한국형발사체개발 사업은 2017년 12월로 예정된 시험발사체 발사가 10개월 연기될 수 있다는 점을 고려하여 예산을 감액할 필요가 있다. 동 사업은 1단계 추진 과정에서 액체엔진의 연소불안정으로 초도시험이 연기되고, 추진제탱크의 제작 불량으로 납품이 지연되었다. 한국항공우주연구원은 1단계 사업추진 과정에서 발생한 사업 지연을 고려하여 75톤급 액체엔진 시험체의 발사를 2017년 12월에서 2018년 10월로 10개월 연기하는 일정 조정안을 미래창조과학부에 제시하였다. ｢우주개발진흥법｣에 따른 법적 기구인 ｢우주개발 진흥 실무위원회｣에서는 한국항공우주연구원의 일정조정안을 검토한 후 시험체 발사 일정을 연기할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.
주어진 제목과 요약문에 대한 정보를 토대로, 요약되기 전 문장을 유추해서 생성해주세요.

제목: 2017년도 예산안 위원회별 분석 : 미래창조과학방송통신위원회
요약문: 부품 불량과 연소 불안정에 따라 2017년 12월로 예정된 시험 발사를 10개월 연기하는 일정조정안이 미래창조과학부에 제시되었다. 이를 고려해 한국형발사체개발 사업의 예산을 감액할 필요가 있다.