1일 한국도로공사에 따르면 세종∼안성 고속도로 11개 공구에 대한 발주의뢰가 들어오면서 이번 입찰을 긴급입찰로 공고로 낼 것으로 예상되며 당겨진 입찰공고로 PQ서류 접수 마감도 당겨져 건설사 영업팀들의 움직임이 분주해졌다.
주어진 문장을 적절하게 요약해주세요.

문장: PQ 일정도 촉박... 영업팀 '비상' 道公은 '연내 계약·착공' 총력전 세종∼안성 고속도로 11개 공구에 대한 발주 시기가 애초 10일에서 앞당겨져 입찰공고가 임박함에 따라 업계에 비상이 걸렸다. 1일 한국도로공사와 업계에 따르면 올해 고속도로 종합심사낙찰제 적용 공사 최대어로 꼽히는 세종∼안성 고속도로 11개 공구에 대한 발주의뢰가 들어오면서 곧 입찰공고할 예정이다. 이르면 2일이나 이번주 안으로 입찰공고가 이뤄질 전망이다. 긴급입찰로 공고가 나갈 예정이어서 일반입찰보다 일정이 앞당겨질 것으로 보인다. 도로공사가 입찰공고일을 10일로 잡은 것은 올해 안에 착공을 할 수 있는 데드 라인으로 판단했기 때문이다. 11개 공구를 동시에 발주하면서 도로공사에서는 신중한 모습을 보이고 있다. 공고문에 오기라도 발견되면 정정공고를 내야 하는데 이럴 경우 5일이 지체돼 연내 착공이 불가능해질 수 있기 때문이다. 입찰공고가 앞당겨질 경우 PQ서류 접수 마감도 앞당겨지기 때문에 건설사 영업팀들의 움직임이 분주해지고 있다. PQ 마감이 당일 오후가 아니라 오전에 하기 때문에 입찰 공고 8일 이후인 11일이나 14일이 될 경우 매우 촉박할 수밖에 없다. 업계에서는 15일까지는 기한을 줘야 한다는 입장이다. 한 건설사 관계자는 "보통 PQ 마감이 오전에 되다보니 14일에 마감해도 일정이 촉박하다"며 "입찰공고 일정이 앞당겨질 것으로 예상되면서 구성원사로 참여하려는 건설사 영업팀 직원들의 발등에 불이 떨어졌다"고 말했다. 또, 도공은 부계약자 없이 공동도급체를 구성하도록 해 대표사와 지역건설사, 대표사와 지역건설사에 비지역건설사의 조합이 나올 것으로 예상되고 있다. 경기지역 공구는 1개 반 정도로 많지 않은 데 비해 업체 수가 많아 비지역건설사 참여 경쟁이 치열할 것으로 예상된다. 반면, 세종지역 업체 수는 많지 않지만 규모가 작은 데가 많은 편이어서 공동도급체로 들어가기 위해 열심히 뛰고 있는 상황이다. 도공에서는 PQ 서류 접수 후 심사 기간이 꽤 걸릴 것으로 내다보고 있다. 11개 공구에 공구별로 30개 내외가 참여한다고 가정하면 심사대상이 총 300개 정도가 되기 때문이다. 따라서, 입찰과 개찰은 PQ심사 기간을 감안하면, 11월 초에는 어렵고 중순이나 하순경에 이뤄질 것으로 예상되고 있다. 개찰 이후 종합심사 대상 업체가 정해지면 종합심사 서류를 제출받아 일정 기간 심사 후 낙찰자를 결정하고 연말에 계약과 착공이 이뤄질 예정이다. 세종∼안성 고속도로는 연초에 확대경제장관회의에서 연내 착공해야 할 공사로 지정됐다.