قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني من أحد الموظفين إلى المشرف تطلب توضيحًا بشأن مشروع صعب.
قم بصياغة رسالة بريد إلكتروني من أحد الموظفين إلى المشرف تطلب توضيحًا بشأن مشروع صعب.
user
إلى: Supervisor@company.com
من: Employ@company.com
الموضوع: أسئلة مشروع Halcyon

أهلاً سيدي،

لدي بعض النقاط حول مشروع Halcyon والتي أحتاج إلى توضيح بشأنها.

أولاً لاحظت أن تاريخ البدء بالمشروع سيكون الشهر القادم (1 سبتمبر). ولاحظت أيضًا أنه ليس من المقرر أن أعمل في ذلك اليوم، على الرغم من تكليفي بالمشروع كأحد القادة. هل أحتاج إلى طلب تغيير الوردية للتأكد من أنني في العمل وقادر على بدء المشروع؟ هل يُسمح بالعمل من المنزل لهذا المشروع، وإذا كان الأمر كذلك، فهل سأحصل على نفس معدل التعويض في يوم العمل من المنزل هذا أم هل سأحصل على فارق أيضًا؟ إذا لم يُسمح لي بالعمل من المنزل أو تغيير مناوبتي، فهل تفكر في شخص ما سيتولى زمام المبادرة في ذلك اليوم المحدد، وإذا كان الأمر كذلك، فهل سينقل هذا الشخص المعلومات إليّ لتمكيني من "اللحاق بالركب" " معهم ومع بقية الفريق؟

ثانيًا، كنت أطلع على تفاصيل المشروع ورأيت أن أحد المعالم الرئيسية في القائمة (المدرجة في 1 أكتوبر) يوضح أنه يجب إكمال المشروع حتى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تصميم التغليف. هل كان لدينا بالفعل مُعبأ في الاعتبار، وهل اتصلنا بالمُعبئ المذكور لإبلاغه ببدء هذا المشروع؟ من تجربتي السابقة في العمل في مشاريع مماثلة، تعلمت أن القائمين على التعبئة يطلبون مهلة شهر على الأقل للتأكد من أنهم مستعدون لتلبية متطلبات الإنتاج لعملائهم، لذلك إذا كان التاريخ المقصود لمرحلة 1 أكتوبر هو التغليف المكتمل التصميم، ولم يتم الاتصال بأي من شركات التعبئة حتى الآن، سيكون من الحكمة والحكمة الاتصال بهم على الفور لإعطائهم تنبيهًا.

أخيرًا، أرى أن ريموند تم تعيينه في المجموعة الثانية لهذا المشروع. نظرًا لأن Raymond هو متخصص في تصميم المنتجات وأن مسح أسماء المجموعة B يكشف عن وجود 3 متخصصين في التصميم مقابل متخصص تصميم واحد في المجموعة A، فقد يكون من المنطقي أكثر أن يتم نقل Raymond إلى المجموعة A لتحقيق التوازن بين الفرق.

يرجى تقديم المشورة لي بشأن الطريقة التي تريد مني المضي بها.

شكرًا لك،
موظف
assistant