전력수급기본계획의 목적은 안정적인 전력공급이다. 2013년 초 설정한 6차 전력계획은 안정적인 전력수급을 위하여 적정 설비예비율을 22%로 설정하였고 2020년 전후로 최대 30%까지 설비예비율이 높아질 것으로 계획하였다. 그런데 6차 전력계획 이후 발전설비의 준공에 영향을 줄 수 있는 쟁점을 반영할 필요가 있다. 이를 위해 6차 전력계획에서 수립한 전력설비용량과 최대전력수요를 기준으로 발전설비 계획의 변동현황을 반영한 후 관련 쟁점을 시나리오로 구성하였다. 분석결과, 2027년까지의 전력수급은 안정적일 것으로 전망된다. 2014년말 기준으로 일부 발전기가 인허가 지연이나 환경영향평가 지연으로 늦춰졌고, 송전망 건설지연이나 월성1호기와 고리1호기의 폐로 가능성이 있으나, 설비예비율에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상된다. 오히려 2020년 전후에 집중되어 있던 발전설비 준공이 2020년 이후로 늦춰지면서 설비예비율의 편차가 작아지는 효과가 있다.
주어진 제목과 요약문에 대한 정보를 토대로, 요약되기 전 문장을 유추해서 생성해주세요.

제목: 전력수급기본계획의 사전평가
요약문: 안정적인 전력공급을 위해 2013년 초 6차 전력계획에서는 적정 설비예비율을 22%로 설정하고 2020년 전후로 30%까지 높아질 것으로 기대하였다. 더 나아가 발전설비 계획의 변동현황을 반영하여 2027년까지의 전력수급은 안정적일 것으로 전망했다.