제목: 청라 시티타워 첫 삽은 언제? 기공식 내달 1일서 잠정 연기
인천경제자유구역청에 따르면 LH와 시티타워 사업시행자인 청라시티타워(주)간 사업에 대한 합의점을 찾지 못해 17일 기공식 잠정 연기를 통보해 옴에 따라 올해 안에 열릴지 알 수 없게 되었다고 한다.
주어진 문장에 적절한 제목을 생성하고, 내용을 요약해주세요.

문장: 인치동 기자 LH 청라영종사업본부, ASF 확산·준비기간 부족 탓 사유 내세웠지만 사업시행자 청라시티타워㈜와 공사기간·공사비 이견 못 좁히며 ‘삐걱’ 청라시티타워 조감도. /사진 = 인천경제청 제공 다음 달 1일로 예정됐던 청라 시티타워 기공식이 잠정 연기됐다. 21일 인천경제자유구역청 등에 따르면 한국토지주택공사(LH) 청라영종사업본부는 11월 1일 열기로 했던 청라 시티타워 기공식을 잠정 연기한다고 지난 17일께 통보해 왔다. LH 청라영종사업본부는 최근 아프리카돼지열병(ASF) 확산에 따른 사회적 분위기와 기공식 행사 준비기간 부족 등을 연기 사유로 내세웠다. 하지만 속내는 다른 데 있었다. LH와 시티타워 사업시행자인 청라시티타워㈜ 간 공사기간과 공사비 등에서 합의점을 찾지 못한 것으로 전해졌다. 지난달 2일 인천경제청 주관으로 열린 시티타워 건설자문회의 결과 반영을 놓고 LH와 청라시티타워㈜ 간 이견이 생긴 것이다. 이날 건설자문회의에서는 청라 시티타워의 층수를 기존 지하 2층·지상 26층에서 지상 28층으로 2개 층을 늘리고, 타워 높이는 기존 448m에서 478m로 30m 상향하도록 했다. 총면적도 당초 9만3천3.3㎡에서 9만3천948.54㎡로 945.51㎡ 늘리도록 결정했다. 그러나 LH는 건설자문회의 결과를 수용할 수 없다며 청라 시티타워 높이를 448m로 추진하겠다(변경된 높이는 인정 못함)는 입장을 고수하고 있는 것으로 알려졌다. 특히 시티타워 공사기간(48개월)을 놓고 청라시티타워㈜와 이견을 보이고 있다. LH는 부대공사가 진행된 올해 4월을 기준으로 48개월(2019년 4월∼2023년 3월)을 주장하는 반면 청라시티타워㈜는 실제 공사가 이뤄지는 2020년 7월부터 48개월(2020년 7월∼2024년 6월)로 하되, 부대공사와 설계 변경 기간은 계약기간에 반영할 수 없다는 입장으로 맞서고 있다. 여기에 LH는 공사비 또한 전체 사업비 3천303억 원 중 계약된 3천32억 원만 인정하겠다는 생각이다. 그러나 청라시티타워㈜는 올해 1월 24일 인천경제청, LH, SPC 간 공사비는 추후 상호 협의하기로 협약서까지 체결한 만큼 LH가 협의서 내용을 이행해야 한다는 논리다. 이에 따라 청라 시티타워 기공식이 올해 안에 열릴지 지금으로서는 알 수 없다. SPC의 한 관계자는 "그동안 11월 1일에 맞춰 청라 시티타워 기공식을 위한 준비를 해 왔으나 LH와 추가 설계에 따른 공사비 등의 문제가 해결되지 않아 기공식이 미뤄진 것으로 알고 있다"며 "LH가 지난 14일 공문을 통해 협상 의지를 보인 만큼 협의가 잘 돼 사업이 원활하게 이뤄졌으면 좋겠다"고 말했다. LH 청라영종사업본부 관계자도 "현재 기본설계 단계에서 공사비가 늘어날지 공기가 연장될지 가늠할 수 없고, 최소한 실시설계와 공정표 등이 나와야 알 수 있는 것 아니냐"며 "앞으로 SPC 등과 협의를 잘 해 주민들의 숙원사업인 청라 시티타워 건설이 계획대로 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 인치동 기자 airin@kihoilbo.co.kr