استقبال » استراتجياتنا » تزويد الوسط الريفي
تواصل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه العمل بالتنسيق مع مصالح الهندسة الريفية تطبيق برنامج يهدف إلى بلوغ نسبة تزويد بمياه الشرب في الوسط الريفي 95% سنة 2012.
مشروع المحاور بولايات جندوبة وباجة وبنزرت
يهدف هذا المشروع إلى إنجاز "محاور" لتقريب الماء الصالح للشرب للمناطق غير المزودة بالشمال التونسي كمرحلة أولى وفي مرحلة ثانية إنجاز شبكات توزيع خاصّة بكل قرية أو تجمع يقع ربطها على هذه المحاور.
مشروع المحاور بولاية جندوبة
بلغ العدد الجملي لمتساكني الوسط الريفي لولاية جندوبة سنة 2004 حوالي 303 ألف ساكن منهم 222 ألف مزودين بالماء الصالح للشرب، وتناهز بذلك نسبة التزود بهذه الولاية حوالي 73،4 بالمائة ولتحسين هذه النسبة، تمّ تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95% على المستوى الوطني وحد أدنى بـ85% في جميع الولايات.
وفي هذا الإطار تمّ برمجة مشروع تتمثّل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية جندوبة والغير مزودة وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة قدرها 85،6 مليون دينارا وبتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. أمّا المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة.
وسينتفع بهذا المشروع حوالي 203 ألف ساكن، إلى موفى سنة 2025، موزعين على أكثر من 1016 قرية وتجمع سكني، وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية جندوبة إلى 97،6%.
ويتمثّل هذا المشروع في وضع شبكة جلب بطول 175 كم من القنوات، بناء 11 خزان و9 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية وإنجاز شبكات داخلية لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية ذات أولوية.
وقد انطلقت الأشغال منذ سنة 2008 وبلغت نسبة تقدم الأشغال 70% ومن المتوقع أن يتم إنجاز كل عناصر المشروع والانطلاق في الاستغلال في شهر جوان 2014، هذا إذا تم إقناع بعض المواطنين طالبي الشغل بالسماح للشركة بمواصلة أشغال إنجاز محطة معالجة المياه المبرمجة بفرنانة والمعطلة منذ شهر جانفي 2011 خاصة وأنّها تمثل المصدر الحيوي للمياه للمشروع.
مشروع المحاور بولاية باجة
بلغ العدد الجملي لمتساكني الوسط الريفي لولاية باجة سنة 2009 حوالي 180 ألف ساكن منهم 162 ألف مزودين بالماء الصالح للشرب، وتناهز بذلك نسبة التزود بهذه الولاية حوالي 90%. ولتحسين هذه النسبة، تمّ تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95%على المستوى الوطني وحد أدنى بـ85% في جميع الولايات.
وفي هذا الإطار تمّ برمجة مشروع تتمثل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية باجة والغير مزودة وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة جملية قدرها 48 مليون دينار أما المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة.
وسينتفع بهذا المشروع حوالي 88 ألف ساكن، إلى موفى سنة 2025، موزعين على 400 قرية وتجمع سكني، وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية باجة إلى 96،6%.
ويتمثّل هذا المشروع في وضع شبكة جلب بطول 125 كم من القنوات، بناء 11 خزان و7 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 200 لتر في الثانية وإنجاز شبكات لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية.
وقد أنجزت الشركة الدراسات الأولية وتمّ الانطلاق في إنجاز الدراسات المدققة للمشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية منذ شهر أوت 2012 ومن المتوقع إتمام الدراسات المدققة مع موفى سنة 2013 ثمّ نشر طلبات العروض لإنجاز الأشغال التي من المتوقع أن تتمّ خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018.
مشروع المحاور بولاية بنزرت
بلغ العدد الجملي لمتساكني الوسط الريفي لولاية بنزرت سنة 2009 حوالي 208 ألف ساكن منهم 175 ألف مزودين بالماء الصالح للشرب، وتناهز بذلك نسبة التزود بهذه الولاية حوالي 84،5%. ولتحسين هذه النسبة، تمّ تحديد مخطط يهدف إلى تأمين نسبة تزود لا تقل عن 95%على المستوى الوطني وحد أدنى بـ 85% في جميع الولايات.
وفي هذا الإطار تمّ برمجة مشروع تتمثل مرحلته الأولى في إنجاز محاور لجلب المياه وتقريبها من القرى والتجمعات الريفية المتواجدة بأرياف ولاية بنزرت وتزويد 20 قرية وتجمع ذات أولوية بكلفة جملية قدرها 71 مليون دينارا. أما المرحلة الثانية فتتمثل في تزويد بقية التجمعات تدريجيا كلما توفرت الإعتمادات اللازمة.
وسينتفع بهذا المشروع حوالي 164 ألف ساكن إلى موفى سنة 2025 موزعين على 540 قرية وتجمع سكني وسوف ترتفع بذلك نسبة التزود بالوسط الريفي لولاية بنزرت إلى 97،2%.
ويتمثل هذا المشروع في وضع شبكة جلب بطول 191 كم من القنوات، بناء 9 خزانات و7 محطات ضخ ومحطة معالجة بطاقة إنتاج 300 لتر في الثانية وإنجاز شبكات لتوزيع المياه لفائدة 20 قرية ريفية.
وقد أنجزت الشركة الدراسات الأولية وتمّ الانطلاق في إنجاز الدراسات المدققة للمشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية منذ شهر أوت 2012 ومن المتوقع إتمام الدراسات المدققة مع موفى سنة 2013 ثم نشر طلبات العروض لإنجاز الأشغال التي من المتوقع أن تتم خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018.