θ)로 표현된 확률밀도함수, 그리고 확률변수 X(즉, P or CD)는 매개변수 θ에 따라 x1, x2,….xn 개의 샘플 개수를 가지며, θ 값으로부터 생성된 관측치(x1, x2,….xn)로부터 최대우도값을 계산한다.  특정 샘플값 xi의 우도는 xi에서 평가된 확률 밀도 함수값에 비례한다고 가정함으로써, n개 관측치들((x1, x2,….xn)의 우도는 수학식 17과 같이 수식화된다. 최대 우도 추정치()는 수학식 17을 최대화하는 값이며, 수학식 17, 즉 L(x1 , x2, … , xn; θ)을 0에 가까운 도함수 θ에 대해 미분하여 수학식 18과 같이 나타낼 수 있고, 이로부터 절대 최대치를 획득한다(Hoel, 1962). 또한, 로그의 가산 성질에 따라 수학식 19와 같이 표현할 수 있다. 최대 우도 추정치의 집합()는 수학식 20과 같이 m개의 시뮬레이션 결과로 획득할 수 있다. 이러한 과정을 통해, 각각의 최대 우도 추정치를 지닌 확률분포 모델의 후보군들을 연산할 수 있다.   가장 적합한 확률분포는 범용적으로 사용되고 있는 카이 제곱 테스트 또는 음의 log-likelihood 기법을 기반으로 후보 확률분포 모델들의 적합도를 측정함으로써 식별할 수 있다. 카이 제곱 PDF는 샘플 사이즈 기반의 단측 검정(one-tailed )으로 수행되고, 수학식 21과 같이 나타낸다. 또한, α 유의성의 임계값은 수학식 22와 같이 C1-α,ν 로 나타내며, v는 자유도 정수값, Γ(v/2)는 감마함수를 나타낸다.    음의 log-likelihood 기법은 관측된 데이터들의 최적합 확률분포를 찾아낸다. 모수적 확률분포는 이것의 확률밀도함수를 f(x,θ)로 표시함으로써 정의한다. 여기서, x는 변수, θ는 매개변수를 의미한다. 변수 x가 설정되면, PDF는 θ의 우도를 계산하는데 사용되며, 이는 f (θ|x)로 표시한다. 독립적인 임의 샘플 x에 대한 매개변수의 결합 우도는 수학식 23과 같이 연산한다. MATLAB 통계툴박스는 음의 Negative log-likelihood 연산기능을 제공한다.마지막 단계로, P와 CD는 결정론적 모드에서 연산되고, 정규확률밀도함수와 이에 대한 매개변수값들은 정규확률밀도함수 기반의 시뮬레이션을 실행함으로써 계산된다. 또한, 최적 PDF와 이에 대한 매개변수 값들은 최적 PDF기반 시뮬레이션 실행을 통해 시각화하여 시스템 사용자에게 제공된다. P와 CD에 대한 최적 PDF 및 매개변수(ρ1, ρ2, ρ3, ρ4)값들을 사용함으로써, 사용자들은 시간당 생산성과 생산성당 직접비에 대한 신뢰구간을 파악하고 이를 통해 특정값의 P 및 CD를 달성할 수 있는 확률을 취득할 수 있다.(S46, S50)표 1은 대상 현장 작업 조건, 보정 계수, 비용 정보에 관한 것으로서, 속성(주요 변수들의 속성명), 작업 조건(도저 모델명을 포함한 작업, 현장, 장비 조건 등), 연관된 보정 계수는 추계론적 도저 생산성 평가 시스템(100)에서 사용하는 변수명이며, 입력값은 시스템에 직접 입력되는 사용자 입력값을 나타낸다. 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 의해 사용자 입력값 기반의 생산성당 도저 생산성의 달성 확률을 나타내는 그래프이다.도 4에서, X축은 시간당 생산성, Y축은 생산성 달성 확률을 각각 나타내며, 한 곡선 내부의 면적은 1이 된다.도 4의 그래프에는 정규분포를 기반으로 120회 시뮬레이션을 실행한 결과의 곡선(Normality based Simulation), 수학식 17~수학식 23을 기반으로 하는 최적 확률밀도함수를 120회의 시뮬레이션을 실행한 결과의 곡선(Best fit PDF based Simulation), 결정론적 모드에서 연산된 결정적 값(Deterministic)은 입력값의 변동성 없이 하나의 단일값으로 연산되는 수직선(Deterministic)으로 표시된다. 그래프 상에서, 결정적 값 이상으로 표시된 빗금친 부분은 실제 작업에서 도저의 생산성이 결정적 값 이상으로 나타날 확률을 의미하며, 사용자에게 이 확률을 제공함으로써 작업 성공 확률을 파악할 수 있도록 한다. 예를 들어, 결정적 값인 113.48 이상의 영역과 누적확률분포 영역의 면적비를 산출하는데, 면적비가 50%이면 해당 도저 1개가 50%f의 생산성을 가지므로 도저 1개를 더 투입하도록 계획할 수 있다. 반면에 면적비가 80%이면 도저 1개가 해당 기간내에 80%의 생산성을 가지므로 도저를 추가 투입하지 않고 공사 기간을 연장하도록 계획할 수 있다. 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 추계론적 도저 생산성 평가 방법에 의해 사용자 입력값 기반의 생산성 유닛당 직접 비용의 달성 확률을 나타내는 그래프이다.도 5에서, X축은 생산성당 직접 비용, Y축은 달성 확률을 의미한다.도 5의 그래프에는 도 4의 그래프와 마찬가지로 Normality based Simulation의 곡선, Best fit PDF based Simulation의 곡선, 수직선으로 표시되는 결정적 값(Deterministic)이 존재한다. 그래프 상에서, 결정적 값 이상으로 표시된 빗금친 부분은 실제 작업에서 생산 유닛당 직접 비용이 결정적 값 이상으로 나타날 확률을 의미하며, 사용자에게 이 확률을 제공함으로써 작업 성공 확률을 파악할 수 있도록 한다. 이와 같이, 본 발명의 추계론적 도저 생산성 평가 방법은, 제조사에서 제공하는 실험 데이터와 현장 조건 데이터들을 반영하여 실제 도저 생산성의 달성 확률 및 실패 위험성을 제공할 수 있다. 따라서, 기존에 경험적 지식을 기반으로 계획되는 현장의 도저 장비 운용 계획을 토공 현장에서 발생될 수 있는 생산성 변수를 고려하여 도저의 생산성을 보정하고, 현장에 적합한 장비 운용 계획을 수립하도록 지원할 수 있다. 상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
[ 부호의 설명 ]
100 : 추계론적 도저 생상성 평가 시스템 110 : 결정론적 모드 실행 모듈120 : 추계론적 모드 실행 모듈130 : 메모리   