هل يمكن أن تخبرني باليوم الذي بدأ فيه بناء حاملة الطائرات جيرالد فورد ومتى تم إطلاقها فعليًا؟


بناء
في 10 سبتمبر 2008، وقعت البحرية الأمريكية عقدًا بقيمة 5.1 مليار دولار مع شركة نورثروب جرومان لبناء السفن في نيوبورت نيوز، فيرجينيا، لتصميم وبناء الحاملة. بدأت شركة نورثروب في البناء المسبق للحاملة بموجب عقد بقيمة 2.7 مليار دولار في عام 2005. وتم بناء الحاملة في مرافق نيوبورت نيوز لبناء السفن في نيوبورت نيوز، فيرجينيا، والتي توظف 19000 عامل.

تم وضع عارضة السفينة الحربية الجديدة بشكل احتفالي في 14 نوفمبر 2009 في الحوض الجاف 12 من قبل ابنة فورد، سوزان فورد باليس. وفي خطاب ألقاه أمام عمال السفن ومسؤولي وزارة الدفاع المجتمعين، قال بيلز: "لقد واجه أبي التحديات الهائلة المتمثلة في استعادة الثقة في الرئاسة وتضميد جراح الأمة بعد ووترغيت بالطريقة الوحيدة التي عرفها - بأمانة ونزاهة تامتين. وهذا هو الإرث الذي نتذكره هذا الصباح."[35]

تم تطوير شعار السفينة بشكل مشترك من قبل راعي السفينة والضابط القائد الأول، الكابتن جون إف ماير.

في أغسطس 2011، تم الإبلاغ عن أن شركة النقل "اكتملت في منتصف الطريق من الناحية الهيكلية".[37] في أبريل 2012، قيل أن البناء قد اكتمل بنسبة 75 بالمائة.[38] في 24 مايو 2012، تم الوصول إلى المعلم المهم المتمثل في إكمال السفينة حتى خط الماء عندما تم رفع القوس السفلي المهم إلى مكانه.[39] كان هذا هو الرفع رقم 390 من بين ما يقرب من 500 عملية رفع للمكونات المعيارية المتكاملة التي يتم تجميع السفينة منها. أفاد هنتنغتون إينغلس في بيان صحفي صدر في 8 نوفمبر أن البناء "وصل إلى 87 بالمائة من اكتمال الهيكل". بحلول 19 ديسمبر 2012، وصل البناء إلى 90 بالمائة من اكتمال الهيكل. "من بين ما يقرب من 500 عملية رفع هيكلية مطلوبة لإكمال السفينة، تم إنجاز 446 منها."[41]


جيرالد ر. فورد يجلس في الحوض الجاف أثناء البناء.
تم إنزال الجزيرة وأقيمت مراسم المرافقة في 26 يناير 2013.[42][43]

في 7 مايو 2013، تم تركيب آخر 162 رافعة فائقة، مما أدى إلى اكتمال هيكل السفينة بنسبة 100 بالمائة.

في 11 يوليو 2013، تم لحام كبسولة زمنية في غرفة صغيرة فوق الأرض مباشرة، استمرارًا لتقليد طويل للبحرية. تحتوي الكبسولة الزمنية على عناصر اختارتها ابنة الرئيس فورد، سوزان فورد بيلز، وتتضمن حجرًا رمليًا من البيت الأبيض، وعملات بحرية، وأجنحة طيار من أول ضابط قائد للسفينة.[46]

كان من المقرر إطلاق السفينة في يوليو 2013 وتسليمها في عام 2015.[37] أدى تأخير الإنتاج إلى تأجيل الإطلاق حتى 11 أكتوبر 2013 وحفل التسمية حتى 9 نوفمبر 2013،[47] مع التسليم في فبراير 2016.[48]

في 3 أكتوبر 2013، تم تركيب أربع مراوح برونزية بقطر 30 طنًا وقطر 21 قدمًا (6.4 مترًا) لدى جيرالد ر. فورد. تطلب تركيب المراوح أكثر من 10 أشهر من العمل لتثبيت العمود تحت الماء.[49]


سوزان فورد باليس، ابنة الرئيس جيرالد ر. فورد، كريستنس جيرالد ر. فورد.
في 11 أكتوبر 2013، غمرت المياه الحوض الجاف للسفينة لأول مرة من أجل اختبار مختلف الأنظمة المعتمدة على مياه البحر.[50] كان من المقرر أن يكون تاريخ إطلاقها في نفس يوم حفل تسميتها في 9 نوفمبر 2013.[51]

في 9 نوفمبر 2013، قامت ابنة فورد، سوزان فورد بيلز، بتعميد السفينة بزجاجة من النبيذ الفوار الأمريكي.

اعتبارًا من عام 2013، قدرت تكاليف البناء بمبلغ 12.8 مليار دولار، أي 22٪ عن ميزانية عام 2008، بالإضافة إلى 4.7 مليار دولار في تكاليف البحث والتطوير. بسبب صعوبات الميزانية، حذر رئيس العمليات البحرية، الأدميرال جوناثان جرينرت، من أنه قد يكون هناك تأخير لمدة عامين بعد عام 2016 في استكمال جيرالد فورد. أفاد مكتب محاسبة الحكومة أن الحد الأقصى للسعر سيتم الوفاء به من خلال قبول البحرية لسفينة غير مكتملة مقابل هذه التكلفة.


جيرالد ر. فورد على نهر جيمس في 11 يونيو 2016.

يجري جيرالد ر. فورد التجارب البحرية للباني في 8 أبريل 2017.

منظر جوي لجيرالد ر. فورد إلى جانب يو إس إس هاري إس ترومان.
في 23 سبتمبر 2015، أعلنت البحرية أن عدة أسابيع من تأخير الاختبار من المرجح أن تؤجل تاريخ التسليم إلى أبريل أو مايو 2016. بالإضافة إلى ذلك، اكتمل البناء بنسبة 93٪ اعتبارًا من سبتمبر 2015.

في يوليو 2016، حصلت CNN على مذكرة من مايكل جيلمور، مدير الاختبار والتقييم التشغيلي بوزارة الدفاع الأمريكية يشير إلى أن المشكلات في أربعة أنظمة طيران رئيسية ستؤدي إلى تأخير الاستعداد القتالي للسفينة. لم يكن من المتوقع أن يتم تسليم السفينة حتى نوفمبر 2016 وتم اقتراح هذه المشكلات لمزيد من التأخير في هذا الهدف. تم وصف بناء السفينة بنسبة 98%، مع الانتهاء من 88% من الاختبارات.

بحلول مارس 2018، وبسبب مشاكل في نظام الدفع النووي ومصاعد الذخيرة، وصلت تكاليف البناء إلى 13.027 مليار دولار، مما يجعل جيرالد آر فورد أغلى سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق. تم تأجيل التسليم المخطط له إلى البحرية لمدة ثلاثة أشهر، حتى أكتوبر 2019.
هل يمكن أن تخبرني باليوم الذي بدأ فيه بناء حاملة الطائرات جيرالد فورد ومتى تم إطلاقها فعليًا؟


بناء
في 10 سبتمبر 2008، وقعت البحرية الأمريكية عقدًا بقيمة 5.1 مليار دولار مع شركة نورثروب جرومان لبناء السفن في نيوبورت نيوز، فيرجينيا، لتصميم وبناء الحاملة. بدأت شركة نورثروب في البناء المسبق للحاملة بموجب عقد بقيمة 2.7 مليار دولار في عام 2005. وتم بناء الحاملة في مرافق نيوبورت نيوز لبناء السفن في نيوبورت نيوز، فيرجينيا، والتي توظف 19000 عامل.

تم وضع عارضة السفينة الحربية الجديدة بشكل احتفالي في 14 نوفمبر 2009 في الحوض الجاف 12 من قبل ابنة فورد، سوزان فورد باليس. وفي خطاب ألقاه أمام عمال السفن ومسؤولي وزارة الدفاع المجتمعين، قال بيلز: "لقد واجه أبي التحديات الهائلة المتمثلة في استعادة الثقة في الرئاسة وتضميد جراح الأمة بعد ووترغيت بالطريقة الوحيدة التي عرفها - بأمانة ونزاهة تامتين. وهذا هو الإرث الذي نتذكره هذا الصباح."[35]

تم تطوير شعار السفينة بشكل مشترك من قبل راعي السفينة والضابط القائد الأول، الكابتن جون إف ماير.

في أغسطس 2011، تم الإبلاغ عن أن شركة النقل "اكتملت في منتصف الطريق من الناحية الهيكلية".[37] في أبريل 2012، قيل أن البناء قد اكتمل بنسبة 75 بالمائة.[38] في 24 مايو 2012، تم الوصول إلى المعلم المهم المتمثل في إكمال السفينة حتى خط الماء عندما تم رفع القوس السفلي المهم إلى مكانه.[39] كان هذا هو الرفع رقم 390 من بين ما يقرب من 500 عملية رفع للمكونات المعيارية المتكاملة التي يتم تجميع السفينة منها. أفاد هنتنغتون إينغلس في بيان صحفي صدر في 8 نوفمبر أن البناء "وصل إلى 87 بالمائة من اكتمال الهيكل". بحلول 19 ديسمبر 2012، وصل البناء إلى 90 بالمائة من اكتمال الهيكل. "من بين ما يقرب من 500 عملية رفع هيكلية مطلوبة لإكمال السفينة، تم إنجاز 446 منها."[41]


جيرالد ر. فورد يجلس في الحوض الجاف أثناء البناء.
تم إنزال الجزيرة وأقيمت مراسم المرافقة في 26 يناير 2013.[42][43]

في 7 مايو 2013، تم تركيب آخر 162 رافعة فائقة، مما أدى إلى اكتمال هيكل السفينة بنسبة 100 بالمائة.

في 11 يوليو 2013، تم لحام كبسولة زمنية في غرفة صغيرة فوق الأرض مباشرة، استمرارًا لتقليد طويل للبحرية. تحتوي الكبسولة الزمنية على عناصر اختارتها ابنة الرئيس فورد، سوزان فورد بيلز، وتتضمن حجرًا رمليًا من البيت الأبيض، وعملات بحرية، وأجنحة طيار من أول ضابط قائد للسفينة.[46]

كان من المقرر إطلاق السفينة في يوليو 2013 وتسليمها في عام 2015.[37] أدى تأخير الإنتاج إلى تأجيل الإطلاق حتى 11 أكتوبر 2013 وحفل التسمية حتى 9 نوفمبر 2013،[47] مع التسليم في فبراير 2016.[48]

في 3 أكتوبر 2013، تم تركيب أربع مراوح برونزية بقطر 30 طنًا وقطر 21 قدمًا (6.4 مترًا) لدى جيرالد ر. فورد. تطلب تركيب المراوح أكثر من 10 أشهر من العمل لتثبيت العمود تحت الماء.[49]


سوزان فورد باليس، ابنة الرئيس جيرالد ر. فورد، كريستنس جيرالد ر. فورد.
في 11 أكتوبر 2013، غمرت المياه الحوض الجاف للسفينة لأول مرة من أجل اختبار مختلف الأنظمة المعتمدة على مياه البحر.[50] كان من المقرر أن يكون تاريخ إطلاقها في نفس يوم حفل تسميتها في 9 نوفمبر 2013.[51]

في 9 نوفمبر 2013، قامت ابنة فورد، سوزان فورد بيلز، بتعميد السفينة بزجاجة من النبيذ الفوار الأمريكي.

اعتبارًا من عام 2013، قدرت تكاليف البناء بمبلغ 12.8 مليار دولار، أي 22٪ عن ميزانية عام 2008، بالإضافة إلى 4.7 مليار دولار في تكاليف البحث والتطوير. بسبب صعوبات الميزانية، حذر رئيس العمليات البحرية، الأدميرال جوناثان جرينرت، من أنه قد يكون هناك تأخير لمدة عامين بعد عام 2016 في استكمال جيرالد فورد. أفاد مكتب محاسبة الحكومة أن الحد الأقصى للسعر سيتم الوفاء به من خلال قبول البحرية لسفينة غير مكتملة مقابل هذه التكلفة.


جيرالد ر. فورد على نهر جيمس في 11 يونيو 2016.

يجري جيرالد ر. فورد التجارب البحرية للباني في 8 أبريل 2017.

منظر جوي لجيرالد ر. فورد إلى جانب يو إس إس هاري إس ترومان.
في 23 سبتمبر 2015، أعلنت البحرية أن عدة أسابيع من تأخير الاختبار من المرجح أن تؤجل تاريخ التسليم إلى أبريل أو مايو 2016. بالإضافة إلى ذلك، اكتمل البناء بنسبة 93٪ اعتبارًا من سبتمبر 2015.

في يوليو 2016، حصلت CNN على مذكرة من مايكل جيلمور، مدير الاختبار والتقييم التشغيلي بوزارة الدفاع الأمريكية يشير إلى أن المشكلات في أربعة أنظمة طيران رئيسية ستؤدي إلى تأخير الاستعداد القتالي للسفينة. لم يكن من المتوقع أن يتم تسليم السفينة حتى نوفمبر 2016 وتم اقتراح هذه المشكلات لمزيد من التأخير في هذا الهدف. تم وصف بناء السفينة بنسبة 98%، مع الانتهاء من 88% من الاختبارات.

بحلول مارس 2018، وبسبب مشاكل في نظام الدفع النووي ومصاعد الذخيرة، وصلت تكاليف البناء إلى 13.027 مليار دولار، مما يجعل جيرالد آر فورد أغلى سفينة حربية تم بناؤها على الإطلاق. تم تأجيل التسليم المخطط له إلى البحرية لمدة ثلاثة أشهر، حتى أكتوبر 2019.
user
تم وضع عارضة يو إس إس جيرالد آر فورد في 14 نوفمبر 2009. وكان تاريخ تعميدها وإطلاقها الرسمي هو 9 نوفمبر 2013.
assistant