그런데도, 남원관리사무소는 위 ‘국도17호선 신천교 내진 보강공사’(당초공사기간: 2017. 6. 29. ~ 9. 26.) 에 소요 되는 관급자재(교량받침대, 59,493천 원, 50개)를 조달구매 하면서 교량받침대 최소 납품기일이 45일이므로 공사 착공일인 2017. 6. 29. 구매요청 할 경우 같은 해 8. 14. 까지는 납품이 가능한데도, 2017. 7. 13. 조달구매 요청하여 납품기한을 같은 해 9. 28. 로 하는 납품계약을 체결하게 되어 포장도 보수공사 준공기한을 같은 해 12. 27 까지 총 72일간 연장조치 하는 등 총 2건 공사에 대하여 관급 자재 공급지연으로 72일간 공사기간이 연장 되었다.
주어진 제목과 요약문에 대한 정보를 토대로, 요약되기 전 문장을 유추해서 생성해주세요.

제목: 남원국토관리사무소 종합감사결과 처분요구서
요약문: 남원관리사무소는 8월 14일 까지 납품이 가능함에도 불구하고 보수공사 준공기한을 총 72일 연장해 자재 공급지연으로 공사기간이 연장 되었다.