제목: 청주 2매립장 내년 초 토지매입 완료·착공
1년 가량 미뤄졌던 충북 청주시의 2매립장 조성사업이, 2022년부터 매립장을 사용한다는 계획하에 지난 달 실시설계가 마무리 되면서 내년 초에는 토지매입을 완료하고 3월부터는 공사에 들어갈 예정이다.
주어진 문장에 적절한 제목을 생성하고, 내용을 요약해주세요.

문장: 지난 달 실시설계 완료 … "2022년부터 사용" 사용기간 38년 …면적 줄고 사업비는 증가 [충청일보 박재남기자] 충북 청주시의 2매립장 조성사업이 순조롭게 진행되고 있다. 29일 시에 따르면 시는 청원구 오창읍 후기리 일대 22만4000여㎡의 2매립장 조성사업 예정지 53필지 가운데 37필지 15만여㎡를 협의 보상으로 매입했다. 나머지 16필지 6만8000여㎡에 대해서는 지난 27일 수용재결 신청을 공고했다. 이들 토지는 내년 2월 도의 수용재결심의를 통해 강제수용 될 예정이다. 또 시는 도로부터 폐기물 처리시설 설치계획 승인을 받은 뒤 내년 3월부터 공사에 들어갈 계획이다. 2022년부터 매립장을 사용한다는 구상도 세웠다. 지난달 27일 실시설계도 마쳤다. 실시설계를 통해 애초 1단계와 2단계에 각각 용량 110만㎥의 매립장을 조성하기로 했던 계획을 1단계 87만㎥, 2단계 110만㎥로 수정했다. 매립장 사용 기간은 40년에서 38년으로 줄었다. 그러나 애초 1단계에 411억원이 들어갈 것으로 예상했던 사업비(토지매입비 포함)는 531억원으로 증가했다. 매립장 예정지역을 실측한 결과, 굴착 대상 토지의 29%가량이 바위인 것으로 확인되면서 공사비가 늘어난 것이다. 시는 사업비 증액에 따라 국비 지원액을 99억원에서 135억원으로 늘려달라고 환경부에 요청했다. 시 관계자는 "사업계획 초기에 매립장의 형태를 놓고 돔과 노지형이 논란을 빚어 사업추진이 1년가량 지연됐다"며 "최근 실시설계를 마치고, 토지매입도 막바지에 접어드는 등 늦어진 만큼 사업추진에 박차를 가하고 있다"고 말했다.