مشاريع بكلفة 35.6 م. د معطلة فمتى الحل؟ .. - الصباح | Assabah
مشاريع بكلفة 35.6 م. د معطلة فمتى الحل؟ ..
تعرف عديد المشاريع بأرجاء الولاية ركودا ومماطلة في الانجاز لأسباب متعددة ومختلفة حتى ان البعض من هذه المشاريع دخل طي النسيان نظرا لهجرة المقاولين لها من ناحية ودخول البعض الاخر في سبات عميق لتواصل تعطلها ...ومن ابرز هذه المشاريع نذكر اشغال تقوية مدرج مطار قفصة قصر الدولي والتي كانت من المفترض ان تنتهي مع موفى السنة المنقضية اعتبارا ان هذا المشروع المندرج ضمن المشاريع الوطنية بكلفة 14 م. د كان يفترض ان تنطلق اشغاله سنة 2008 ويمتد على خمس سنوات إلا انه لم يستكمل الى حد الان لان ملفه موضوع نزاع قضائي بين المقاول المتعهد وديوان الطيران المدني والمطارات ولم يبت فيه القضاء بعد...
وفي نفس السياق ما زال انجاز القطب التكنولوجي بمعتمدية القصر متعطلا بسبب اشكال عقاري وهو مشروع مبرمج لسنة 2009 ويمتد عل اربع سنوات تمت تسوية 62 هك من المساحة المطلوبة لانجازه والتفويت فيها لفائدة شركة القطب التنموي وعرضت المساحة المتبقية والمقدرة بـ26 هك للتسوية على انظار لجنة الاستقصاء والمصالحة...
كما ان مشروع مركز التكوين المهني بالمنطقة المبرمج لسنة 2008 الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 1.5 م.د فانه متوقف لأسباب مالية من ذلك ان الجهة تطالب بالترفيع في الاعتمادات المرصودة ..
مشاريع عمومية معطلة بالقطار والمتلوي
تم تخصيص 1.6 م. د لانجاز مركز التكوين المهني بمدينة القطار مبرمج ضمن مشاريع سنة 2012 إلا انه متعطل ايضا لأسباب عقارية اذ تم التخصيص في مساحة 7842 مترا مربعا لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني والتفويت في الجزء الراجع لديوان مساكن وزارة التربية المقدرة بـ 4822 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري لفائدة الدولة في انتظار استكمال بقية الاجراءات الادارية كما حال الاشكال العقاري دون انجاز مدرسة اعدادية مبرمجة ضمن مشاريع سنة 2009 بكلفة 1.2 م. د ...
ويلاقي مشروع تهيئة المنطقة الصناعية نفس الصعوبات العقارية وهو مشروع مبرمج لسنة 2009 بكلفة 1.9 م. د متعطل وتوقفت اشغاله بسبب معارضة مواطنين...
وفي معتمدية المتلوي وبسبب اشكال عقاري يتواصل تعطيل مشروع بعث مركز للتكوين المهني رصدت له اعتمادت مقدرة بـ 7.5 م. د حيث تم تخصيص المساحة المقدرة بـ 40 الف متر مربع لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني في انتظار استكمال اجراءات تغيير الصبغة الفلاحية للعقار وهو تقريبا نفس الاشكال العقاري الذي تسبب في تعطل انجاز اشغال مشروع مركز للفحص الفني للعربات بكلفة 6 م. د كمشروع مبرمج ضمن مشاريع سنة 2012 ...وبسبب اعتراضات مواطنين تعطل انجاز مشروع تصريف المياه المستعملة بحي المزيرعة المبرمج منذ سنة 2012 بكلفة 1.9 م. د وكذلك مشروع مد 135 الف متر من القنوات لربط 670 مسكنا بشبكة التطهير بحي السعادة الغربي والشرقي ...
ويبقى الاسراع بانجاز مجمل هذه المشاريع وغيرها التي بإمكانها ان توفر عديد مواطن الشغل رهين وعي المواطن بأهمية مثل هذه المكاسب التي لا يرى مانعا من انجازها لكن في نفس الاطار يتساءل عن الركود والمماطلة في انطلاق تنفيذ الاشغال اذا كانت الاعتمادت المرصودة لفائدة كل مشروع متوفرة الى الان ولم يقع صرفها او تحويلها الى مجالات اخرى..
2014/3/29 08:36
والي قفصة لـ «الصباح»: الاعتصامات في ام العرائس مشروعة.. والاستجابة للمطالب بصفة فورية أمر صعب...
تحولت معتمدية ام العرائس خلال الأسبوعين الماضيين الى ساحة كبرى لعدد من الاعتصامات ، فالى جانب اعتصام سكان عمادة "أم الاقصاب" على الحدود التونسية الجزائرية والذي انطلق منذ عشرة ايام وحمل مطلبا اساسيا وحيدا وهو "التشغيل" وخصته "الصباح" في عددها امس بتغطية خاصة، يشهد مركز معتمدية...